山东省淄博市张店区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)鲁0303民初6050号
原告：江苏富奥电梯有限公司山东分公司，住所地淄博市张店区人民东路36号。
法定代表人：王守国，经理。
委托诉讼代理人：刘宝良，山东扬帆盛铭律师事务所律师。
被告：临朐县超然阁电影放映服务中心，住所地临朐县骈邑路****号。
法定代表人：闵蕴卓，总经理。
委托诉讼代理人：曾庆东，男，1973年12月15日出生，汉族，该公司副总经理，住临朐县。
原告江苏富奥电梯有限公司山东分公司与被告临朐县超然阁电影放映服务中心买卖合同纠纷一案，本院于2016年11月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人刘宝良，被告委托诉讼代理人曾庆东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告江苏富奥电梯有限公司山东分公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告立即支付原告电梯款7.9万元（总价12.9万元减支付的5万元），违约损失3.87万元（根据合同第九条第八款约定，按合同总额的30%计算），共计11.77万元。2、本案诉讼费、律师费6000元由被告承担。事实和理由：2015年12月9日、17日，原、被告签订《电梯销售安装合同》和《合同补充协议》，双方约定：原告向被告销售并为被告安装富奥乘客电梯1台，合同总价款12.9万元，包括设备款、安装费、运输费、装卸费、保养费、验收费等，付款方式为：合同签订后3日内被告向原告支付预付款5万元，电梯安装完毕验收合格后3日内被告再支付7.7万元，剩余0.2万元设备交付使用满3个月后3日内付清；双方还约定，如果发生违约，违约方向守约方支付合同总额30%的损失费，如果发生合同纠纷由原告方所在地解决，败诉方承担胜诉方起诉及执行过程中的全部费用。合同签订后原告按照约定履行了定做、运输、安装、验收等项义务，被告却拒不支付验收合格后和设备交付使用后的合同价款7.9万元。经多次协商催要未果，原告特诉至法院，请求依法裁判。
被告临朐县超然阁电影放映服务中心辩称，我们是2015年12月9日与原告签订的购买电梯一部，共计12.9万元。签订合同后，根据合同约定给原告打入5万元的首付款，原告应在收到款项后三十日内给我们供货，但我们收到货的时候是四十五个工作日，当时收货时正值春节，也无法安装，给我们造成了极大的损失。春节后没有及时安装，在我们多次要求下，在正月二十后给我们从当地找的非专业人员给我们安装的，约定的安装时间为三十日，可实际用时六十五天，安装完毕后经过多次调试后给了我们所有的手续，让我们给他打剩余的款项，电梯在一周内出现多次问题，后原告找他们自己人去调试，承认是安装上存在问题，我们让他们提供手续，我们看后给付款，但他们一直未提供。在2016年5月1日前后电梯反复出现问题，安装完毕后一直无法正常使用。2016年7月20日，我们给原告发了工作函，原告的理由是他们原来的工作人员不干了，后他们去了一个李经理，经过大量调试、维修，我们要求拿手续给我们，但原告一直未给我们。总之，我们要求原告赔偿损失，电梯退回。
经审理本院认定，原告（卖方、乙方）与被告（买方、甲方）于2015年12月9日签订《电梯销售安装合同》一份，约定由原告向被告销售并为被告安装富奥乘客电梯1台，合同总价款为12.5万元，包括设备款、安装费、运输费、装卸费、保养费、验收费及一年免费保养。付款方式：1、合同签订后3日内甲方支付预付款人民币5万元；2、电梯安装完毕经政府部门验收合格后3日内甲方支付乙方人民币7.3万元，款项支付后办理交接手续，并将电梯交予甲方使用。3、余款人民币2000元，设备交付使用满3个月后3日内付清。交货、生产周期：甲方对电梯图纸进行签字盖章确认、收到预付款后30个工作日工厂出货。安装周期：电梯到货、具备安装条件、安装队进场后30天安装完毕。工程验收及交接：报检验收：报检前甲乙双方对验收前必须完成的双方工作的完工期限进行确认，具备验收条件后乙方及时向山东省特种设备检验研究院各地分院进行报检申请验收。工程交接：在下列条件全部具备的前提下，乙方向甲方移交工程：1）乙方已收到本合同约定应付的全部款项及相关买卖合同中所约定的应付全部款项。2）收到特种设备监管部门验收合格证书。违约责任：如乙方延期交货或竣工，应按延期天数向甲方支付每天延期交货的货物总价万分之三的逾期交货违约金。如甲方未按期支付定金或货款，或因其他原因造成交货或安装延期，乙方可以顺延交货和/或安装日期，同时甲方应按延期天数向乙方支付每天延期付款所涉的货物总价万分之三的逾期付款违约金；在取得验收合格证书及双方将电梯资料交接之前，甲方不能将电梯投入运行。如果甲方私自将电梯投入使用，甲方承担所有因使用电梯所造成的后果，如果甲方私自投入使用或者不按照合同付款，乙方有权将电梯停止运行，且不承担因停梯带来的任何损失。合同双方如果违约，违约方需向守约方支付合同总额30%的损失费。2015年12月17日，原告（乙方）与被告（甲方）还签订《合同补充协议》一份，约定：甲乙双方于2015年12月9日签订的电梯销售与安装合同，应甲方要求，合同中电梯参数变更（由5层5站5门改为6层6站6门），电梯总价加价人民币4000元，合同总价变更为人民币129000元，加价款项付款时间为电梯安装完毕经政府部门验收合格后3日内支付给乙方。其他执行原合同。合同签订后，原告于2015年12月10日给被告出具预付款5万元的收据，被告于2015年12月23日通过银行给原告转存2万元，2016年1月5日转存3万元，共计5万元，双方对此均无异议。关于电梯的交货、安装以及使用情况，原告陈述：原告系按合同约定在2016年1月5日收到被告预付款后30个工作日前交货（即2016年2月5日前），没有迟延交货；原告于2016年2月13日开始安装调试，于2016年3月12日前安装调试完毕，并于2016年3月12日经山东省特种设备检验研究院潍坊分院检验合格，出具《无机房电梯监督检验报告》。因被告未按合同约定（验收合格后3日内）支付剩余款项，因此没有给被告电梯钥匙，未开通电梯，双方没有进行电梯交接，但被告已经私自开通电梯。庭审中，被告陈述原告系春节前（2016年2月5日）供货，2月17日到工地进行安装，不知道什么时间验收的，验收报告没有收到，电梯一直不能使用。庭审中，被告提交《工作函》及快递回单，证明电梯安装完毕后一直不能正常使用；《声明》及快递回单，证明发函后原告工作人员维修后还是无法正常使用。经质证，原告认可《工作函》和《声明》已收到，但认为是被告单方出具的，不符合本案事实，认为同时证明了被告违约行为的存在及违反合同约定未交接之前不得投入运行使用的事实。关于电梯维修，原告不认可对该电梯进行了维修，理由是原告并未给被告开通电梯，是被告私自开通的，出现问题及造成损失应由被告自己承担，原告不承担任何责任。
上述事实，有原告提交的《电梯销售安装合同》、《合同补充协议》、《收据》、《无机房电梯监督检验报告》、《委托代理合同》、律师费发票，被告提交的《工作函》及快递回执、《声明》及快递回执，以及原、被告的当庭陈述记录在卷，作为证据。
本院认为，原、被告签订的《电梯销售安装合同》及《合同补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，合法、有效。根据该合同及补充协议，电梯总价款为12.9万元，被告于2015年12月23日、2016年1月5日分两次共支付预付款5万元，合同约定，原告应于收到预付款后30个工作日出货，原告于2016年2月5日前供货，不存在迟延交货的问题。庭审中，被告陈述原告于2016年2月17日到工地进行安装，至2016年3月12日山东省特种设备检验研究院潍坊分院出具《无机房电梯监督检验报告》，安装期限并未超过合同约定的30天的安装周期。因此，被告辩称的原告未按期交货，亦未按期安装，原告违约的事实不存在。该电梯于2016年3月12日经山东省特种设备检验研究院潍坊分院检验合格，并出具《检验报告》，该《检验报告》系由检验机构，以及施工单位（即原告方）、使用单位（被告方）在场经检验合格作出的，因此被告辩称不知道电梯什么时间验收的观点，不符合常理，本院不予采纳。根据双方签订的合同，被告应于电梯安装完毕经政府部门验收合格后3日内支付电梯及安装费7.3万元加上《合同补充协议》加价的4000元，共计7.7万元，因此被告应将上述款项支付给原告。因被告未按合同约定的时间及时向原告支付上述款项，被告应按合同约定承担违约责任。关于原告诉求的尾款2000元，根据合同约定，被告应在设备交付使用满3个月后3日内付清，但原告在庭审中陈述该电梯并未交付被告使用，因此该尾款原告应在条件具备后另行处理。关于原告主张的律师费问题，因合同中并未明确需支付律师费，因此本院不予支持。关于被告辩称原告安装的电梯无法正常使用，给被告造成损失，被告要求退回电梯，并由原告支付违约金问题，本院认为根据合同约定：“电梯安装完毕经政府部门验收合格后3日内甲方支付乙方人民币7.3万元，款项支付后办理交接手续，并将电梯交予甲方使用。”因被告在有关部门验收合格后，未及时支付应支付的款项。因此，原告主张双方并未进行电梯资料交接，电梯并未交付给被告使用，是被告私自使用的观点成立，本院予以采纳。造成电梯不能正常使用的责任在被告，法律后果应由被告承担。因此，被告的上述主张不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条及有关法律的规定，判决如下：
一、被告临朐县超然阁电影放映服务中心于本判决生效后十日内向原告江苏富奥电梯有限公司山东分公司支付电梯及安装费77000元。
二、被告临朐县超然阁电影放映服务中心于本判决生效后十日内向原告江苏富奥电梯有限公司山东分公司支付违约金38700元（按合同总额129000元的30%计算）。
驳回原告江苏富奥电梯有限公司山东分公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2774元，由原告负担160元，被告负担2614元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。
审 判 长 宋立新
人民陪审员 郑爱玲
人民陪审员 周维娟
二〇一七年五月八日
书 记 员 王 娜