陕西省西安市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2017)陕01民终10286号
上诉人（原审原告、反诉被告）：溧阳市神马机电设备安装有限公司，住所地江苏省常州市溧阳市前马镇建新路15号。
法定代表人：陈克勤，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈国群，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：柴琰，陕西大唐律师事务所律师。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：西安向阳精炼工程有限公司，住所地陕西省西安市高新区科技二路65号6幢1单元1层。
法定代表人：张碧云，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王英杰，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：王奇，陕西海普睿诚律师事务所律师。
上诉人溧阳市神马机电设备安装有限公司（以下简称神马公司）与被上诉人西安向阳精炼工程有限公司（以下简称向阳公司）建设工程施工合同纠纷一案，西安市雁塔区人民法院作出（2011)雁民初字第04720号民事判决。双方不服该判决，上诉至本院。本院作出（2013）西民四终字第00324号民事裁定，撤销（2011)雁民初字第04720号民事判决，发回西安市雁塔区人民法院重审。西安市雁塔区人民法院依法另行组成合议庭，进行了审理，作出（2013)雁民初字第05813号民事判决。现神马公司不服判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月1日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。神马公司的委托诉讼代理人陈国群、柴琰，向阳公司的委托诉讼代理人王英杰、王奇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
神马公司上诉请求：撤销原判，依法改判向阳公司支付工程欠款1094017.5元；向阳公司支付逾期付款利息317850元（从应付之日起计到实际给付之日），并承担一、二审诉讼费。事实和理由：原审判决认定事实不清。一、原审法院认定《建筑工程施工合同》施工的图纸是8.8米与事实不符。神马公司按照向阳公司提供的4.8米图纸做的预算，并以此为依据进行施工。向阳公司提供的图纸8.8米，是向阳公司要求神马公司配合向阳公司出具的，是向阳公司车间火灾后为了向保险公司索赔使用，与神马公司的实际施工无关。另外，有证人出庭证明神马公司实际按照4.8米进行施工。二、原审法院判决神马公司承担向阳公司的主体修复费，没有根据，明显不公。工程经过监理初步验收合格，但是双方没有验收，向阳公司强行投入使用。神马公司按照向阳公司的要求施工、并且有现场监理签字认可，不存在漏建、未建部分，神马公司不应该承担主体修复费。三、原审法院判决的依据是鉴定部门出具的《鉴定报告》,而《鉴定报告》的鉴定基础错误。神马公司要求按照4.8米施工图纸进行鉴定,向阳公司要求按照4.8米施工图纸进行鉴定。本案的关键是确定双方的施工图纸是4.8米还是8.8米。
向阳公司辩称，一、双方签订建设工程施工合同时确定的施工图纸就是本案鉴定机构进行司法鉴定的图纸（一套十七张图纸）。十七张图纸是在原审质证确认过的。神马公司从未否认向阳公司提供的该套图纸（十七张，时间是2008年10月5日）。原一审中，神马公司对司法鉴定的图纸从未提出过异议。双方签订的施工合同约定，图纸设计是神马公司委托设计单位设计，故图纸的来源是神马公司提供给向阳公司的。重要的是，向阳公司提供的整套图纸与设计单位的设计变更通知是一致的，二者相互印证。二、神马公司上诉称向阳公司因为车间失火、为了向保险公司索赔要求神马公司提供8.8米图纸，该主张没有事实依据，且违背常理。三、在施工活动中，神马公司为了偷工减料、减少工程投入，针对不同的主体自行设计了三份地基基础不同的图纸，属于严重违约。四、通过司法鉴定，神马公司施工的主体不符合质量要求的、按施工图未做的工程，均应从合同总价款中扣除。综上，原审判决认定事实清楚、适用法律正确、程序并无不当，应维持原判，驳回上诉。
神马公司向原审法院起诉请求：1、向阳公司支付工程欠款1094017.5元；2、向阳公司支付逾期付款利息317850元（从应付之日起至实际给付之日止）；3、向阳公司承担案件受理费。
向阳公司反诉情求：1、神马公司给向阳公司支付延误工期损失62000元；2、神马公司给向阳公司支付因工程质量问题而产生的修复费用158906元，以最终鉴定报告确定的数额为准；3、神马公司给向阳公司支付未完工程项目、不符合设计要求的工程价差、量差及门窗质量问题造成的损失60万元；4、神马公司给向阳公司支付违法分包的违约损失45万元；5、案件受理费、鉴定费由神马公司承担。
原审法院认定事实，2008年9月24日，神马公司（乙方）与向阳公司（甲方）签订《建设工程施工合同》，工程地点为西安市长鸣路月登阁村；工程面积为3636平方米，每平方米含税造价为860元，其中土建部分为180元/㎡，总承包价为3126960元；工程承包范围为新厂房土建设计、施工、钢结构设计、施工；开竣工日期为2008年9月25日至2008年12月15日，共计80日历天，合同还对质量与验收、合同价款支付及合同价款的调整等内容进行了约定。合同第9条约定，推迟一天罚500元。合同第11-1-1、11-1-2条约定，乙方进驻工地，开始基础施工，甲方支付总额的30%预付款；基础施工15天，甲方按总额的20%支付第一次进度款，基础、地面工程完成，甲方按总额的20%支付第二次进度款。整体钢构工程完成，甲方按总额的20%支付第三次进度款。验收合格甲方按总额的5%支付验收款。一年质保期满，甲方支付全部剩余工程款。合同第11-2条约定，合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：甲方代表确认的工程量增减；甲方代表确认的设计变更或工程洽商；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，且造成经济损失的；合同约定的其他增减或调整。乙方应在上述情况发生14天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方，甲方代表5收到乙方通知后14天内不作答复，即视为已经批准。乙方未按上述要求及时办理时造成工程延误，由乙方负责。甲方未按上述要求及时办理审核签字和付款时，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知5日内仍不能按要求支付时，应承担违约责任。合同第28-3条约定，设计图纸定型以后，甲方依据设计图纸对钢材用量进行计算。重量计算公式为理论重量乘以105%，如果计算重量超出180吨，合同规定工程总价格不变，如果低于180吨乘以97%，按照实际减少数量乘以8200元/吨核算扣减工程款。
2008年，陕西高校建筑勘察设计研究院出具向阳公司钢结构车间2#厂房设计变更，主要内容为：该车间地基处理原设计为强夯，考虑到对旧厂房的影响，改为垫层法处理，消除湿陷性；垫层厚度为基础底下3米厚三七灰土垫层，垫层底部尺寸为原设计基础外沿外放3米不变；灰土干密度由击实试验确定，压实系数不小于0.95；基坑开挖按规范放坡。
2008年11月14日，双方达成一致并形成会议纪要，载明双方同意暂定罚款40万元，待工程结束后，对工程质量进行综合评定，如果达到优良工程可适当少罚或不罚；材料差价343897元在工程总款中予以扣除；其他按合同继续执行，工期顺延。
2009年4月18日，陕西正林工程监理咨询有限公司对该工程进行了初步验收，初步验收意见为合格，但神马公司与向阳公司并未进行竣工验收。2009年5月，向阳公司将该厂房投入使用。
另查明，向阳公司就涉案合同已支付神马公司229万元。
还查明，神马公司的经营范围为凭资质证书从事机电设备安装专业承包三级、设备检修，无相关施工资质。
神马公司将涉案工程的土建部分分包给郭启发，郭启发在现场以神马公司名义进行施工。西安市中级人民法院2012年4月9日（2012）西民四终字第00109号民事判决查明，神马公司将本案涉案厂房中的土建部分分包给郭启发施工，建筑面积3636平方米，原约定工程总价款为654480元（即每平方米180元），西安市中级人民法院审理中涉案工程向阳公司项目负责人、工地代表、监理公司代表均证实土建部分增加工程量的费用为257057.5元，故对该案土建工程中郭启发增加的工程量价款257057.5元予以认定，判决神马公司给付郭启发此笔款项。
庭审中，神马工程称工程完工后，向阳公司委派监理公司对已完工程验收合格，并交付使用，向阳公司应当支付工程款。针对该意见，神马公司提交了单位工程交工验收证明书复印件及现场照片予以证明。向阳公司对单位工程交工验收证明书复印件的真实性有异议，对现场照片的真实性无异议，证明目的不认可，并称双方约定在工程完工后边使用边验收，向阳公司在使用过程中发现涉案工程存在严重质量问题，不符合图纸设计要求及未完成的工程，且神马公司交付的交工资料均没有加盖监理单位的公章，也没有进行相关的实验、检测报告及数据，不符合规定的形式要件和实质要件，建设方据此无法开展验收活动，故不存在神马公司所述的向阳公司对涉案工程验收合格的结论。向阳公司提交2010年9月28日会议纪要、《关于检查2号厂房存在的问题说明》、监理通知、整改函、照片、维修施工方案、整改进度表予以证明其主张。神马公司对2010年9月28日会议纪要、《关于检查2号厂房存在的问题说明》、监理通知、整改函、照片的真实性不予认可，对维修施工方案、整改进度表的真实性认可，称会议纪要没有其人员出席及签字，《关于检查2号厂房存在的问题说明》、整改函没有原件，且是向阳公司单方出具，其并未收到，涉案工程于2009年4月18日验收，5月投入使用，未约定边验收边整改，维修施工方案、整改进度表是有偿维修方案，与本案无关。
神马公司称施工单位、监理单位及建设单位的现场代表康某均认同在涉案工程施工中，是按照4.8米图纸进行施工的，实际施工人郭启发在土建工程量增加时监理方已向建设方工地负责人杜胜利进行汇报，杜胜利在（2012）西民四终字第00109号判决中对此进行了确认；向阳公司在发生火灾后，实际施工图纸已经烧毁，现有8.8米图纸是发生火灾后向阳公司为了在其后的厂房拆迁中获得更大利益，而要求神马公司在原图纸基础上增加基础宽度重新绘制而成。针对该意见，神马公司提交了2012年4月20日情况说明、庭审笔录、工程施工图纸、2008年10月10日会议纪要、网络报道、情况说明予以证明。向阳公司对2012年4月20日情况说明及庭审笔录的真实性予以认可，对工程施工图纸、2008年10月10日会议纪要、网络报道及情况说明（复印件）的真实性不认可，认为会议纪要无向阳公司签字确认，其提交的施工图纸也不是本案图纸，对证明目的不予认可，向阳公司提交的8.8米图纸是双方签订涉案合同时，神马公司向向阳公司提供的，该图纸的出图日期为2008年10月5日，是双方签订合同时确定的施工图纸，如果施工过程中图纸发生变动，应当取得建设单位的同意，郭启发作为实际施工人与神马公司签订土建施工合同，神马公司给郭启发提供的图纸既不是4.8米的图纸，也不是8.8米的图纸，而是2.1米的草图，根据合同相对性原则，神马公司将郭启发的施工范围由2.1米提高到4.8米是增加工程量，但尚未达到神马公司与向阳公司之间约定的8.8米的程度，故郭启发与神马公司之间关于工程量的增加，与向阳公司无关。
神马公司称（2012）西民四终字第00109号判决中查明郭启发是实际施工人并确有工程量增加的事实，康某是向阳公司驻工地代表，杜胜利是向阳公司工地负责人，李某是监理公司代表，向阳公司及监理公司对实际施工人郭启发的增加工程量均予以认可，且杜胜利表明增加工程量的证据在向阳公司均有留存，但因失火而灭失，与证据二中网络报道相互印证，故向阳公司应当支付增加工程量的价款；康某、李某均认定实际施工是按照4.8米图纸进行的，不存在未作、未完工程，也不存在不符合合同约定的情况。针对该意见，神马公司提交了（2012）西民四终字第00109号判决、询问笔录、证明、证人证言、庭审笔录予以证明。向阳公司对上述证据的真实性予以认可，但不认可证明目的，理由同上，康某、李某的证人证言不符合证据的形式要件，证人应当出庭作证。神马公司遂申请康某、李某出庭作证。证人康某当庭陈述如下：向阳公司聘请其作为月登阁村新建车间的工地主管技术，图纸设计原为强夯，但因旁边有1号车间不能采用强夯，故将该图纸予以否决，改为4.8米槽道开挖，开挖后要做普探，根据普探资料处理地下垃圾或墓道，原图纸设计开挖2.1米深度，后加深到2.4米，兜槽最底部宽度为4.8米，增加量不等；其不清楚图纸是谁委托设计的，也不清楚神马公司与向阳公司签订合同时依据的是何图纸；工程延误的原因是涉案工程的土地有施工手续不全的现象，延误期间最少有三个月左右。证人李某当庭陈述如下：称其做了手术，想不起来自己的出生年月和住址，不清楚向阳公司二号厂房图纸是由谁委托设计，实际施工的是4.8米图纸，不清楚施工过程中是否由强夯变更为开挖，也不清楚神马公司交工资料中有60多页需要监理方签字的位置空白。向阳公司对康某的证言不予认可，称康某与向阳公司、向阳公司负责人在施工过程中及工程结束后有私人矛盾；其对李某的证人证言不予认可，李某手术后神志不清，无法回答各方提问。向阳公司称涉案图纸系由神马公司提供的，神马公司在施工过程中针对不同的对象提供过不同的三份设计图纸，神马公司与向阳公司是按照地基宽度8.8m的图纸签订的合同，与郭启发是按2.1m图纸订立的合同，实际施工是按地基宽度4.8m施工的，故（2012）西民四终字第00109号判决认定的郭启发与神马公司的土建合同从2.1m增加到5.6m，对于向阳公司来说，实际是从8.8m减少到5.6m，故（2012）西民四终字第00109号判决认定的土建工程量增加与向阳公司无关。
向阳公司称该工程主体及基础部分存在质量问题，申请对工程主体及基础部分质量及修复费用进行鉴定。经西安市中级人民法院委托鉴定，陕西信远建筑工程司法鉴定所（以下简称“信远鉴定所”）于2012年5月28日作出陕信[2012]质鉴字第23号鉴定报告，鉴定结论为：1、涉案厂房目前未发现地基下沉的质量问题，基坑开挖范围与现场勘察时双方当事人确认的设计图纸要求不符。2、厂房钢构主体未见有影响正常使用的结构安全质量问题。厂房钢构主体构件未做二级防火处理，不符合设计要求。部分钢构件局部返绣，应修复处理。厂房四周围护墙内墙面漏水影响正常使用，应修复。3、修复费用估算为158906元。双方收到鉴定报告后，均提出异议。鉴定机构对神马公司提出的一次异议及向阳公司提出的两次异议进行了答复，鉴定人员亦出庭接受了双方质询，认为原鉴定报告认定鉴定结论符合客观事实，无需进行修改。向阳公司为此交纳鉴定费65000元。
后向阳公司又申请鉴定神马公司未作项目造价、设计变更由强夯变更为垫层法处理的价差、不符合施工图纸设计要求项目的差价、土建基础开挖及夯实达不到图纸设计标准、是否影响该工程的建筑结构设计使用30年及建筑物抗震设防烈度8度的要求、使用年限缩短的损失。经西安市中级人民法院委托鉴定，信远鉴定所于2015年7月25日出具陕信[2015]质鉴字第49号鉴定意见书，鉴定意见为：（一）委托鉴定项目的量差价差、重置费用：1、实际施工基础基坑（宽度5.6m）与设计要求（宽度8.8m）的量差差价123885元；2、墙面夹芯板EPS容重（7.12kg）与图纸设计容重（12kg）不符的量差差价11150元；3、4个卷闸门与图纸设计不符的差价为43820元；4、塑钢窗重置费用为132032元。（二）关于“涉案工程土建基础开挖、夯实等达不到图纸的设计标准，是否影响该工程的建筑结构设计使用30年的年限及建筑物抗震设防烈度8度的要求”，基坑开挖自基础边沿外放3m、地基强夯加固或基础下3m厚3:7灰土垫层法处理，均为设计要求对地基进行加固、消除湿陷的保证措施，实际施工均未按设计要求进行施工，即不能保证地基在不利条件下（地基浸水、地震等）房屋的安全性。信远鉴定所于2015年8月10日出具陕信[2015]造鉴字22号鉴定意见书，鉴定意见为：1、被申请人未做的工程项目，其工程造价为191422.54元；2、工程基础部分按照设计变更由“强夯”变更为“垫层法处理”，其价格增加了，价差为313688.96元（若按现场实际施工情况，其价格增加了，价差为200393.18）。向阳公司交纳鉴定费4万元。信远鉴定所对双方当事人的异议进行了回复，鉴定人员亦出庭接受双方质询，信远鉴定所称其在[2015]造鉴字22号鉴定意见书的结论中表述有误，后信远鉴定所作出情况说明，主要内容为：一、就“被申请人未做的工程项目，其工程造价为191422.54元”的解释说明：被申请人未做的工程项目，即墙裙乳胶漆未刷、厂房南侧散水未做、东侧两个大门洞未安装大门，这三项工程造价为191422.54元。2、工程基础部分按照设计变更由“强夯”变更为“垫层法处理”，其价格增加了，价差为313688.96元（若按现场实际施工情况，其价格增加了，价差为200393.18）。说明：工程基础部分按照设计变更由“强夯”变更为“垫层法处理”，其价差应为“强夯法”土方开挖深度450㎜、3:7灰土垫层回填深度450㎜、有效加固深度8m的工程造价与“垫层法处理”中土方开挖深度3m、3:7灰土垫层回填深度3m的工程造价的差值，即“垫层法处理”价格高，“强夯”价格低，价差为313688.96元。工程基础部分按照原设计“强夯法”施工价格与“现场实际施工情况”价格比较，其价差为未进行有效加固深度8m的地基强夯价格，即“强夯法处理”价格高，“现场实际施工情况”价格低，价差为200393.18元。
原审法院认为，神马公司与向阳公司2008年9月24日签订的《建设工程施工合同》，因神马公司未取得建筑施工企业资质，违反相关法律规定，依法认定该合同无效。关于工程总价款，神马公司不认可向阳公司提交的地基宽度8.8m图纸，称8.8m图纸系火灾后补的，实际施工是按照4.8m进行的，故涉案厂房土建部分增加工程量费用257057.5元，但该合同第1-4条约定神马公司的承包范围包含新厂房土建设计、施工，钢结构设计、施工，实施交钥匙工程，说明图纸是由神马公司交付给向阳公司的，神马公司未提交充足证据证明8.8m图纸系事后后补的材料，且无法证明双方是按照4.8m图纸签订的《建设工程施工合同》。神马公司提交的（2012）西民四终字第00109号案件系其与郭启发之间的纠纷，故神马公司要求向阳公司支付厂房土建部分增加工程量费用257057.5元，证据不足，依法不予支持。
涉案合同的承包总价为3126960元，双方2008年11月14日形成的会议纪要载明神马公司同意从工程款中扣除材料差价343897元，故本院依法将该材料差价343897元从承包总价中予以扣除。会议纪要中暂定罚款40万元，若达到优良工程可不罚或少罚，因该项内容并未经双方正式确定，且建设部于2001年7月20日颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》已取消了工程质量“优良”、“合格”之等级标准，统一规定为“合格”与“不合格”质量，双方在会议纪要中关于此项的约定不具有可操作性，且该工程经监理公司初步验收为合格，故法院对向阳公司要求从工程款中扣除罚款40万元的意见不予采纳。
另，向阳公司要求扣除未做工程及量差、价差及质量问题造成的损失60万元，并申请鉴定。神马公司对鉴定意见书、异议回复及情况说明虽不予认可，但其不认可的主要理由为向阳公司提交的8.8m图纸不是双方签订合同时的图纸，而是向阳公司火灾后后补的图纸，但神马公司未提交充足证据证明上述意见，且该8.8m图纸是神马公司提供给向阳公司的，故法院对鉴定意见书、异议回复及情况说明等依法予以认定。根据鉴定意见书、情况说明，神马公司未做工程项目造价为191422.54元；工程基础部分按照设计变更由“强夯”变更为“垫层法处理”，“强夯法处理”价格高，“现场实际施工情况”价格低，价差为200393.18元；实际施工基础基坑与设计要求的量差差价为123885元；墙面夹芯板EPS容重（7.12kg）与图纸设计容重（12kg）不符的量差差价为11150元；4个卷闸门与图纸设计不符的差价为43820元；塑钢窗重置费用为132032元。因向阳公司在未经竣工验收的情况下擅自使用涉案工程，故上述费用中塑钢窗重置费用132032元不符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定，法院不予支持，故应当将上述未完工程、不符合设计要求的量差差价570670.72元在合同总价中予以扣除，即向阳公司应付神马公司工程款2212392.28元，向阳公司就涉案合同向神马公司已付工程款229万元，神马公司要求向阳公司支付剩余工程款，缺乏事实和法律依据，故不予支持，神马公司应退还向阳公司工程款77607.72元。关于神马公司主张的逾期付款利息一节，因双方并未最终结算，且神马公司存在未完工程的情况，故神马公司的利息请求，缺乏事实和法律依据，不予支持。
关于反诉请求，向阳公司主张延误工期的损失62000元，但双方在2008年11月14日签署的会议纪要上载明工期顺延，工程存在设计变更，向阳公司认可基坑开挖后发现有垃圾坑，需将工期顺延1个月来清理垃圾坑，且根据合同约定，向阳公司应在工期延误后的28天内向神马公司提出索赔，故向阳公司要求神马公司支付62000元延误工期的损失，缺乏事实和法律依据，不予支持。向阳公司反诉称该新厂房工程存在质量问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。涉案工程于2009年4月18日经监理方陕西正林工程监理咨询有限公司初步验收，向阳公司已于2009年5月将该厂房投入使用，且向阳公司也无证据证明其在一年的质保期内向神马公司提出过整改通知，故神马公司仅对地基及主体质量问题承担民事责任。根据鉴定报告，涉案工程地基未发现质量问题，主体未见有影响正常使用的结构安全质量问题，但主体应修复部分的费用为158906元，故对该项反诉请求，法院予以支持。向阳公司要求扣除未做工程及量差、价差及质量问题造成的损失60万元一节，已在本诉中处理，不再赘述。向阳公司无证据证明神马公司分包造成其45万元的损失，故对该反诉请求，不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）款、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十三条之规定，判决：一、溧阳市神马机电设备安装有限公司于本判决生效之日起十日内向西安向阳精炼工程有限公司退还工程款77607.72元，并支付主体修复款158906元；二、驳回溧阳市神马机电设备安装有限公司的诉讼请求。；三、驳回西安向阳精炼工程有限公司其余反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费20714元，由神马公司承担；反诉案件受理费9189元，由神马公司承担5513元，向阳公司承担3676元；鉴定费105000元，由神马公司承担65000元，向阳公司承担4万元。上述款项相抵后，神马公司应在本判决生效后十日内向向阳公司支付70513元。
本院经审理查明，原审法院认定事实属实。二审中双方当事人未提交新证据。
本案争议的焦点问题，1.双方签订的建设工程施工合同约定的是按8.8米图纸施工还是按照4.8米图纸施工,本案应当依据4.8米施工图纸进行鉴定还是8.8米施工图纸进行鉴定;2.涉案工程主体的修复费用是否应当由神马公司承担。
本院认为，原审法院认定双方签订的建设工程施工合同无效正确。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
神马公司上诉请求向阳公司支付工程欠款1094017.5元及逾期付款利息。对此向阳公司不予认可。涉案工程神马公司完工后，向阳公司已投入使用，但双方未进行结算。由于双方未进行工程结算，本案审理中涉及工程造价的鉴定。合同约定的承包总价为3126960元，承包范围为新厂房土建设计、施工，钢结构设计、施工，实施交钥匙工程。双方对施工图纸由神马公司委托设计无异议，争议在于双方签订的建设工程施工合同约定的图纸是按8.8米施工还是按照4.8米施工，应当依据4.8米施工图纸还是8.8米施工图纸鉴定工程造价。神马公司提交2008年12月陕西高校建筑勘查设计研究院设计的图纸和2012年4月20日的情况说明，证明双方合同约定的是4.8米的图纸，故应当以此作为鉴定依据。但是向阳公司不认可该图纸。向阳公司提交落款日期2008年10月5日的十七张图纸证明双方签订的建设工程施工合同约定的图纸是按8.8米施工，并应当以此作为鉴定依据。对该图纸的真实性神马公司无异议，但认为该图纸是其应向阳公司的要求，为了配合向阳公司向保险公司索赔使用，是其后补的。对此，向阳公司予以否认。而神马公司提交的证据不足以证明向阳公司提交的8.8米的图纸是神马公司后补的，以及双方是按照4.8米的图纸签订的建设工程施工合同，故神马公司的主张本院不予采信，原审法院将8.8米的图纸作为本案工程造价鉴定依据并无不妥。原审法院以合同约定的承包总价3126960元，扣减向阳公司已付款229万元、材料差价343897元、神马公司未完工程、不符合设计要求的量差差价570670.72元，判决驳回神马公司的诉讼请求并无不当，故神马公司要求向阳公司支付工程欠款1094017.5元及逾期付款利息的上诉请求本院依法不予支持。
神马公司还上诉请求其不应当承担涉案工程主体的修复费用。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。原审法院根据信远鉴定所对涉案工程主体及基础部分质量及修复费用的鉴定报告，判决神马公司承担涉案工程主体修复费用158906元正确，故神马公司的该项上诉请求本院亦不予支持。
综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项“原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定”之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
上诉费25562元，由上诉人神马公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 周向红
审 判 员 张桂春
代理审判员 魏 哲
二〇一七年十月十六日
书 记 员 李 娟