安徽省合肥市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）皖01民终4762号
上诉人（原审原告）:广东空间印象建筑装饰设计有限公司，住所珠海横琴镇下村17号首层03，统一社会信用代码91440400062116519B。
法定代表人：刘星村，总经理。
委托诉讼代理人：谢伟强，广东海鸥律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：安徽金大地商业管理有限公司合肥第一分公司，住所合肥市蜀山区祁门路333新地中心地下室8幢118室，统一社会信用代码913401000973970664（1-1）。
负责人：苏晓峰，该分公司总经理。
委托诉讼代理人：黄玲，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：安徽金大地商业管理有限公司，住所安徽省合肥市政务区潜山路与东流路交叉口新际商务中心A-2213室，统一社会信用代码913401005689800486（1-1）。
法定代表人：苏晓峰，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黄玲，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。
上诉人广东空间印象建筑装饰设计有限公司（以下简称空间印象公司）因与被上诉人安徽金大地商业管理有限公司合肥第一分公司（以下简称金大地合肥一分公司）、安徽金大地商业管理有限公司（以下简称金大地公司）委托合同纠纷一案，不服安徽省合肥市蜀山区人民法院（2018）皖0104民初1221号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
空间印象公司上诉请求：1、撤销安徽省合肥市蜀山区人民法院（2018）皖0104民初1221号民事判决第一项、第三项；2、判令被上诉人支付设计费395000元及违约金347600元；3、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实及理由：一审对设计费作出30万元的认定错误。上诉人在2016年4月26日即向被上诉人提交所有电子版成果，因被上诉人金大地合肥一分公司的原因尚未提交30张效果图，但从上诉人提交的电子文档可以打印效果图。按市场价1000元每张计算，费用为30000元，根据合同约定第二阶段设计费为425000元扣除上述30000元后为395000元。虽然双方在2017年12月左右对终止合同处理时商讨过30万元，该款应在2018年1月15日前付清，但被上诉人并未付款，一审以该数额判决显属不当。本案合同终止的原因系被上诉人的其他商业合作原因导致解除。因此应按合同总金额1738000元的20%支付违约金347600元。请求二审法院查明事实，依法改判。
金大地合肥第一分公司、金大地公司共同答辩称：根据合同附件二设计时间表的约定，空间印象公司第二阶段完成全部工作任务的交付时间最迟为2017年3月6日，设计各阶段成果须经过被上诉人组织的评审，每次付款前须提供正式，合法，税率为6%的增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付，且不构成违约。同时，《改造合同相关事宜》函件第二款第一项约定“第二期付款，需书面确认第二阶段设计成果后三日内支付该阶段款项。金大地合肥第一分公司希望广东印象公司能优质高效的开展工作，于合同签订次日（即12月28日）便支付了约定的29.3万元的第一阶段全部设计款，广东印象公司在第一阶段的工作中，有关三层儿童区域商业业态的设计就未能达到合同要求。2017年3月6日前应该完成第二阶段的全部工作任务，2017年4月10日前应该完成第三阶段的工作任务，但广东印象公司未按上述期限完成，如果追究违约责任，应该是上诉人违约。本案根据广东印象公司的实际工作情况，第二阶段结算最多不应超过15万元，现上诉人要求被上诉人支付39.5万元设计费，没有事实和法律依据。
空间印象公司向一审法院提出的诉讼请求：1、判令被告金大地合肥第一分公司、金大地公司向原告支付设计费人民币395000元及违约金人民币347600元；2、判令被告金大地合肥第一分公司、金大地公司共同向原告支付利息，暂计一个月利息为2692元（利息以742600元为本金，利率按中国人民银行六个月至一年期贷款利率4.35%，从2018年1月17日起至付清款项止）；3、诉讼费、保全费由两被告承担。
一审法院审理查明的事实为：2016年12月27日原告空间印象公司（原名称珠海横琴新区空间印象建筑装饰设计有限公司后变更名称为广东空间印象建筑装饰设计有限公司）（乙方）与被告金大地合肥一分公司（甲方）签订一份《商业设计合同》，合同约定：甲方委托乙方承担合肥新地购物中心室内局部改造项目的商业设计工作，设计内容及要求以附件一（任务书）内容为依据；第5条本合同设计费总计为人民币173.8万元（含税）；设计时间及回款进度表：
设计阶段
设计成果提交时间（不含方案沟通及修改时间）
|
付款阶段
|
付款时间
|
付款比例
|
金额
|
备注（计划工作时间）
第一阶段
|
规划阶段
|
合同签约且收到首付款后2周
|
第一期款
|
合同签订后3个工作日内
|
前期驻场费（3.8万元整）
|
29.3万元整
|
12月25日-1月10日
15%
第二阶段
|
概念方案设计
|
上一阶段成果确认后4周
|
第二期款
|
第一阶段成果汇报且通过后3个工作日内
|
25%
|
42.5万元整
|
3F、4F-2月15日
1F、2F-2月25日
深化方案设计（效果图）
|
3F、4F-2月25日
1F、2F-3月6日
第三阶段
|
扩初设计
|
上一阶段成果确认后6周
|
第三期款
|
第二阶段成果汇报且通过后3个工作日内
|
30%
|
51万元整
|
3F、4F-2月25日
1F、2F-3月15日
装饰施工图设计
|
3F、4F-3月6日
灯光设计阶段
|
1F、2F-4月10日
第四阶段
|
软装设计阶段
|
施工图设计阶段成果确认后3周
|
第四期款
|
第三阶段成果汇报且通过后3个工作日内
|
20%
|
34万元整
|
3F、4F-4月
30日
租户监控
|
1F、2F-4月30日
第五阶段
|
施工进场跟进
|
施工图交底6个月以内
|
第五期款
|
项目竣工或实际开业后5个工作日内
|
10%
|
17万元整
|
第7条违约责任：7.2甲方应按本合同第5条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方支付本合同项下设计费总额20%的违约金。若对乙方造成实际损失的，还应赔偿由此给乙方造成的以合同金额为上限的损失赔偿；7.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之一。逾期超过30天以上时，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付本合同项下设计费总额20%的违约金。还应当赔偿由此给甲方造成的以合同金额为上限的损失赔偿；7.4任何一方在无法律规定或合同约定的情况下，提前终止合同，给对方造成损失的，违约方应向守约方按本合同总金额的20%支付违约金；7.5合同无论因为何种原因提前终止或解除的，乙方已开始设计工作的，该设计成果获得甲方书面确认的，甲方需要按照合同约定支付相应阶段的设计费用；未获得甲方书面确认的，双方根据乙方已进行的实际工作量，据实结算（注：本条款不影响上一条款，即第7.4条的法律效益）等内容。
合同签订后，2016年12月28日被告金大地合肥一分公司转账支付原告空间印象公司第一阶段设计费293000元，原告空间印象公司即按合同约定进行设计，2017年1月13日第一阶段设计成果已确认。后原告空间印象公司进行第二阶段设计，双方就有关事项用不同的方式多次进行协商，直到2017年4月26日双方还对有关设计进行协商，后因原告空间印象公司未按设计计划时间完成第二阶段的设计工作，为此双方对终止合同进行了协商，双方确认，原告空间印象公司已完成合同约定中第一阶段，以及第二阶段第一部分的设计工作，第二阶段第二部分“深化方案设计（效果图）”部分暂未展开，被告金大地合肥一分公司按照原告空间印象公司完成的工作量支付剩余款项人民币300000元。后双方因付款时间未达成一致因而形成诉讼。
另查，被告安徽金大地商业管理有限公司合肥第一分公司系被告安徽金大地商业管理有限公司设立的分公司，不具有法人资格。
一审法院认为：原告空间印象公司与被告金大地合肥一分公司签订的商业设计合同是双方真实意思表示，内容合法，应为有效。因被告金大地合肥一分公司系被告金大地公司设立的分公司，故被告金大地公司应对被告金大地合肥一分公司的债务承担清偿责任。原告空间印象公司按合同约定对第一阶段进行了设计并交付了成果，被告金大地合肥一分公司亦支付第一阶段的设计费，第二阶段原告空间印象公司仅完成了第一部分的设计，第二部分深化方案设计（效果图）未展开，且在履行中双方多次沟通协商，但原告空间印象公司未按合同约定的计划工作时间完成，导致双方的合同终止履行，双方对原告空间印象公司完成的第二阶段工作量据实结算为300000元，故予以认定。被告金大地合肥一分公司和被告金大地公司共同辩称原告空间印象公司完成的第二阶段第一部分的工作量应按第二阶段的设计费除2计算为21.25万元，与事实不符，不予采信。原告空间印象公司诉讼请求被告金大地合肥一分公司和被告金大地公司支付设计费395000元，对其中300000元予以支持，超出部分，无证据证实，不予支持。对原告空间印象公司诉讼请求的违约金347600元，因原告空间印象公司在履行合同中未按合同约定的计划工作时间完成第二阶段的设计，以致双方的合同终止履行，现原告空间印象公司主张违约金，无事实依据，不予支持。对原告空间印象公司诉讼请求被告金大地合肥一分公司和被告金大地公司从起诉之日即2018年1月17日起按银行同期贷款利率计算的利息，有事实和法律依据，予以支持。因原告空间印象公司的诉讼请求有部分未得到支持，应承担相应的诉讼费用。据此，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第三百九十九条、第四百零五条、第四百一十条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：1、被告安徽金大地商业管理有限公司合肥第一分公司于判决生效后十日内支付原告广东空间印象建筑装饰设计有限公司设计费300000元并自2018年1月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日的利息；2、被告安徽金大地商业管理有限公司对被告安徽金大地商业管理有限公司合肥第一分公司不能偿还的上述债务承担清偿责任；3、驳回原告广东空间印象建筑装饰设计有限公司其他诉讼请求。案件受理费11253元，减半收取5626.50元，由原告广东空间印象建筑装饰设计有限公司负担3353.50元，被告安徽金大地商业管理有限公司合肥第一分公司和被告安徽金大地商业管理有限公司负担2273元。
二审期间，空间印象公司向本院提交的证据有：证据一、珠海市恒琴公证处的公证书，证明被上诉人在2017年8月16日及12月28日在其公众号发布合肥新地中心，与保利合作的公告，案涉项目至少2017年8月已成功与他人合作，往前推应在2017年4月左右开始洽谈项目。2017年4月，被上诉人指令上诉人暂时停止设计工作。证据二、录音摘要，证明2018年3月9日开庭后，被上诉人工程部主管在2018年3月13日及委托诉讼代理人黄玲在2018年3月28日分别致电上诉人运营总监李楠，谈到三十万元，但最终未达成；两人谈到项目是因为被上诉人商业合作的原因终止的。
金大地合肥第一分公司、金大地公司共同质证意见为：证据一公证书真实性请法院核实，即便真实也达不到其证明目的，与本案无关联性。证据二的三性均有异议，录音不真实的，达不到其证明目的。
空间印象公司提供的上述证据不属新证据，且达不到空间印象公司的证明目的，本院不予确认。
二审另查：根据一审卷内双方当事人相关业务人员微信记录反映，2017年12月左右，空间印象公司与金大地合肥第一分公司对涉案合同进行了协商，双方同意终止涉案合同履行并确认第一阶段以及第二阶段部分设计工作。金大地合肥一分公司同意根据空间印象公司完成的实际工作量支付剩余款项人民币300000元。后因付款时间未达成一致导致本案诉讼。
本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为:空间印象公司与金大地合肥一分公司签订的商业设计合同，系双方当事人的真实意思表示，内容合法，应为有效。根据合同约定，广东空间印象公司应在2017年3月6日前完成第二阶段第二部分深化方案设计，但上诉人空间印象公司未在上述期限内完成。现广东空间印象公司认为金大地合肥一分公司违约导致合同终止履行，证据不足，本院不予采信。
鉴于2017年12月左右，空间印象公司与金大地合肥第一分公司经协商均同意终止合同履行，金大地合肥第一分公司确认空间印象公司完成第二阶段部分设计工作，并同意支付300000元，且一审判决后亦未上诉，故本院予以确认。空间印象公司上诉要求金大地合肥一分公司支付设计费395000元，超出30万元部分没有事实和法律依据，本院不予支持。
本案因空间印象公司未按合同约定的计划工作时间完成第二阶段的设计，构成违约。因此空间印象公司上诉主张违约金的请求，本院不予支持。金大地合肥一分公司系金大地公司设立的分公司，应对金大地合肥一分公司的上述债务承担清偿责任。
综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费11253元，由上诉人广东空间印象建筑装饰设计有限公司承担。
本判决为终审判决。
审判长 钱爱民
审判员 张 健
审判员 马 莉
二〇一八年九月十七日
书记员 顾斯斯
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。