湖南省桂阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘1021民初1511号
原告：湖南省扬生建设集团有限公司，住所地郴州市苏仙区苏园东路3号201室。
法定代表人：张杨生，男，职务公司董事长。
委托诉讼代理人：颜晓华，男，湖南尚友律师事务所律师，特别授权。
委托诉讼代理人：张新平，男，系公司副经理。
被告：长沙盆诚建筑劳务有限公司，住所地湖南省宁乡县玉潭镇楚沩社区一环北路连城国际3栋928号。
法定代表人：彭海兵，男，职务公司董事长。
委托诉讼代理人：陈曦，男，系公司管理人员。
第三人：郴州达源房地产开发有限公司，住所地郴州市北湖区燕泉路1号御泉大酒店7011-7013、7015-7018号。
法定代表人：陈亚雄，男，职务公司董事长。
委托诉讼代理人：欧阳军，男，系公司总经理。
原告湖南省扬生建设集团有限公司（以下简称扬生公司）与被告长沙盆诚建筑劳务有限公司（以下简称盆诚劳务公司）、第三人郴州达源房地产开发有限公司（以下简称达源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年9月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告扬生公司委托诉讼代理人颜晓华、张新平，被告盆诚劳务公司委托诉讼代理人陈曦、第三人达源公司委托诉讼代理人欧阳军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告湖南扬生建设集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令自2016年8月10日起，解除原告与被告之间的《劳务清包合同》；2、判令被告立即停止施工、撤离工地；3、判令被告向原告支付材料款1505857.5元；4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与湖南大源投资有限公司于2013年3月20日就桂阳蓉城之光城市广场工程项目的施工建设事宜签订了一份《施工合同》。原告完成了项目桩基工程、底板基础、外围围墙、大门等工程建设，同时还按照要求购置、租赁了大批工程机械设备，完成了项目办公及个人宿舍板房、生活配套设施。因第三人未及时支付工程款，原告依据合同约定停止施工，工程于2015年8月份停工。第三人随后将被告引进项目施工，并于2016年2月14日私下与被告签订《施工合同》；2016年4月13日第三人要求原告将其购置的设备、设施、材料折价1505857.5元交付被告。第三人为了保证工程施工单位的资质，便要求原告与被告签订《劳务清包合同书》，工程实际上由被告和第三人具体实施。《劳务清包合同书》约定：原告将基础、主体、内外墙抹灰、外墙面砖及二次结构等整体人工带辅料清包。合同还约定：乙方（即被告）必须配备项目经理，组成项目班子，按照有效施工文件、施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方（即原告）其他要求进行施工作业；乙方必须遵守甲方各项制度，服从甲方统一指挥调度；必须保质保量完成工程。但被告并未履行合同约定，没设立项目管理机构、未组织设计方案及专项施工方案和安全方案、现场塔吊未经过检测报审、施工图纸未经设计单位认可、边坡支护存在安全隐患，整个施工质量、程序均存在严重问题。2016年6月16日桂阳县质监站下达《停工整改通知书》，2016年6月27日，项目监理机构株洲建设监理咨询有限责任公司对项目下达《工程停工令》，责令原告停工。同时，原告也从职能部门得知第三人在该工程项目尚未办理施工许可证，施工图纸未经有关部门图审并盖章，同时未组织施工图前会审等有关手续。原告于2016年7月1日、8月9日连续给被告下文要求停工，但被告拒不听从。桂阳县质检站、监理单位、原告一而再再而三要求被告停工，也要求第三人协助，均无效果。2016年8月10日，原告向被告下达“关于终止《桂阳蓉城之光城市广场工程项目劳务清包合同书》”，终止与被告之间的合同。原告认为：被告强行施工的行为违背了法律的强制性规定，且被告已从根本上违约，故原告有权终止合同，被告应撤离工地停止施工，以免造成更严峻的恶果，被告也应将欠付的材料款向原告清偿。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。
被告长沙盆诚建筑劳务有限公司辩称，原告要求解除《劳务清包合同书》没有事实与法律依据。被告盆诚劳务公司与原告签订《劳务清包合同》后，根据原告及建设方的安排，已完成27800平米的主体工程量，按照合同的约定，原告应当支付被告盆诚劳务公司1100余万元工程款，但原告没有支付分文工程款，所以违约的是原告。至于原告所称没有办理施工许可证等问题，被告盆诚劳务公司作为劳务提供方，无权也无义务处理，原告作为该项目的总承包人，应当与建设方郴州达源房地产开发有限公司妥善处理这些问题。因原告与第三人未能妥善处理好相关问题，导致工程2016年9月10日起全面停工。原告要求被告盆诚劳务公司支付材料款1505857.5元没有依据，该款项与被告盆诚劳务公司没有任何关系。原告与被告盆诚劳务公司签订《劳务清包合同》是在2016年4月，《劳务清包合同》既没有约定对原告已完成的工程量进行结算，更没有约定1505857.5元前期工程款由被告盆诚劳务公司支付。1505857.5元是原告与第三人进行的结算，是原告与第三人之间的债权债务关系，被告盆诚劳务公司使用的设备、设施是自行准备的，材料由建设方即第三人提供。原告只能向《施工合同》的合同相对方主张权利，无权向被告盆诚劳务公司主张权利。综上所述，原告要求解除合同，要求被告盆诚劳务公司向其支付材料款没有事实和法律依据，请法院驳回原告的诉讼请求。
第三人郴州达源房地产开发有限公司述称，原告所述属实，诉称的材料款150余万元第三人同意承担，如果原告要求第三人支付的话，请求原告延缓支付时间，第三人认可与被告签订的《劳务清包合同书》是无效的。
当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：
2013年3月30日，原告与湖南大源投资有限公司就桂阳县蓉城之光城市广场工程项目的施工建设签订了《施工合同》，原告因此接手桂阳县“蓉城之光”城市广场及地下人防工程建设，原告完成了一些工程项目，征得了第三人认可。第三人为湖南大源投资有限公司隶属开发的房地产公司，第三人因未及时支付原告工程款，原告于2015年8月停止了施工，第三人认可接管了价值原告1505857.5元材料，后第三人引进被告对项目进行施工，于2016年2月14日与被告签订《施工合同》，随后被告进场施工，使用了部分原有工地上的设施。因为被告无建筑工程施工资质，第三人要求原告与被告签订《劳务清包合同》，被告挂靠原告，借用原告资质进行施工，工程实际上由被告和第三人继续具体实施，《劳务清包合同书》约定：原告将基础、主体、内外墙抹灰、外墙面砖及二次结构等整体人工带辅助清包；另外还约定：被告必须配备项目经理，组成项目班子，按照有效施工文件、施工方案、工艺标准、技术交底以及原告方其他要求施工作业，被告方还必须遵守原告方各项制度，服从原告方统一调度，必须保质保量完成工程。但实际操作被告并未按合同约定设立项目管理机构、未组织设计方案及专项施工方案和安全方案，现场塔吊未经过检测报审，施工图纸也未经过设计单位认可，边坡支护存在安全隐患，整个施工质量、程序存在问题。2016年6月16日桂阳县质监站下达《停工整改通知书》，2016年6月27日工程监理部门下达《停工令》，责令工程停工。同时，原告也得知第三人在工程项目没有办理施工许可证、其施工图纸亦未经过有关部门图审并盖章、未图前会审等手续，于是，原告也于2016年7月1日和8月9日分别给被告下文通知要求停工。2016年8月10日原告向被告下达“关于终止《桂阳蓉城之光城市广场工程项目劳务清包合同书》”，要求终止与被告之间的合同，实际工程于同年9月停工至今，原告认为需要与被告终止合同，但一直达不成协议，遂向法院提起诉讼。
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷，本案被告无工程施工资质，挂靠原告进行施工，在施工过程中，出现质量和程序严重问题，被质监部门和监理机构下达“停工令”，根据目前状态，被告已无力继续进行施工，实际也停止了施工和部分撤离工地，因此，原告诉请解除《劳务清包合同书》及要求被告停止施工，撤离工地，符合有关法律规定，本院予以支持。对于原告150余万元材料款项的请求问题，因该材料交付是原告与第三人之间发生，并不能因为后来被告因与第三人签订合同而进场施工使用了部分材料，而要求被告支付该材料款，同时，第三人认可该材料款额，因而原告要求被告支付材料款，依据不足，应予驳回。
综上所述，原告的诉讼请求，部分支持。依据《中华人民共和国合同法》第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告湖南省扬生建设集团有限公司与被告长沙盆诚建筑劳务有限公司之间签订的《劳务清包合同书》，被告立即停止施工，撤离工地；
二、驳回原告湖南省扬生建设集团有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费18513元，由原告负担18433元，由被告负担80元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。
审 判 长 何志生
人民陪审员 邓佑仁
人民陪审员 李红玉
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 刘 伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。