陕西省定边县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）陕0825民初3167号
原告定边县某某装饰有限公司。
法定代表人高某某，系该公司经理。
被告李某某，女，汉族。
委托代理人刘某，系陕西三边律师事务所律师。
原告定边县某某装饰有限公司与被告李某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年4月7日受理后，依法由代理审判员魏琼适用简易程序于2017年6月7日、6月29日两次公开开庭进行了审理。原告法定代表人高某某、被告李某某及其委托代理人刘某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2015年6月24日，原、被告签订了《某某装饰装修工程施工合同》。合同约定，被告将位于定边县新区壹号状元楼一单元2001室房屋装修工程交由原告施工完成，合同价款为105000元，双方就工期、工程款支付方式等进行了明确约定。合同签订后，原告组织人员、筹备材料按照合同约定完成装修任务，但被告却违反合同约定只支付了48000元装修款，剩余57000元装修款至今未付。原告认为，被告的行为严重违反双方签订的合同约定，给原告造成损失，被告应按照约定给付原告剩余装修款并承担违约责任，故诉至法院，请求依法判令被告给付原告装修款57000元及违约金，本案的诉讼费由被告承担。
原告向法庭提交以下证据：
一、装饰装修工程施工合同协议条款1份。证明原、被告签过装修合同。
二、收款收据1支。证明2015年12月29日，滕某某领取在壹号状元楼一单元2001室装修木工工资，共计6200元。
三、收款收据1支。证明2015年12月2日，屈某某领取在壹号状元楼一单元2001室装修油漆工工资，共计8600元。
四、收款收据1支。证明2015年8月1日，胡某某领取在壹号状元楼一单元2001室装修地板工工资，共计11000元。
五、收款收据1支。证明2015年6月27日原告公司买沙子、水泥及上楼工费，共计3640元。
六、购货清单3份。证明2015年6月29日、2015年8与8日在东鹏瓷砖销售门市购买地板砖款共计26368元。
七、购货清单1份。证明2015年12月在新标名门购货共计6462元。
八、清单1份。证明门的尺寸。
九、清单4份。证明购买水电料共计5500元。
十、收款收据1份。证明2015年7月12日雇佣三轮车拉瓷砖运费款共计50元。
十一、货运单1份。证明2015年9月5日赛峰货运公司代收货款共计5495元。
十二、购货清单1份。证明2015年8月3日购买装修板材共计4905元。
十三、购货清单1份。证明2015年8月3日购买装修材料共计5345元。
十四、收款收据4支。证明被告共计给原告支付工程款48000元，其中9月6日、9月15日各付款一次，说明不是原告违约，是因为被告延迟付款导致原告无法正常施工。按合同约定工期过半被告就应该支付50000元，实际被告在工程就剩大理石、衣柜门、电视墙、卫浴之后才付款48000元，所以原告才停工导致工期延误。
十五、原告雇佣的漆工、木工、铺地板、改电路、卫浴工人出具的证明1份。证明原告公司于2015年9月28日向被告交工。
被告辩称，2015年6月被告与原告签订装修合同，约定的工期是2015年6月25日至8月25日，合同价款是105000元。但是原告装修到一半时，借口说如果按原来的105000元装修那就赔了，之后向被告要求追加工程款，被告不同意，原告就扔下干了一半的工程扬长而去，被告多次叫也叫不来，后被告自己找其他装修公司完成后续工程。按照合同约定，原告没有完成的工程有：两处贴墙纸（含糯米胶5916元）、两处阳台墙砖9986元、两个衣柜书架（含门）10033元、42个柜门合页、鞋柜1500元、酒柜1500元、电视墙4500元、厨房推拉门700元、窗套1440元、卫生间1樘、钛合金门675元、主卧推拉门、玻璃推拉门1樘540元、材料搬运费1200元，合计37990元。为了完成剩余工程，被告请定边县某某石材经销部和定边县某某装饰材料门市的师傅花费了38398元进行装修，这38398元应当在原告索要的57000元中予以扣除。因原告的原因，导致工期延误，被告的房子本应于2015年8月25日装修完毕入住，但是原告违反合同约定，致使工程半途而废，被告四处奔波，使装修于2015年12月底才完成，足足延误了4个月。所以原告必须向被告赔偿这4个月未能入住的损失，按每月4000元计算，共计16000元。
被告向法庭提交以下证据：
一、装饰装修工程施工合同协议条款1份。证明合同约定的工期是2015年6月25日至2015年8月25日，乙方施工包工包料，工厂报价以报价单为准。
二、某某装饰工程报价书。证明原告应当为被告完成的工程量及单项工程报价。
三、某某石材经销部收据1支、清单1支、欠条1支、信合付款凭证1支。证明原告未按照合同约定完成装修，被告为了使装修完工，请某某石材经销部做了电视墙、灶台、窗台等，共计16275元。
四、定边某某装饰门市的收款收据1支、清单1支。证明原告为了使装修完工，请定边县某某装饰材料门市贴墙纸、做阳台隔断门、衣柜、糯米胶、吸塑柜门、42个合页、电视墙马赛克，共计18683元。
五、定边县某某南方家居订货单2支。证明被告未按照合同约定完成酒柜、鞋柜的制作，原告购买酒柜、鞋柜共计3440元。
经庭审质证，被告对原告所举第一组证据认为合同不完整，无法质证。对第二至十三组证据，认为真假难辩，出具收款收据的人与原告公司系内部管理关系，购货清单属于原告公司内部成本控制问题，这些均与被告无关，工程的价格应当按照合同约定和报价单为准。对第十四组证据真实性无异议，对证明目的有异议，因为被告在2015年8月1日以后付的款是对原告之前所做的工程的结算，不能证明原告的工程已经完工。对第十五组证据，认为不符合证据的形式要件，无法确认其真实性。
原告对被告所举第一组证据真实性无异议，但认为是被告没有按期限把工程款付完，被告的钱没有到位，所以导致原告违约了。对第二组证据真实性无异议，对证明目的有异议，因为超出了预算，实际施工和装修报价不符。对第三、四、五组证据有异议，认为与原告没有关系，其中糯米胶和推拉门的钱是原告支付的。
本院对原、被告提交的证据作如下认定，原、被告所举的第一组证据系双方签订的装饰装修工程施工合同，对其真实性双方均无异议，应予以确认。原告所举的第二至十三组证据，不能证明所花费用与本案的关联性，故不予确认。原告所举的第十四组证据，被告对真实性无异议，应予以确认。原告所举的第十五组证据，因证据形式不符合法律规定，故不予确认。被告所举的第二组证据，原告对真实性无异议，应予以确认。被告所举的第三、四、五组证据，不能证明所花费用与本案的关联性，故不予确认。
本院根据当事人的陈述、举证、质证及认证查明以下事实，2015年6月24日，原、被告签订《某某装饰装修工程施工合同》一份，合同约定原告承揽被告位于定边新区壹号状元楼一单元2001室的装饰装修工程；工程内容及作法详见图纸和报价书；工程承包方式为原告包工，部分包料，被告提供部分材料；工程期限为60天，从2015年6月25日至2015年8月25日；工程造价为105000元。合同第九条约定，合同生效后，被告按约定直接向原告支付工程款，第一次为开工前三日支付20000元，第二次为工程进度过半时支付30000元，第三次为工程完工时支付5000元，剩余50000元工程款于2015年12月之前付清。合同第十条约定，被告未按约定支付第二、三次工程款的，每延误一天向原告支付本合同工程造价金额千分之二的违约金；由于原告原因致使工期延误，每延误一天向被告支付本合同造价金额千分之二的违约金。合同同时对双方义务、工程变更、材料供应、工期延误、工程验收等进行了约定。合同签订后，原告开始进行施工，被告于2015年6月20日向原告支付工程款20000元，2015年7月19日支付工程款10000元，2015年9月6日支付工程款8000元，2015年9月15日支付工程款10000元，共计支付工程款48000元。因被告未按合同约定期限支付工程款，原告在装修工程剩余大理石、衣柜门、电视墙、壁纸时停工，双方因此发生纠纷。
另查明，按照原告给被告出具的工程报价书，大理石报价为2600元，电视墙报价为4500元，墙面墙纸报价为9651元，衣柜门无单独报价，含柜门的衣柜书架整体制作报价为10033元。
本院认为，原、被告之间签订的装饰装修合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，应为合法有效，当事人应当按照约定全面履行合同义务。本案中，原、被告在合同中明确约定了工期和工程款支付方式，但从付款时间看，双方均未如约履行，且均不能证明系谁违约在先，故本院以实际履行为依据，对于原告要求追究违约责任的诉请不予支持。原告诉请被告支付剩余装修款，因原、被告在庭审中均陈述装修工程剩余大理石、衣柜门、电视墙、壁纸时停工，虽然原告主张停工后其仍按报价书所报价格支付了相关费用，但未提供相应的证据印证，故依据原告给被告出具的工程报价书，扣除原告停工时未完成的部分，大理石2600元、电视墙4500元、墙面墙纸9651元、衣柜门本院酌情认定3000元，被告应向原告支付的剩余工程款为37249元。被告抗辩其为完成剩余工程所花38398元应从未付工程款中扣除，因未能证明该费用系原告施工范围内应承担的费用，故不予支持。被告主张因原告延迟交工致其产生房租损失，因未提供相应证据印证，亦未提出反诉，故不予支持。据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、由被告李某某于判决生效之日起五日内支付欠原告定边县某某装饰有限公司装修工程款37249元。
二、驳回原告的其它诉讼请求。
如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费610元，由原告负担211元，被告负担399元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。
代理审判员 魏 琼
二〇一七年七月二十日
书 记 员 宋霄楠