浙江省衢州市柯城区人民法院
民 事 判 决 书
（2008）衢柯民重字第13号
原告（反诉被告）：苏州××设备××工程有限公司，
住所地：江苏省××东大街××号。
法定代表人：陈某某。
委托代理人：曾甲。
被告（反诉原告）：梅某某。
委托代理人：叶某某。
委托代理人：曾乙。
原告（反诉被告）苏州××设备××工程有限公司（以
下简称华××设备公司）与被告（反诉原告）梅某某装饰工程
施某某同纠纷一案，本院于2007年9月26日立案受理后，依法
组成合议庭，于2008年3月13日公开开庭进行了审理，于同年7
月21日作出（2007）柯民一初字第1408号民事判决书。被告（
反诉原告）梅某某不服判决、提出上诉。2008��11月18日，衢
州市中级人民法院作出（2008）衢中民一终字第507号民事裁
定书，裁定撤销（2007）柯民一初字第1408号民事判决书，发
回柯城区人民法院重新审理。本院于2008年11月24日收案后，
另行组成合议庭，于2009年11月9日公开开庭进行了审理，原
告（反诉被告）华××设备公司的委托代理人曾甲、被告（反
诉原告）梅某某的委托代理人叶某某到庭参加诉讼。本案现已
审理终结。原告华××设备公司起诉称：被告梅某某承租衢州市西
区广电大楼用于开办罗某假日休闲会馆。为此，双方于2006年
6月13日经协商签订《建设工程施某某同》，约定衢州市西区
广电大楼生活楼的水电、暖道装潢等工程（不含消防系统及保
温）以清包人工的方式承包给原告施工，合同总���款定为1800
000元，工程款的支付方式和时间为每月十五日为结算日，付
工程款65%，管某某每月100000元，工程总决算为验收合格后
十五天内付清，合同还就双方其他权某和义务作了具体规定。
合同签订后，原告按约施工，衢州市罗某假日休闲会馆整体装
饰、中央空调、水电安装工程竣工后，通过了被告的验收，并
于2006年12月5日移交给被告，被告在移交证书上签字。原告
对承包装饰工程甲进行统计计算后，将工程甲计算清单提交被
告。被告经现场检查、审核，其结果与原告提交的工程甲清单
相符合，被告于2007年1月19日签订确认原告提交给被告共111
页的工程甲计算书。根据双方确认的装饰工程甲计算书，装饰
工程人工费837635.55元、水电、中央空调安装��工费280000
元、工程乙管某某500000元、图纸设计费150000元，工程总价
款1767635.55元。被告已支付工程款960000元（包括图纸设计
费70000元），被告另代原告支付民工工资70000元，被告合计
支付工程款1030000元，尚欠原告工程款737635.55元一直未付
。被告拖欠工程款，已损害原告的合法权益。原告起诉请求依
法判令被告支付装饰工程人工费、水电、中央空调安装人工费
、工程乙管某某、图纸设计费共计737635.55元。诉讼中，原
告增加诉讼请求：一、依法判令被告支付2006年12月5日至2007年12月20日、按每日万分之二点一计算的利息58863元；二、
依法判令被告支付误工损失42000元。
被告梅某某答辩称：1、原告诉称的案件事实基本属实，
被告已付工程款为1030000元。2、原告提���的《工程甲计算书
》确定的工程甲，被告无异议；双方争议的是工程款。《工程
甲计算书》确定的工程款是原告单方报价，被告对此并不认可
。被告已经申请工程款造价司法鉴定，应当以鉴定结论作为确
定工程决算的依据。3、中央空调安装人工费280000元，要求
原告提交证据证实。工程乙管某某应当按照4个月计算，共计4
00000元，原告延误施工一个月的管某某不应由被告支付。双
方协商确定图纸设计费为70000元，被告已付清。原告提出的
利息请求，因双方未进行工程决算，不存在利息损失。
反诉原告梅某某反诉称：反诉原告与反诉被告于2006年6
月13日签订《建设工程施某某同》及《补充条款》，约定由反
诉被告承包施工装潢罗某假日休闲会所水电、暖通��装潢等项
目，合同工期四个月，从2006年6月18日至2006年10月8日止，
装潢材料由反诉原告提供，合同还对其他事项作了约定。合同
签订后，反诉原告及时提供装潢材料并足额支付工程款，按合
同约定全部履行了义务。但反诉被告怠于履行合同义务，于20
06年12月5日勉强完工，逾期完工2个月，给反诉原告造成巨大
损失。反诉原告反诉要求反诉被告赔偿损失986656.86元。
反诉被告华××设备公司反诉答辩称：反诉原告诉称与
事实不符。1、梅某某并没有及时、足额支付工程款，而是严
重拖欠工程款。根据双方的合同约定，在反诉被告施工人员退场前，反诉原告应支付反诉被告各类款项共计1376463元，可
梅某某实际仅支付780000元，拖欠工程款596463元。合同还约
定：工���总决算为验收合格后15天内付清。可梅某某至今尚欠
工程款737635.55元。2、施甲期延长的责任在反诉原告梅某某
一方。决定与影响工程进度的因素：工程乙的总体安排、原材
料的供应及具体的施工安排。本案系清包人工的工程，工程进
度的控制权并不在施工方。该工程的总体安排权特别是原材料
的供应由反诉原告梅某某掌握，反诉被告仅仅是进行具体的施
工。①、因反诉原告梅某某对各项工程的安排不科学、原材料
供应不及时，造成反诉被告无法顺利施工，直至不得不停工。
②、反诉原告梅某某增加了大量的额外工程甲，致工程丙延长
45天。③、反诉原告梅某某自建的消防、保温等分项工程拖延
施工进度，造成反诉被告施甲程丙延长。④、反诉原告梅某某
没有按时接通水、电、气，延误反诉被告完成调试工作。综上
，造成工期延长2个月是反诉原告梅某某没有按约履行合同义
务所致，反诉被告对此没有过错，故反诉原告的诉讼请求无事
实和法律依据，要求驳回反诉原告梅某某的反诉请求。
原告（反诉被告）华××设备公司为证明其所主张的事
实，向本院提交了下列证据：
1、为证明华××设备公司的企业名称从苏州工业园区华
某设备安装工程有限公司变更而来之事实，原告提供公司准予
变更登记通知书、企业法人营业执照。
2、为证明被告梅某某是衢州市柯城罗某假日休闲会馆的
经营者之事实，原告提供个体工商户登记情况。3、为证明双方签订合同对装饰工程承包的权某、义务作
了约定之事实，原告提��建设工程施某某同及补充条款。
4、为证明原告委托苏某某勤装饰工程有限公司甲装饰工
程设计，并向该设计单位支付设计费150000元之事实，原告提
供委托设计合同书及设计费收据。
5、为证明罗某假日休闲会馆的装饰工程通过验收，从20
06年12月5日起进入质量保证期之事实，原告提供移交证书。
6、为证明原告编制的工程甲计算书，对装饰工程价款进
行了结算，被告审核后予以确认之事实，原告提供罗某假日休
闲会馆装饰工程甲计算书、工程辛认书。
7、为证明被告提供的隐蔽工程材料、装饰材料均拖延，
各造成工期延长20天、60天之事实，原告提供罗某假日休闲会
馆工程材料采购单。
8、为证明因增加额外工程甲，造成工期延长45天之事实
，原告提供施工签证单、罗某假日工程报验申请。
9、为证明罗某假日休闲会馆燃气迟延开通，对工程进度
造成影响之事实，原告提供衢州新奥燃气发展有限公司证明。
10、为证明罗某假日休闲会馆自建工程、分项工程材料
供应拖延之事实，原告提供工程乙月度总结。
11、为证明工程配套项目进展缓慢，装饰材料拖延之事
实现场列会记要。
12、为证明被告在工程管理上不到位，存在欠缺之事实
，原告提供公文函。
被告（反诉原告）梅某某为证明其所主张的事实，向本院提交了下列证据：
1、为证明2006年10月、11月两个月工期延误，导致罗某
假日休闲会馆晚开业，造成被告向员工开支伙食费损失176177
元之事实，被告提供伙食费发票。
2���为证明延误工期造成被告在未营业的情况下向员工发
放两个月工资、燃气费、水电费损失共计452905元之事实，被
告提供工资表及水电、燃气发票。
3、为证明罗某假日休闲会馆在2006年12月、2007年1月
的营业收入共计1314488元之事实，被告提供营业收入报表。
本院组织双方当事人对证据予以质证，并认证如下：
对于原告（反诉被告）华××设备公司提交的证据1、2
、3、5，被告（反诉原告）梅某某无异议，本院对该证据予以
认定。
被告（反诉原告）梅某某对于原告（反诉被告）华××
设备公司提交证据4的真实性有异议，认为该份委托设计合同
签订之日为2006年4月6日，而当时原、被告双方对装饰工程业
务还没有进行商谈；被告陈述原、被告双方协商确定委托设计
图纸的费用为70000元。本院认为，原、被告双方协商确定由
原告委托设计图纸属实，被告应当将该图纸设计费支付原告。
被告主张双方约定图纸设计费为70000元，缺乏相应证据佐证
，本院不予采信。上述证据能证实原告于2007年8月为本案讼
争工程丁支付图纸设计费150000元，本院对该事实予以确认。
被告（反诉原告）梅某某对于原告（反诉被告）华××
设备公司提交的证据6质证认为，对原告送达的111页工程甲计算书没有异议，其收到后对5个房间进行了抽样检查，工程甲
计算书中所确认的工程甲无异议，但是工程总价款未经被告确
认。为此，被告申请对工程价款进行鉴定。本院对双方无争议
的部分予以确认，针对被告申请，本院委托衢州康某建设咨询
有限公司（以下简称康某公司）鉴定。在鉴定过程中，原告提
供了部分施工签证单，被告对签证单没有提出异议，本院对此
予以认定。康某公司于2009年11月2日向本院出具鉴定意见书
，认为受鉴工程造价为1499265元。被告梅某某为此预交鉴定
费17000元。原告对该鉴定报告有异议，认为涉诉工程实际施
工期间的人工公允单价约为80元／工日，故鉴定意见按40元／
工日计算人工费显失公平；原告对鉴定费发票没有异议。被告
对该鉴定意见书持有保留意见，认为管某某多鉴定了100000元
，图纸设计费多鉴定了80000元，水电安装人工费鉴定为28000
0元、没有在现场据实丈量。本院认为，原、被告双方在合同
中没有约定人工费单价，鉴定机构按照人工费信息价标准计算
人工费，并无不当，原告异议不能成立；被告虽有异议，但未
提供相应反驳证据，且延误工期与被告增加工程甲及自建项目
工程延缓等因素有关，故被告异议亦不能成立，本院对该鉴定
意见书及鉴定费发票予以认定。
被告（反诉原告）梅某某对于原告（反诉被告）华××
设备公司提交证据7、8、9的真实性无异议，对证明目的有异
议，认为该证据不能证明延期提供材料的事实；工程甲有增有
减。本院认为，被告异议不能成立，对该证据予以确认。
被告（反诉原告）梅某某对其在原告华××设备公司提交的证据10、11、12上签字没有异议，但认为其没有对证据上
面的内容进行过确认，签字目的只能作为收到过该份材料。本
院认为，被告异议不能成立，对该证据予以确认��
原告（反诉被告）华××设备公司对被告梅某某提供的
水、电、燃气发票的真实性无异议，但认为与案件事实没有关
联性；对于其它证据的真实性提出异议，认为这些证据均由被
告单方制作的，没有其它证据佐证，该证据与被告主张的损失
没有关联性。本院对水、电、燃气发票的真实性予以确认，其
它证据均系被告单方制作，真实性无法认定。
综合本院已确认证据及原、被告的陈述，本院认定案件
事实如下：
原告（反诉被告）华××设备公司原名苏州工业园区华
某设备安装工程有限公司。2006年6月13日，原告（反诉被告
）华××设备公司与被告（反诉原告）梅某某签订一份《建设
工程施某某同》，约定梅某某将罗某假日的水电、暖通、装潢
等（不含消防系统及保温）工程，以清包人工的方式发包给华
××设备公司施工。合同约定：工期从2006年6月18日至2006
年10月8日，总日历天数120天；工程质量标准为合格；合同暂
定价款为1800000元。工程款（进度款）支付：每月十五日为
结算日付工程甲65%，管某某每月100000元，工程总决算为验
收合格后十五天内付清，质保金转为保证金，一年后付还。同
日，双方还签订一份关于《罗某假日休闲会所施乙同》的补充
条款，约定梅某某供材料应按华××设备公司材料采购申请单
准时进场，并按华××设备公司要求堆放指定地点。如不能按要求供应材料，则工程延误由梅某某承担，梅某某需支付华×
×设备公司工人误工工资35元／人日；梅某某自建项目应配合
华××设��公司整体工程进度，如不能按时完成，按工程误工
计算；梅某某应提供施工现场工人的临时住房、水电及工地照
明设施，并负责材料的二次搬运。补充条款还就双方的其他权
某义务进行了约定。合同签订后，华××设备公司组织人员进
场施工，梅某某委托方某代理罗某假日装饰工程的有关事务。
在施工当中，罗某假日装饰工程根据梅某某的要求增加了部分
工程甲，并由方某在施工签证单上签证。2006年7月30日，华
××设备公司罗某假日项目部向梅某某设在罗某假日休闲会所
筹建处送达一份《工程乙月度总结》，该总结归纳了华××设
备公司进场施工一个多月施工进展实际情况：1、梅某某自建
的消防、保温等分项工程戊在落实不到位或施工进展缓慢，已
经影响和阻碍了华××设备公司正常施工及后续工种的施工，
并已造成实际损失；2、华××设备公司按合同规定提前7天申
报材料，但现场实际情况还是有相当材料不能按时供应到位，
而且没有告知未到位原因及补救方案。水电、暖通系统等未全
面到位；3、木器造型制作，红某饰面三夹板及配套辅料迟迟
未到。上述情况，造成华××设备公司隐蔽工程不能按期全面
完成；楼面顶面分项工程己施工；木工部分工人停工待料；更
重要的是华××设备公司按既定计划的后续工作无法按期进场
，严重影响了工程进度。方某在该份施工总结上签名。2006年
8月3日，华××设备公司罗某假日项目部与方某共同签署一份
《现场列会记要》，其内容为：8月2日双方负责人现场列会，就工程进场���个多月中出现的工程配套项目进展缓慢，进场不
到位及华××设备公司在施工中申报材料后，在约定时间内材
料不能及时到场，造成华××设备公司后续工程乙人员不能按
时进场，共同协商解决方案，罗某假日休闲会馆筹建处对自建
工程丁、材料进场作了承诺。2006年8月19日，华××设备公
司罗某假日项目部函告罗某假日休闲会所筹建处，发现浇筑完
毕后浴池底被做桑拿人员随意掘开，将造成今后浴池漏水隐患
。希望双方妥善解决，以免后患。梅某某在该函件上签字、并
将其交还给华××设备公司保存。2006年12月5日，罗某假日
休闲会馆整体装饰工程完成，并通过自查及发包方验收，确定
从该日开始进入质量保证期，梅某某、方某在华××设备公司
送达的装饰工程移交证书上签字。2006年12月23日，华××设
备公司对罗某假日休闲会馆装饰工程造价进行核定，并制作了
《装饰工程甲计算书》（共111页）送达给梅某某，该《装饰
工程计算书》按照装饰工程丁逐项计算价款，确定装饰工程人
工费合计837635.55元、水电及中央空调安装人工费280000元
、工程乙管某某500000元、图纸设计费150000元，装饰工程总
价款1767635.55元。2007年1月19日，梅某某向某益设备公司
出具一份《罗某假日休闲会馆装饰工程庚程辛认书》，该确认
书的内容为：根据施工方华××设备公司在甲方工程验收后对
本工程进行全面的工程甲复核及统计计算，在2006年12月24日
已提交甲方（共计111页），现甲方经现场检查、审核，结果
与我方提交的工程甲清单相���合，现予以确认华××设备公司
提交的罗某假日休闲会馆装饰工程甲统计书。梅某某、方某在确认书上签署了姓名和日期后，并在甲方确认栏下方书写“本
工程计算书已核实：一、二、三、四楼吊顶、公用空间、走道
、影视厅等工作量，气厢以抽检64106405631062026206工作量
”，又将《罗某假日休闲会馆装饰工程庚程辛认书》交付给华
××设备公司。梅某某累计支付华××设备公司装饰工程款96
0000元，并代华××设备公司支付民工工资70000元，共计支
付工程款1030000元。2007年9月，原告起诉要求被告支付人工
费、工程乙管某某、图纸设计费共计737635.55元，并支付利
息及误工损失。
案件审理过程中，被告梅某某请求对讼争工程价款进行
鉴定。本院委托康某公司鉴定��康某公司于2009年11月2日向
本院出具鉴定意见书，认为受鉴工程造价（含工程乙管某某、
图纸设计费）为1499265元。被告梅某某为此预交鉴定费17000
元。
本院认为，原告（反诉被告）华××设备公司与被告（
反诉原告）梅某某签订的《建设工程施某某同》及补充条款系
双方当事人之间真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有
效。合同双方当事人应当按照合同的约定履行自己的义务。一
方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当
承担继续履行、赔偿损失的责任。当事人一方未支付价款的，
对方可以要求支付。
本案争议焦点之一是装饰工程延误工期的原因。华××
设备公司于2006年12月5日将完工的装饰工程移交给梅某某，
确已超过合同约定工期58天。华××设备公司主张延误工期是梅某某一方违约所致。为此，华××设备公司提交了《施工签
证单》、《罗某假日工程报验申请》。梅某某对该两份证据所
证实施工过程中增加工程甲无异议，但认为施工过程中减少工
程甲比增加工程甲多，总体工程甲有减无增。本院认为，梅某
某主张减少工程甲未能提供充分证据证实，虽然工程决算价低
于合同暂定价，但并不能以此证明总体工程甲下降的事实，故
本院对华××设备公司提出增加工程甲是工期延误原因之一的
主张，予以采信。其次，华××设备公司提交给梅某某的《工
程乙月度总结》、《现场列会记要》，梅某某的委托代理人方
某签名后又将该两份材料返还给华××设备公司保存。方某在
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"黄大红、单刚耀执行实施类执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-06-30\\\\\",\\\\\