贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
(2017)黔27民初172号
原告：云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司，住所地贵阳市。
主要负责人：卢贤林，该分公司经理。
原告：云南雄峰建筑安装有限责任公司，住所地云南省大理市。
法定代表人:张兆雄，该公司董事长。
二原告共同委托诉讼代理人：莫雪，贵州仁义律师事务所律师。
二原告共同委托诉讼代理人：龙俊清，贵州仁义律师事务所实习律师。
被告：都匀市恒丽钟表制造有限公司，住所地都匀市。
法定代表人:蒋仡锟，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：陈锐，男，1957年6月12日生，布依族，住贵州省都匀市。
委托诉讼代理人：陈志，男，1958年4月5日生，布依族，住贵州省都匀市。
第三人：陈锐，男，1957年6月12日生，布依族，住贵
州省都匀市。
第三人：陈志，男，1958年4月5日生，布依族，住贵
州省都匀市。
原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司（以下简称雄峰贵州分公司）、云南雄峰建筑安装有限责任公司（以下简称雄峰公司）与被告都匀市恒丽钟表制造有限公司（以下简称恒丽公司）、第三人陈锐、陈志建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年10月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告雄峰贵州分公司、雄峰公司的共同诉讼代理人莫雪，被告恒丽公司诉讼代理人陈锐、陈志，第三人陈锐、陈志到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告雄峰贵州分公司、雄峰公司提出诉讼请求：1、请求判决解除原、被告双方所签订的《建设工程施工合同》，并解除《补充协议》中关于钟表园建设项目的约定内容；2、判令被告支付原告工程款等款项共计66124027.43元，其中：①工程款36304098.43元；②垫资1亿元以内的增加工程款5821200元；③欠付工程款的逾期付款违约金计算时间从应付之日起至2017年7月13日止的30298729元，以上三项共计72424027.43元，扣除已经支付的6300000元，实际应付66124027.43元；3、判令被告支付原告从2017年7月14日至实际付清工程款之日的欠付违约金，该违约金以42125298.43元的工程款为基数，逾期付款违约金按每月3%计算；4、确认原告对上述第2、3项诉讼请求的款项享有优先受偿权；5、本案的诉讼费、保全担保费、保全费等由被告承担。事实及理由：2013年8月28日，原告与被告签订《建设工程施工合同》，合同约定：①由原告承建被告所开发的位于都匀市纬八路恒丽钟表产业园施工图范围内的土建、安装工程项目，建筑面积约12万平方米，工程价款（暂定）壹亿捌仟伍佰万元，工期为450天；②工程计价标准按贵州省2004定额执行，并按照贵州省造价部门颁布的现行文件进行人工机械调差；③被告完成工程进度书的审核后，按照审核金额的85%支付工程进度款；竣工验收合格后支付至92%;取得《竣工验收备案表》（因发包人原因不能备案的，不能约束办理结算）后支付至97%;剩余3%作为质保金。原告与被告签订上述协议的同时，与被告的关联公司（股东一致，都同属于福丰集团公司旗下的关联公司）都匀市福丰酒店有限公司（以下简称福丰公司）就都匀市福丰假日酒店土建工程项目也签订《建设工程施工合同》，两份施工合同内容基本一致。签订上述两份施工合同的当日，三方公司又签订《补充协议》，该补充协议明确约定了：①两个项目原告方垫支50000000元以内，执行《2004定额》基础上，每平方米增加100元；垫支100000000元以内，每平方增加200元。②原告每月26日报送工程进度表，被告方在7日内审定，审定后7日内支付85%进度款；③被告方未按照约定支付进度款超过15日的，原告方有权停工；若因被告原因造成工程不能正常施工，导致工程款占用，被告方按照己审核工程款3%的月息率计算，并随工程进度款一起支付；超过三个月无法正常施工的，原告方有权终止合同。合同签订后，原告垫资施工，但被告拖欠原告巨额工程款至今，导致钟表园项目从2014年11月起一直处于停工状态。2017年7月3日，被告确无资金继续恢复施工后，双方对已经完成的工程款进行总结算，结算的工程总价款为36304098.43元。同月22日，双方结算被告应付前期垫资100000000元以内的增加工程款5821200元和后期垫资违约金损失共计30298729元。至此，双方结算后确认原告的工程款和工程款的违约金为7200多万元，但被告仅支付6300000元。综上所述，原告垫资修建被告开发建设的都匀市恒丽钟表产业园项目，被告未按照合同约定支付工程进度款，导致工程停工至今，构成根本违约，双方解除合同的条件已经成就。现为维护原告的合法权益，特依法起诉，恳请法院予以支持。
被告恒丽公司辩称：请求依法驳回原告所提起的全部诉讼请求。事实和理由：1、原告诉称被告实际仅支付6300000元不是事实，被告已经支付原告工程款37132483.00元。超过了双方确认的工程款36304098.43元。对此，被告将适时采取适当方式追讨超付部分。2、原告未履行垫资义务，因此不存在被告支付原告增加工程款的问题。被告财务报表里面体现的，原告承建的工程未达到50000000元，而且其所拖欠的大量工程原材料款系被告代原告支付的。原告所提出的垫资的主张，需要其提供垫资的月季度报表及垫资的付款凭证，商混公司的钱都是被告垫付。原告提出福丰公司支付的款项是属于支付都匀市福丰假日酒店土建工程项目款项，福丰公司何来理由支付雄峰公司74000000元。对于原告提出解除合同，被告同意，但是要求原告搬出工地。由于以上理由，原告所主张的违约金等其它主张均不成立。3、因为双方之间有口头协议，对原告的工程款进行结算，需经被告公司股东或出资人签名以后才能加盖公司公章。但被告公司员工不知道双方之的口头约定，所以才在原告2017年7月13日制作的《前期垫资及后期未按合同支付进度款财务成本计算表》加盖公章。这是原告使用非法手段骗取被告没有文化员工加盖公司印章，没有股东签字认可，这份证据不能作为定案的依据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、原告提供的证据：第一组证据、《都匀市恒丽钟表产业园工程结算书》、《都匀市恒丽钟表产业园工程结算情况说明》、《都匀市恒丽钟表产业园工程前期垫资和后期未付进度款财务成本结算书》。该组证据与本案具有关联性，本院予以采信。第二组证据、都匀市恒丽钟表产业园项目工程进度报表5份；都匀市福丰假日酒店土建工程项目进度报表6份；《报告》。本院认为，该组证据中都匀市恒丽钟表产业园项目工程进度报表5份、都匀市福丰假日酒店土建工程项目工程进度报表6份，与本案具有关联性，本院予以确认。《报告》属原告单方制作，不予认定。第三组证据、贵州省高级人民法院(2014)黔高民初字第31号《民事判决书》，中华人民共和国最高人民法院(2015)民一终字第378号《民事判决书》。本院认为该证据与本案不具有关联性，不予以认证。第四组证据：庭后，原告提交其与福丰公司签订《建设工程施工合同》，该证据与本案具有关联性，予以认证。二、被告提供的证据：证据一、支付云南雄峰明细。用以证明已经支付工程款3700多万元。因该份证据属被告单方制作，不具有证据的真实性，本院不予认定。证据二、银行流水的打款凭证复印件。因该份证据系复印件，且付款方为福丰公司，故本院不予认证。证据三、支付云南雄峰明细。因该份证据属被告单方制作，不具有证据的真实性，本院不予认定。证据四、民事调解书。由于该份证据不能证明被告代原先支付货款，故本院不予认证。证据五、承诺书及混泥土用量清单。因该份证据为复印件，不能证明被告代原告支付所欠商混公司材料款，故本院不予认证。证据六、2018年2月26日，被告提交二份《指令明细信息》复印件，由于该证据为复印件，且与本案无关联性，本院不予以认证。证据七、2018年4月9日，被告提交2014年6月10日至2016年2月3日向雄峰贵州分公司支付都匀市恒丽钟表产业园项目工程款的票据（复印件），共计金额42889295元。本院认为，对于雄峰贵州分公司认可恒丽公司支付工程款6300000元票据予以确认。其中11张票据注明付款方为福丰公司，不能证明已支付原告承建的都匀市恒丽钟表产业园项目工程款，且为复印件，故本院不予认证。8张票据属个人之间的汇款凭证，不能证明已向原告支付都匀市恒丽钟表产业园项目工程款，且为复印件，不予以认证（其中还有蒋亿疆向黔南州都桥商品混凝土有限公司支付200万元混凝土款二份《指令明细信息》，属重复举据）。证据八、2018年4月9日，被告提交2015年12月3日至2017年1月25日向雄峰贵州分公司支付都匀市福丰假日酒店土建工程项目工程款的票据，共计金额32927188元。本院认为，由于都匀市福丰假日酒店土建工程项目工程款，至今原告与被告双方未进行结算，被告所提交的证据不能证明被告对都匀市福丰假日酒店土建工程项目的工程款已经支付完毕，故本院不予认证。证据九、2015年11月18日，黔东南至诚联合会计师事务所出具的《对<都匀市福丰酒店有限公司为主体的联合企业资产负债专项审计报告>进行复审的审计报告》。本院认为，该报告仅是重新对《都匀市福丰酒店有限公司为主体的联合企业资产负债专项审计报告》中福丰公司部分进行复审，并未对原告所完成都匀市福丰假日酒店土建工程项目的工程量进行决算，故不能作为本案定案依据。
本院认定的事实：2013年8月28日，恒丽公司（发包人）与雄峰贵州分公司（承包人）签订了《建设工程施工合同书》。双方约定：由雄峰贵州分公司承建恒丽公司所开发的位于都匀市纬八西路都匀市恒丽钟表产业园项目。工程内容：恒丽公司提供施工图范围内的土建、安装工程全部内容。总建筑面积约12万平方米。工程价款（暂定）185000000元。工程计价标准按2004版贵州省工程定额执行，人工调整按照贵州省造价管理部门颁布的现行文件执行。工程进度款支付：所有工程款均以转账支票方式支付，发包人按本合同第25条的约定完成工程进度书审核后，发包人根据审核金额的85%按月向承包人支付工程进度款。竣工验收合格并交付发包人使用后十个工作日内，发包人向承包人支付至发包人累计审核进度金额的92%。承包人收集汇总材料工程资料，报送有关部门办理已完工工程竣工备案手续，在取得《竣工验收备案表》及工程结算办理完毕后十个工作日内，发包人按工程结算总额的97%向承包人支付工程结算款，剩余3%的工程结算款作工程质量保修金。因发包人或发包人指定分包人的原因造成《竣工验收备案表》无法办理不能约束承包人结算办理等等。同日，雄峰贵州分公司（承包人）与福丰公司（发包人）也签订《建设工程施工合同》，工程名称：都匀市福丰假日酒店土建工程项目。工程内容：为发包人提供施工图范围内的土建、安装工程全部内容。总建筑面积约8万平方米。工程价款（暂定）125000000元。工程计价标准及工程进度款支付等与前述合同内容相同。又在当日，福丰公司、恒丽公司（发包人）又与雄峰贵州分公司（承包人）就都匀市福丰假日酒店土建工程项目、都匀市恒丽钟表产业园项目共同签订了一份《补充协议》。该补充协议约定：在本项目施工过程中，承包人垫资50000000元以内，计价标准执行《2004定额》，在此基础上按建筑面积增加100元/m2作为最终结算价；承包人垫资100000000元以内计价标准执行《2004定额》，在此基础上按建筑面积增加200元/m2作为最终结算价。在达到约定垫资额后，承包人向发包人报送工程进度报表，发包人应在收到工程报表7日内审定，审定后7日内支付垫资额，若发包人不拨付垫资款，承包人有权用发包人的福丰假日酒店资产和恒丽钟表产业园资产作抵押贷款，所产生的利息由发包人承担。完成垫资额后的工程进度款支付：达到垫资额次月开始支付工程进度款，承包人每月26日前报送工程进度表，发包人在收到工程进度报表7日内审定，审定后7日内支付工程进度款的85%。发包人超过约定时间不支付工程款（垫资款、进度款），超过15日，承包人有权停工；且因此造成的损失由发包人承担，若因发包人原因造成工程无法正常施工，导致工程款占用，则按发包人已审核工程款的3%月利率计算，由发包人承担并随工程进度款一起支付，超过三个月无法正常施工，承包人有权终止合同，承包人可将发包人的资产：1、作融资抵押或买卖出租，产生的费用或利息由发包人承担；2、发包人将建设完工的房产以同期同路段的市场价格的60%抵押或买卖给承包人。合同实施过程中贵州省造价管理部门颁发的涉及工程结算价款调整的文件均适用于本工程。
合同签订后，雄峰贵州分公司组织人员及机械设备进场进行施工。2015年5月21日，雄峰贵州分公司向恒丽公司报送工程进度报表，双方审定工程总金额为22476881元；2014年7月16日，雄峰贵州分公司向恒丽公司报送工程进度报表，双方审定工程总金额为3690141元；2014年8月17日，雄峰贵州分公司向恒丽公司报送工程进度报表，双方审定工程总金额为2424296元；2014年10月23日，雄峰贵州分公司向恒丽公司报送工程进度报表（8月份），双方审定工程总金额为1088922元；2014年10月23日，雄峰贵州分公司向恒丽公司报送工程进度报表（9月份），双方审定工程总金额为1342897元。2014年11月，由于恒丽公司资金困难导致工程停工。2015年2月15日，恒丽公司向雄峰贵州分公司支付3000000元；2016年2月3日，黔南同利林业有限公司代恒丽公司向雄峰贵州分公司支付3300000元。2017年7月3日，雄峰贵州分公司与恒丽公司对都匀市恒丽钟表产业园工程（土建、安装）进行结算，工程款总金额为36304098.43元。同日，雄峰贵州分公司与恒丽公司作出《都匀市恒丽钟表产业园工程结算情况说明》，内容：关于2017年7月3日双方审定的结算金额36304098.43元是根据双方审定的结算竣工图、现场签证单、材料报价单等资料按双方主合同的工程造价结算，不包含双方于2013年8月28日签订《补充协议》的垫资补偿（第2条，第（1）（2）项）和逾期支付工程进度款的利息，该部分的垫资补偿和逾期付款利息双方另行协商。恒丽公司于2017年7月19日在该情况说明上签名并加盖公章予以确认。2017年7月13日，恒丽公司在雄峰贵州分公司制作《前期垫资及后期未按合同支付进度款财务成本计算表》加盖公章，确认前期垫资成本按照合同及补充协议工程建筑面积29106平方米×200元/平方米﹦5821200元;后期未按合同支付进度款产生的财务成本按合同及补充协议按合同月息3%计算，为30298729元，合计36119929元。
2015年5月21日，雄峰贵州分公司向福丰公司报送工程进度报表，双方审定工程总金额为48996994元；2014年7月16日，雄峰贵州分公司向福丰公司报送工程进度报表，双方审定工程总金额为3332592元；2014年8月20日，雄峰贵州分公司向福丰公司报送工程进度报表，双方审定工程总金额为2886304元；2014年10月23日，雄峰贵州分公司向福丰公司报送工程进度报表（二次），双方审定工程总金额为2632511元等。由于福丰公司资金困难，都匀市城市建设投资发展有限公司对都匀市福丰假日酒店土建工程项目进行接管。2016年8月15日，福丰公司变更为都匀市茶都格尼斯大酒店有限公司，法定代表人由陈志变为罗贤飞。都匀市城市建设投资发展有限公司所占股份比例93.6%，陈志所占股份比例6.4%。目前，都匀市福丰假日酒店土建工程项目尚未结算。
为了查明事实，2018年3月22日，本院向都匀市茶都格尼斯大酒店有限公司去函了解都匀市福丰假日酒店土建工程项目工程款支付情况，但在规定的时间内，该公司未向本院提供任何相关票据。
另查明，恒丽公司法定代表人蒋仡锟，股东韦龙群占股比例99%，股东游发根占股比例1%。福丰公司变更前股东陈志，占股比例100%。2018年2月26日，本院对蒋仡锟、陈志、陈锐进行调查时，蒋仡锟、陈志、陈锐陈述恒丽公司与福丰公司虽然公司信息登记股东为他人，但实际投资人均为蒋仡锟、陈志、陈锐三人。
再查明，雄峰贵州分公司属雄峰公司设立的分公司。2017年9月30日，本院作出（2017）黔27财保17号民事裁定书，裁定查封被申请人恒丽公司位于都匀市××办事处××至××干道东北侧）地宗编号为“××-××”的国有建设用地使用权。
根据双方当事人的诉辩情况，归纳本案双方当事人争议焦点为：一、关于雄峰贵州分公司、雄峰公司提出解除与恒丽公司签订《建设工程施工合同书》、《补充协议》是否得到支持；二、恒丽公司是否应当向雄峰贵州分公司、雄峰公司支付都匀市恒丽钟表产业园工程项目的工程款；三、恒丽公司是否应当向雄峰贵州分公司、雄峰公司支付垫资补偿款及承担违约责任；四、雄峰贵州分公司、雄峰公司对恒丽公司开发的都匀市恒丽钟表产业园工程项目折价或者拍卖所得款项是否享有优先受偿权。
本院认为，雄峰贵州分公司属雄峰公司设立的分公司。2013年8月28日，恒丽公司与雄峰贵州分公司签订《建设工程施工合同书》、《补充协议》属双方当事人真实意思表示，未违反国家法律、法规强制性规定，依法成立有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
一、关于雄峰贵州分公司、雄峰公司提出解除与恒丽公司签订《建设工程施工合同书》、《补充协议》是否得到支持的问题。本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，恒丽公司在开发的都匀市恒丽钟表产业园工程项目时，由于资金链断链，不能按时向雄峰贵州分公司支付工程垫资款及增加的工程款。2014年11月，雄峰贵州分公司承建恒丽公司开发的都匀市恒丽钟表产业园项目工程被迫停工，至今未能复工，致使双方合同目的已经不能实现。现雄峰贵州分公司与恒丽公司对都匀市恒丽钟表产业园工程项目的工程款已经进行结算，雄峰贵州分公司、雄峰公司提出请求解除双方所签订的《建设工程施工合同书》、《补充协议》，恒丽公司表示同意，故本院予以支持。
二、关于恒丽公司是否应当向雄峰贵州分公司、雄峰公司支付工程款的问题。本院认为，2017年7月3日，雄峰贵州分公司与恒丽公司对都匀市恒丽钟表产业园工程项目（土建、安装）进行结算，工程款总金额为36304098.43元。同日，雄峰贵州分公司与恒丽公司作出《都匀市恒丽钟表产业园工程结算情况说明》，予以证实恒丽公司尚欠雄峰贵州分公司工程款的事实。恒丽公司在庭审中辩称已经支付雄峰贵州分公司工程款37132483元，但所提供的证据不能证明该抗辩理由。2018年4月9日，恒丽公司又向本院提交2014年6月10日至2016年2月3日向雄峰贵州分公司支付工程款的票据共计金额42889295元。经本院审查，除雄峰贵州分公司在2015年2月15日、2016年2月3日收到恒丽公司给付的工程款6300000元外，恒丽公司所提供的11张票据付款方是福丰公司，仅能证明该款项是支付都匀市福丰假日酒店土建工程项目的工程款，其他票据是个人之间汇款凭证，亦不能证明恒丽公司已向雄峰贵州分公司支付了都匀市恒丽钟表产业园项目的工程款，故雄峰贵州分公司、雄峰公司请求恒丽公司给付都匀市恒丽钟表产业园项目工程款36304098.43元，证据充分，本院予以支持。鉴于雄峰贵州分公司已收到恒丽公司给付工程款6300000元，应予以扣减，故恒丽公司应向雄峰贵州分公司、雄峰公司支付都匀市恒丽钟表产业园项目工程款30004098.43元。
三、关于恒丽公司是否应当向雄峰贵州分公司、雄峰公司支付垫资补偿款以及承担违约责任的问题。本院认为，2015年5月21日，雄峰贵州分公司同时向恒丽公司、福丰公司报送工程进度报表时，经双方审定工程总金额为71473875元，已经达到合同约定垫资100000000元以下应当按每平方米200元计算支付垫资补偿款的条件。2017年7月3日，雄峰贵州分公司与恒丽公司作出《都匀市恒丽钟表产业园工程结算情况说明》，已经明确双方审定的工程款结算不包含双方签订《补充协议》的垫资补偿款和逾期支付工程进度款的利息，该部分的垫资补偿款和逾期付款利息由双方另行协商。2017年7月13日，恒丽公司在雄峰贵州分公司制作《前期垫资及后期未按合同支付进度款财务成本计算表》加盖公章，确认垫资补偿款为5821200元。该《前期垫资及后期未按合同支付进度款财务成本计算表》是依据双方签订《建设工程施工合同书》、《补充协议》以及《都匀市恒丽钟表产业园工程结算情况说明》作出的结算，予以证明雄峰公公司已按照合同约定履行垫资义务，其享有取得垫资补偿的权利，恒丽公司应当按照结算所确认的垫资补偿款向雄峰贵州分公司、雄峰公司履行给付义务，故雄峰贵州分公司、雄峰公司提出请求恒丽公司给付垫资补偿款为5821200元，本院予以支持。对于恒丽公司提出双方之间有口头协议，对雄峰贵州分公司的工程款进行结算，需经恒丽公司的股东或出资人签名以后才能加盖公司公章，由于《前期垫资及后期未按合同支付进度款财务成本计算表》没有股东签字认可，是雄峰贵州分公司使用非法手段骗取恒丽公司没有文化员工加盖公司印章的抗辩理由，应当提供证据加以证明，但其所提供的证据未能证明这一事实，亦应当承担举证不能的法律后果。
由于恒丽公司未按合同约定履行支付垫资款义务，其行为属违约行为，应当按照合同约定承担违约责任。《前期垫资及后期未按合同支付进度款财务成本计算表》虽已确认逾期付款利息为30298729元，但恒丽公司在诉讼中提出抗辩，认为不应当承担违约金，其具有撤销或变更之本意，只是本案被告诉讼代理人并非法律工作者，没有很好将相关意思进行表达，结合本案雄峰贵州分公司、雄峰公司损失情况，根据公平原则，本案的违约金调整为月1.5%利率较为合理。故本院支持恒丽公司应当向雄峰贵州分公司、雄峰公司给付至2017年7月13日止工程款逾期付款违约金为15199364.5元，恒丽公司从2017年7月14日起以工程款30004098.43元为基数，按每月1.5%计算逾期付款违约金至工程款给付清楚时止。
四、关于雄峰贵州分公司、雄峰公司对恒丽公司开发的都匀市恒丽钟表产业园项目工程折价或者拍卖所得是否享有优先受偿权的问题。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”、第四条“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”之规定，本案合同解除的原因是由于恒丽公司资金困难而导致工程停工，故应以合同解除的时间作为雄峰贵州分公司、雄峰公司优先受偿6个月行使期限的起算点。由于雄峰贵州分公司已经领取恒丽公司工程预付款6300000，则雄峰贵州分公司实际垫资工程款30004096.43元，故雄峰贵州分公司有权对恒丽公司开发的都匀市恒丽钟表产业园项目工程折价或者拍卖所得的价款，在30004096.43元范围享有优先受偿权。
综上所述，雄峰贵州分公司、雄峰公司提出的诉讼请求部分成立，予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第四项、第一百一十四条第一款、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、解除原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司与被告都匀市恒丽钟表制造有限公司签订的《建设工程施工合同书》及《补充协议》；
二、限被告都匀市恒丽钟表制造有限公司于本判决生效后十五日内给付原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司、云南雄峰建筑安装有限责任公司工程款共计30004098.43元；
三、限被告都匀市恒丽钟表制造有限公司于本判决生效后十五日内给付原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司、云南雄峰建筑安装有限责任公司工程垫资补偿款5821200元及违约金1514936.45元，并从2017年7月14日起以工程款30004098.43元为基数，按每月3%计算逾期付款违约金至工程款给付清楚时止；
四、原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司、云南雄峰建筑安装有限责任公司有权对都匀市恒丽钟表制造有限公司开发的都匀市恒丽钟表产业园项目工程折价或者拍卖所得的价款，在30004096.43元范围享有优先受偿权。
五、驳回原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司、云南雄峰建筑安装有限责任公司的其他诉讼请求。
如果当事人未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费372420元，由被告都匀市恒丽钟表制造有限公司负担300000，由原告云南雄峰建筑安装有限责任公司贵州分公司、云南雄峰建筑安装有限责任公司负担72420元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省高级人民法院。逾期不上诉，本判决即发生法律效力。
审判长 陆育义
审判员 王 军
审判员 莫玉魁
二〇一八年四月二十五日
书记员 李 震