**呼和浩特市新城区人民法院**
**民事判决书**
（2018）内0102民初4598号
原告：内蒙古金燕净化设备有限公司（反诉被告），。
法定代表人：计金华，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王海风，北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师。
被告：呼和浩特青城妇产医院有限公司（反诉原告）。
法定代表人：张呈宇，总经理。
委托诉讼代理人：武菲，系该医院职工。
原告内蒙古金燕净化设备有限公司诉被告呼和浩特青城妇产医院有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告法定代表人计金华及其委托诉讼代理人王海风、被告委托诉讼代理人武菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程款2250000元及欠付工程款利息57093元（利息自2017年1月1日起计算，暂计算至2017年8月1日，最终履行按实际给付之日止）共计2307093元；2、判令被告承担本案全部诉讼费、保全费等费用。
事实与理由：2015年8月20日，原告与被告签订了《青城妇科医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修工程施工承包合同》，合同约定由原告负责青城妇产医院一楼、二楼净化装修等工程；工程承包形式为包工包料；工程总价款2400000元；工程款付款方式为签订合同后预付100000元，工程验收合格并开始使用后一年内逐步付清。合同签订后原告按照约定的工程内容完成了施工工作，与2015年12月将已完工工程交付给被告，且被告现已投入使用。但被告自合同签订后至起诉之日仅支付原告工程款150000元，尚欠2250000元工程款至今未结清，同时因工程款的拖欠产生了相应的利息为57093元（暂计算至起诉之日）。
被告呼和浩特青城妇产医院有限公司辩称：对原告的诉讼请求及事实理由不认可，原告工程并未竣工验收，未在合同约定期限内完工，利息在合同中也没有约定。被告呼和浩特青城妇产医院有限公司向本院提出反诉请求：1、请求人民法院依法确认反诉人与被反诉人双方签订的装修施工合同已经于2015年11月18日解除；2、请求人民法院判令被反诉人返还反诉人支付的工程承包款350000元；3、请求人民法院判令被反诉人赔偿反诉人违约金144000元；4、本案诉讼费由被反诉人承担。事实与理由：2015年8月20日，反诉人和被反诉人双方签订了就青城妇产医院二楼手术区净化装修、一楼供应室及DR室装修工程施工承包合同。合同约定，施工总价暂定2400000元，包工包料、包验收。承包内容包括二层洁净手术室，具体合同内容为洁净装修装饰工程、洁净手术室配套设施、手术室及辅助区的通风工程、电气工程；一楼供应室、DR室装修装饰，具体合同内容为防辐射装修装饰、电气工程。付款方式为合同签订后预付十万元，工程完工前反诉人根据被反诉人二次深化设计以及实际情况支付部分工程款，剩余工程款在工程验收合格后一年内逐步付清。工期为一个半月，竣工日期为2015年10月1日前，如工期延误，每逾期一天被反诉人按照总合同款的0.1%向反诉人支付违约金，如延误超过7天，反诉人有权解除合同并主张违约金。并特别约定被反诉人应按照合同约定组织生产制作，供应的材料和产品、设备必须符合标准并保证合格，反诉人全程参与监督，进场材料需要被反诉人提供产品合格证及检验报告；被反诉人应在竣工日前三天向反诉人提交验收相关材料，经验收合格，作为付款条件。合同签订后反诉人通过公司账户向被反诉人支付150000元预付款，之后由于被反诉人声称资金紧张，不能采购用于本合同项下手术室净化装修的空调净化机组设备，无法按期完工，无故停工，并要求反诉人提前付款。当时，反诉人又通过个人账户向被反诉人公司法定代表人指定的个人账户支付了200000元工程款。尽管如此，被反诉人仍然不能购进相关产品及设备，因其自身资质、资金原因导致合同无法履行，无法按时完工,其行为已经构成根本违约，致使反诉人无法实现合同目的，并且被反诉人派驻的施工人员在无法施工的前提下，一直占用反诉人现场及房屋拒不施工也拒不撤出。反诉人多次联系被反诉人负责人，但其一直拒不履行合同，之后再联系便一直躲避、不接电话，仅留下几名人在现场并占用居住反诉人房屋。被反诉人的行为导致无法履行合同，且合同也没有实际履行，致使反诉人延误两个月后再另行委托他人进行施工后才得以正式开业，即使这样，到目前为止使得反诉人的二楼手术室由于没有采购空调净化机组设备，之后自行购买了普通小型空调，始终使得反诉人手术室无法达到合同签订时约定的装修成两间万级和一间千级洁净程度的标准手术室，无法实现手术室的使用目的，给反诉人造成了难以弥补的经济损失。根据合同标的、内容，本合同为包工包料的电气工程合同，被反诉人就是净化设备的经销公司。本合同中需要被反诉人采购电气设备、空调过滤器等大量设备及管线，同时需要安装、装修以及部分墙地面施工。而实际上被反诉人由于资金、资质问题等并没有履行合同约定的内容，更没有采购进任何设备，严重延误工期。被反诉人构成根本性违约，致使反诉人无法实现合同目的，因此，反诉人于2015年11月18日书面通知被反诉人要求其人员撤出现场，解除合同。随后反诉人另行委托其他企业进行了本项目的施工，最终导致延期两个月开业，造成了巨大的经济损失。因被反诉人原因导致项目无法施工，反诉人遂于2015年11月18日向被反诉人发出通知书，明确告知要求其撤出现场，由于被反诉人的严重违约行为，致使反诉人无法实现合同目的，没有按照合同约定的工期完工，己完工的工程质量也没有达到合同约定的标准，被反诉人的行为构成根本违约，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，反诉人有权依法依约解除双方签订的工程承包合同，并将解除通知送达了被反诉人，合同解除后反诉人有权要求被反诉人返还己经预付的350000元工程款，并承担相应的违约金。故反诉人根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，为维护及诉人合法权益，特依法向贵院提起反诉，望查明事实，判如所请。
原告针对被告的反诉答辩称：1、反诉人的反诉请求与事实不符；2、主张违约金过高，被反诉人停工原因在于反诉人，被反诉人已经全部施工，反诉人仅仅支付工程款150000元，被反诉人是依据合同法68条规定，被反诉人已经预见反诉人无力支付后续工程款，被反诉人无奈终止合同履行。工程未完成收尾工作的原因在于原告，请求驳回反诉请求，并申请进行工程造价鉴定。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的事实证据，本院予以确认并在卷佐证，对于有争议的事实，本院认定如下：2015年8月20日，原、被告签订了《青城妇科医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修工程施工承包合同》，合同约定由原告负责青城妇产医院一楼、二楼净化装修等工程；工程承包形式为包工包料、包验收；工程总价款2400000元；工程款付款方式为签订合同后预付100000元，工程完工前被告根据情况支付部分工程款。工程验收合格并开始使用后一年内逐步付清。工程免费维修期为一年，从工程竣工验收交付之日算起。本工程施工期为一个半月（2015年10月1日前竣工），若因原告原因工期延误，每逾期一天原告按照工程总价的0.1%向被告支付违约金，延误超过7天，被告有权解除合同并主张违约金。合同签订后，原告按照约定的工程内容完成了除空调净化机组外的大部分施工内容，由于工程款的支付情况，双方发生纠纷。2015年11月18日，被告通知原告撤出工地，余下的收尾工程原告自行做了处理。合同签订后，2015年8月24日，被告预付100000元工程款，2015年10月30日，被告付工程款50000元，同日，被告让第三人支付工程款20万元，共计支付原告工程款350000元。2015年12月8日，被告开业。庭审后，原告申请对其所做工程量申请工程造价鉴定，被告申请对青城妇产医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修施工是否符合相关要求进行技术支持。2018年6月26日，经内蒙古德昱工程项目有限责任公司内德昱鉴字（2018）第002号报告书鉴定结果为：青城妇产医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修工程造价1-7项合计为1431686元，明细如下：1、结构装饰装修部分鉴定造价为872034元；其中：DR室装修部分占29427元（含新增项目2389元）；2、电气照明部分为61055元；3、净化设备部分为236579元；4、净化通风部分为81645元；5、运输部分为7600元；6、综合管理费100713元；7、工程建筑安装税72060元。2018年7月16日，经上海华碧检测技术有限公司沪华碧（2018）技术字第16号报告书分析意见为：青城妇产医院二楼手术室净化装修、一楼供应室装修存在较多质量问题，不满足相关标准要求；二楼手术室待产室入口双开门为木质门，与《承包合同》中报价单不符；DR室装修墙壁未采用2MM铅板进行辐射防护、未安装自动铅移门，与《承包合同》中报价单不符。DR室墙面涂装多处开裂，影响辐射效果。
本院认为：原、被告签订的《青城妇科医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修工程施工承包合同》是双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，双方均应当按照约定履行各自的权利义务。双方合同约定：工程款付款方式为签订合同后预付100000元，工程完工前被告根据情况支付部分工程款，工程验收合格并开始使用后一年内逐步付清。“工程完工前被告根据情况支付部分工程款”，由于该条约定不明确，导致原告对被告合同付款的能力产生疑问，拒绝履行安装排风空调的义务，而被告认为原告没有履行合同的能力，导致双方合同无法继续履行下去，双方均以实际行动表示不再继续履行下去，造成合同无法继续履行的原因在于双方，双方对此均有责任，彼此不需承担违约责任。故被告请求确认双方签订的合同已经于2015年11月18日解除的诉求，本院予以支持。其他反诉请求，本院不予支持。由于工程造价鉴定结果为：青城妇产医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修工程造价1-7项合计为1431686元，其中DR室装修部分占29427元。由于其他装修被告已经投入使用，故被告再以质量为由拒绝付款，于法无据。由于DR室装修工程被告一直未使用，根据上海华碧检测技术有限公司沪华碧（2018）技术字第16号报告书分析意见：DR室装修墙壁未采用2MM铅板进行辐射防护、未安装自动铅移门，与《承包合同》中报价单不符，DR室墙面涂装多处开裂，影响辐射效果。故DR室装修部分29427元，应当由原告承担。核减被告已经支付的350000元工程款，被告应当支付原告工程款1052259元。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条第（二）项、第九十八条、最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，判决如下：
一、被告呼和浩特青城妇产医院有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告内蒙古金燕净化设备有限公司工程款1052259元；支付原告利息损失，以1052259元为基数，从2017年8月18日起，按照中国人民银行同期贷款利率计算至判决给付之日止；
二、驳回原告内蒙古金燕净化设备有限公司其他诉讼请求；
三、确认原告内蒙古金燕净化设备有限公司与被告呼和浩特青城妇产医院有限公司于2015年8月20日签订的《青城妇科医院二楼手术室净化装修、一楼供应室及DR室装修工程施工承包合同》已于2015年11月18日解除；
四、驳回被告呼和浩特青城妇产医院有限公司的其他反诉请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费：案件受理费人民币25257元、鉴定费12280元（原告已预交）、反诉费4355元（被告已预交），以上合计41892元，由原告负担11037元、被告负担30855元。
如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。
审判长王采生
人民陪审员柳琳
人民陪审员孟丽旌
二〇一八年八月十三日
书记员徐晓华