陕西省宁陕县人民法院
民 事 判 决 书
(2017)陕0923民初1号
原告：陕西巨峰工程建设有限责任公司，住所地：陕西省西安市曲江区雁引路丰景佳园17幢20903室。
法定代表人：周兆斌，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：李宁，陕西力德律师事务所律师。
被告：陕西维佳矿业发展有限公司，住所地：陕西省安康市宁陕县江口镇。
法定代表人：李炫坤，该公司董事长。
原告陕西巨峰工程建设有限责任公司（以下简称巨峰公司）与被告陕西维佳矿业发展有限公司（以下简称维佳公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年01月03日立案受理。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告巨峰公司的委托诉讼代理人李宁到庭参加诉讼，被告维佳公司经本院依法传唤，无正当理由，拒不到庭。本案依法缺席审理，现已审理终结。
原告巨峰公司向本院提出诉讼请求:1.解除原、被告双方于2014年12月13日签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》；2.判令被告支付原告工程款1490824.74元、退还工程保证金200000元、赔偿窝工损失181782.80元、赔偿材料运输费30000元、赔偿工程款利息损失293781.03元，合计2196388.57元。并自2016年1月1日起以2196388.57元为基数按月利率2%计算利息损失至此款清偿之日止；3.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2014年12月13日，原告巨峰公司与被告维佳公司签订《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》。合同约定：由原告承建被告“办公楼、堡坎、停车场及修复砼路面工程项目”，约定工期为150日历天，承包形式为：包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全。计价依据为按照清单计价模式计算工程造价；双方约定工程进度款按月进度的70%支付工程进度款，工程竣工交付使用后付至总造价的90%，竣工验收审计后付至97%，剩余3%的质保金按质保合同在第二年质量保证期满后20天内退还保证金（扣除维修款）的50%，质保期满后20天内，退还质保金（扣除维修款）余款；履约保证金为20万元，已由巨峰公司按约定支付给维佳公司，原合同约定分别在原告完成综合楼基础工程7个工作日和所有工程完工后15个工作日退还。合同签订后，原告派员按约履行合同，截止2015年春节前，共完成河堤回填土工程12546.41立方米，造价为878248.70元；河堤挡土墙工程2387.82立方米，造价为859615.20元，综合楼基础工程已完成，工程造价为102960.84元，合计工程造价1840824.74元。按照合同约定，被告维佳公司应支付工程进度款1288577.31元，但被告除支付了一张20万元的承兑汇票外，剩余款项未再支付，已构成违约。2015年春节后，因被告缺乏资金及建房场地与当地协调等问题工程被迫停工，期间原告曾于2015年4月22日书面致函被告，要求因被告工程款支付不及时等原因，延长交工日期。2015年12月22日，双方就已完成的工程及窝工赔偿、工程款利息赔偿、以及装载机抵账等事宜签署了《维佳矿业矿区基础建设工程结算书》，双方确认：被告维佳公司欠原告巨峰公司工程款及各种费用共计2196388.57元。由于被告违约导致原告无法实现合同目的，且被告维佳公司在其注册地宁陕县江口镇已无办公地址及人员已达多日，为此原告于2016年6月29日授权律师致函维佳公司董事长：要求其接到函件3日内立即按约支付工程款，同时按双方口头约定并体现在结算资料中的利率（月息2分）支付迟延履行期间的利息。函告最后郑重提出：若不能支付款项，原告即正式通知被告解除双方于2014年12月13日所签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》，并要求被告立即支付欠款及逾期利息。但至今未得到被告的积极响应。为维护原告合法权益，特起诉请依法审理。
被告维佳公司未出庭应诉亦未提交书面答辩意见。
原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据：证据1，2014年12月13日原、被告所签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》复印件1份。用以证实原告为被告修建临建办公楼、堡坎、停车场、修复砼路面等工程达成书面合同的事实；证据2，2015年4月22日原告向被告发出的《情况说明》复印件1份。用以证实：1、截止2015年4月22日，由于被告方工程款支付不及时等诸多因素导致工程无法按约定的工期完成，原告要求延长交工期；2、工程无法按约完成的责任不在原告的事实；证据3，2015年12月22日原、被告双方确认的《维佳矿业矿区基础建设工程结算书》复印件1份。用以证实：1、被告已认可截止2015年12月22日被告欠原告工程款及各种损失共计2196388.57元；2、原告的诉讼请求应予支持的事实；证据4，2016年6月27日拍摄的原告施工的工程现状照片3份。用以证实：1、原告所完成的工程与结算资料显示是一致的；2、原告的诉请应予支持的事实；证据5，2016年6月29日原告委托律师所发出的要求被告支付欠款否则解除双方合同的律师函及邮寄资料复印件各1份。用以证实：1、原告在诉前已就要求被告履约向被告正式致函，同时告知被告若拒绝履约则通知其解除双方2014年12月13日所签订的临建及道路修复施工合同；2、原告已无义务履行双方剩余工程的施工；3、原告的诉讼请求应予支持的事实。
经本院依法审查，原告上述证据与原件完全一致，且形式、来源合法，内容与原告当庭陈述一致，与本案事实具有关联性。故本院对原告上述证据的证明力予以确认。
关于本案事实认定如下：2014年12月13日，原告巨峰公司与被告维佳公司签订《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》。合同约定：由原告承建被告“办公楼、堡坎、停车场及修复砼路面工程项目”，约定工期为150日历天，承包形式为：包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全。计价依据为按照清单计价模式计算工程造价；双方约定工程进度款按月进度的70%支付工程进度款，工程竣工交付使用后付至总造价的90%，竣工验收审计后付至97%，剩余3%的质保金按质保合同在第二年质量保证期满后20天内退还保证金（扣除维修款）的50%，质保期满后20天内，退还质保金（扣除维修款）余款；履约保证金为20万元，已由巨峰公司按约定支付给维佳公司，合同约定分别在原告完成综合楼基础工程7个工作日和所有工程完工后15个工作日退还。合同签订后，原告按约进场施工。截止2015年春节前，共完成河堤回填土工程12546.41立方米，造价为878248.70元；河堤挡土墙工程2387.82立方米，造价为859615.20元，综合楼基础工程已完成，工程造价为102960.84元，合计工程造价1840824.74元。按照合同约定，被告维佳公司应支付原告巨峰公司工程进度款1288577.31元，但被告仅于2015年2月以承兑汇票方式向原告支付工程款200000元外，剩余款项未再支付，已构成违约。2015年春节后，因被告缺乏资金及建房场地与当地协调等问题工程被迫停工，期间原告曾于2015年4月22日书面致函被告，要求因被告工程款支付不及时等原因，延长交工日期。2015年12月22日，双方就已完成的工程及窝工赔偿、工程款利息赔偿、以及装载机抵账等事宜签署了《维佳矿业矿区基础建设工程结算书》，双方确认：被告维佳公司欠原告巨峰公司工程款及各种费用共计2196388.57元。由于被告违约导致原告合同目的无法实现，且被告维佳公司在其注册地宁陕县江口镇已无办公地址及人员已达多日，为此原告于2016年6月29日授权律师以EMS邮寄送达方式致函维佳公司董事长：要求其接到函件3日内立即按约支付工程款，同时按双方口头约定并体现在结算资料中的月利率2%支付迟延履行期间的利息。若不能支付款项，原告即正式通知被告解除双方于2014年12月13日所签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》，并要求被告立即支付欠款及逾期利息。但因原址查无此人，电话关机，导致邮件无法送达被退回。为维护原告合法权益，原告诉至本院，请求依法支持其诉讼请求。本案在公告送达期间，被告派员来本院领取了相关诉讼材料及开庭传票。但庭审时，被告未出庭参与庭审。
本院认为，原、被告双方于2014年12月13日签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》，系双方真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。根据《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，对方可以解除合同。《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。本案中，原告按约定履行了自己的义务，但被告未按约定支付工程款，在双方结算后被告仍未及时支付工程款及各种费用，已构成根本违约。因此，原告请求解除双方于2014年12月13日所签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》，要求被告立即支付欠款并按双方结算时口头约定的月利率2%支付逾期付款利息。符合法律规定，应予支持。
综上所述，原告诉请合法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原、被告双方于2014年12月13日签订的《陕西维佳矿业发展有限公司临建及道路修复施工合同》；
二、被告陕西维佳矿业发展有限公司于本判决生效后15日内，一次性支付原告陕西巨峰工程建设有限责任公司工程款1490824.74元、退还工程保证金200000元、赔偿窝工损失181782.80元、赔偿材料运输费30000元、赔偿工程款利息损失293781.03元，合计2196388.57元并承担此款利息（按月利率2%，自2016年1月1日起计算至此款付清时止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案依法收取案件受理费24371元、公告费300元，合计24671元，由被告陕西维佳矿业发展有限公司负担。为简化诉讼费结算手续，暂由原告代为结算。待被告陕西维佳矿业发展有限公司履行判决义务时，将本案诉讼费、公告费随同本案标的款一并给付原告陕西巨峰工程建设有限责任公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。
审 判 长 魏富军
人民陪审员 吴兴华
人民陪审员 刘相忠
二〇一七年五月七日
书 记 员 王东海
法律释明：
【中华人民共和国合同法】
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
【最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释】
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
【中华人民共和国民事诉讼法】
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。