重庆市云阳县人民法院
民 事 判 决 书
(2016)渝0235民初4566号
原告：云阳县宜国钢结构工程有限责任公司,住所地：重庆市云阳县云阳工业园区人和组团,统一社会信用代码:91500235MA5U44XJ14。
法定代表人：周连炳，系该公司经理。
委托诉讼代理人王君，重庆市云阳县青龙法律服务所法律工作者，特别授权。
被告：重庆广云通风设备有限公司，住所地：重庆市云阳县工业园区A区，统一社会信用代码：915002353052794285。
法定代表人：冯翠倩。
被告：冯翠倩，女，1992年1月6日出生，汉族，住广东省德庆县。
委托诉讼代理人：冯翠萍（系冯翠倩之姐），女，1982年2月15日出生，汉族，住广东省德庆县，特别授权。
原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司与被告重庆广云通风设备有限公司、冯翠倩建设工程合同纠纷一案，本院于2016年8月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司的法定代表人周连炳及其委托诉讼代理人王君，被告重庆广云通风设备有限公司的法定代表人冯翠倩，被告冯翠倩及其委托诉讼代理人冯翠萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2015年10月27日签订的《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》；2.两被告共同给付原告工程款2，638，237.29；3.被告返还原告工程保证金60万元，并按月息2%承担资金占用损失108，000.00元；4.被告支付原告违约金和损失255，290.00元；5.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告于2015年10月27日签订了《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》；该合同约定了工程名称为：重庆广云通风设备有限公司云阳项目钢结构厂房制作安装，工程范围和内容；合同价款；项目保证金支付和工程结算以及违约责任等，原告签订该合同后并按该合同约定向被告所指定的银行账户转账60万元项目保证金，由于被告的原因导致原告半年后才进场，按合同约定原告进场施工，被告不支付工程材料预付款，支付材料及人工费为：每个月将当月施工进度及工程量完成情况报被告审核，审核后在次月20号前按当月实际完成工程量的70%付款。2016年5月20日，被告按约定支付原告的工程进度款60万元。2016年6月20日，被告应当按约定支付原告工程进度款65万元，可被告并没有支付，直接造成原告停工。原告按合同约定向被告催告后，被告在30个工作日内仍不支付，故原告依法向法院提起诉讼，请求依法判决。
被告重庆广云通风设备有限公司、冯翠倩辩称：1.被告冯翠倩虽是重庆广云通风设备有限公司的法定代表人，但实际未出资，无力偿还债务，应由出资人偿还债务；2.原、被告签订的《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》，被告未具体负责，是由张兴文负责的。3.原告诉称给付保证金的事实，被告也不知道。
本院经审理认定事实如下：
1.2015年10月27日原告（乙方）与被告重庆广云通风设备有限公司（甲方）签订《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》，合同约定：“第一条工程概况及承包范围。一、工程名称：重庆广云通风设备有限公司云阳项目钢结构厂房制作安装。二、工程地点：重庆云阳人和工业园。三、承包范围：10栋钢结构厂房制作安装（包工包料）；工程数量：约54000平米；工程结算面积以实际建设地面积为准。第二条合同价款。一、预算单价230元/平方米（含塑钢窗户），此价格不含税价，总造价约1200万元；有行车部分厂房按实际面积每平方增加40元/平方米。以实际建筑地面积结算。第三条项目保证金支付与工程结算。一、本项目甲方收取乙方质量保证金100万元，其中双方签订合同时乙方必须支付本项目工程质量保证金60万元，乙方正式进场施工支付余下40万元质量保证金，本保证金100万元进场施工（主材）之日起12个月甲方一次性无息退还乙方。三、乙方进场施工甲方不支付工程材料预付款，支付材料及人工费方式为，乙方每个月底将当月施工进度及工程量完成情况（包括人工工资）报甲方审核，审核后甲方在次月20号前按期支付实际制作工程量的70%支付进度款给乙方，其中人工工资由乙方报工人签字确认工资表，甲方从进度款里面扣除后由甲方统一开卡代支付工人工资。四、整体验收合格结算，总金额的5%作后期质保金。整体工程验收合格后，余款在30个工作日内全额支付给乙方，质保金在验收合格后的一年内无质量问题无息支付给乙方。五、甲方未按合同支付款项，乙方有权停工，待甲方支付后恢复施工，工地不因特殊情况乙方不得停工，停工期间损失由甲方（乙方）按本合同总价款1%每月承担损失，且工期顺延。如在乙方（甲方）催告后30工作日内仍不支付的，乙方（甲方）则有权解除合同，甲方（乙方）赔偿乙方（甲方）一切损失。第八条违约处理。一、甲方不按时支付工程款，工程完工价款（不可抗力因素除外），由甲方向乙方支付每月按2%的违约金”。
2.2015年11月10日原告给付被告重庆广云通风设备有限公司保证金60万元。
3.原告于2016年4月18日进场施工，2016年5月20日，被告重庆广云通风设备有限公司按约定支付原告的工程进度款60万元，至同年6月20日，因被告重庆广云通风设备有限公司未按约定支付原告工程进度款，直接造成原告停工至今。
4.2016年10月21日原告向本院提出鉴定申请，要求对⑴9号厂房钢结构部分按合同已完成工程量造价鉴定和部分未完成工程量但所需材料已堆积到场，对其价值造价鉴定；⑵6号厂房钢结构部分按合同已完成工程量造价鉴定和部分未完成工程量但所需材料已堆积到场，对其价值造价鉴定；⑶现场未完成工程提供的施工用板房及辅助材料、工具价值造价鉴定；⑷现场办公设施及其费用测算。本院依法委托重庆宏发造价咨询有限公司进行鉴定，2017年5月27日重庆宏发造价咨询有限公司作出渝宏造（2017）鉴字第2号司法鉴定意见书，鉴定意见如下：⑴重庆广云通风设备有限公司云阳项目钢结构厂房工程9号楼已完成工程量的工程造价为1，511，460.00元；⑵重庆广云通风设备有限公司云阳项目钢结构厂房工程6号楼已完成工程量的工程造价为264，263.23元；⑶本次只对9号钢结构厂房除窗户外的工程量和6号钢结构厂房已完成部分钢柱的工程量造价进行鉴定，其他事项无法核实。原告对鉴定意见书无异议。
5.被告重庆广云通风设备有限公司于2014年9月3日经工商登记成立，注册资本2000万元，法定代表人及投资人是冯国伟。
6.被告重庆广云通风设备有限公司章程第十一条规定，“注册资本2000万元，由股东缴纳。股东冯国伟，认缴出资额2000万元。”第十二条规定，“股东冯国伟缴纳出资计划如下：2015年3月20日首次缴纳出资1000万元；第二次在2015年10月20日缴纳出资1000万元。”
7.2014年12月22日被告重庆广云通风设备有限公司法定代表人冯国伟变更为冯翠倩。
8.2015年8月1日被告重庆广云通风设备有限公司出具委托书，委托张兴文办理相关手续及管理建设项目，对委托人在云阳办理事项过程中所签署的有关文件予以认可，并承担相应的法律责任。
对于上述事实，除原、被告的当庭陈述外，有原告提交的《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》、汇款凭证，渝宏造（2017）鉴字第2号司法鉴定意见书、工商登记材料、重庆广云通风设备有限公司章程予以证实，本院予以确认。上述证据来源合法，内容真实且能相互印证，本庭予以采信。
本院认为，原告与被告重庆广云通风设备有限公司双方签订的《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》，是原、被告双方的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，应属有效合同。《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》约定，被告重庆广云通风设备有限公司未按合同支付款项，原告有权停工，如在原告催告后30工作日内仍不支付的，原告则有权解除合同，现原告已向法院起诉，要求被告重庆广云通风设备有限公司支付下欠工程款，但被告重庆广云通风设备有限公司至今未支付，符合合同约定的解除条件，故对原告要求解除原告与被告重庆广云通风设备有限公司于2015年10月27日签订的《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》的诉讼请求，本院予以支持。原告所完工的重庆广云通风设备有限公司云阳项目钢结构厂房工程6号楼、9号楼经重庆宏发造价咨询有限公司鉴定，工程造价为1，775，723.23元，减去被告重庆广云通风设备有限公司已支付60万元，被告重庆广云通风设备有限公司尚欠原告工程款1，175，723.23元。对原告2015年11月10日给付被告重庆广云通风设备有限公司保证金60万元，被告重庆广云通风设备有限公司应当返还，但对原告要求被告重庆广云通风设备有限公司按月息2%承担资金占用损失108，000.00元的诉讼请求，本院不予支持。理由是：《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》约定，本保证金100万元进场施工（主材）之日起12个月被告重庆广云通风设备有限公司一次性无息退还乙方，因原告才建6、9号楼，与合同约定建10栋钢结构厂房制作安装相比，还未达到进场施工（主材）之日；同时合同也约定12个月后被告重庆广云通风设备有限公司一次性无息退还原告，现未满12个月。
对原告要求被告重庆广云通风设备有限公司支付原告违约金和损失255，290.00元。因《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》第八条违约处理约定，被告重庆广云通风设备有限公司不按时支付工程款，工程完工价款由被告重庆广云通风设备有限公司向原告支付每月按2%的违约金，2016年6月20日被告重庆广云通风设备有限公司不按时支付工程款，原告工程完工价款经鉴定下欠1，175，723.23元，应由被告重庆广云通风设备有限公司向原告每月按2%的支付违约金至原告起诉之日2016年8月16日的违约金47，000.00元。对原告主张的停工损失，因原告未向本院提供证据，本院不予支持。被告冯翠倩仅系被告重庆广云通风设备有限公司的法定代表人，其个人不对被告重庆广云通风设备有限公司的债务承担相应责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决如下：
一、解除原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司与被告重庆广云通风设备有限公司于2015年10月27日签订的《重庆广云通风设备有限公司钢结构厂房工程承包合同》；
二、被告重庆广云通风设备有限公司在本判决书生效之日起十日内给付原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司工程款1，175，723.23元；
三、被告重庆广云通风设备有限公司在本判决书生效之日起十日内给付原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司保证金600，000.00元；
四、被告重庆广云通风设备有限公司在本判决书生效之日起十日内给付原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司违约金47，000.00元；
五、驳回原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费35612.00元，由原告云阳县宜国钢结构工程有限责任公司负担5612.00元，被告重庆广云通风设备有限公司负担30000.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。
审 判 长 沈阳东
人民陪审员 赵 容
人民陪审员 代敦凤
二〇一七年六月十五日
书 记 员 叶 平