杭州市西湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）杭西民初字第2462号
原告（反诉被告）：深圳海外装饰工程有限公司。住所地：广东省深圳市福田区振华路***号海外装饰大厦*座*楼。
法定代表人：崔亚涛，董事长。
委托代理人：李丹，系该公司员工。
被告（反诉原告）：杭州鎏星餐饮娱乐管理有限公司。住所地：浙江省杭州市西湖区文二西路***号。
法定代表人：杨建琴，执行董事。
委托代理人：裘宇清、马宏利，浙江智仁律师事务所律师。
原告（反诉被告）深圳海外装饰工程有限公司（以下简称海外公司）与被告（反诉原告）杭州鎏星餐饮娱乐管理有限公司（以下简称鎏星公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2012年9月3日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2012年10月16日公开开庭进行了审理。海外公司的委托代理人李丹，鎏星公司的委托代理人裘宇清、马宏利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
海外公司诉称：2011年9月3日，海外公司与鎏星公司就鎏星公司承租的位于杭州市西湖区文二西路710号大楼1楼和2楼室内装饰工程签订包干价（不含税金）《建筑装饰工程施工合同》，金额为362万元。海外公司项目部进场组织施工，按期完成合同约定工程量。2011年9月29日，海外公司又与鎏星公司就710号大楼3楼和4楼室内装饰工程签订包干价（不含税金）《建筑装饰工程施工合同（2）》，金额为330万元。2011年11月15日，海外公司再与鎏星公司就710号大楼5楼室内装饰工程签订包干价（不含税金）《建筑装饰工程施工合同（3）》，金额为67万元。合同（3）条款第6.2条约定“支付方式与合同（1）、（2）结合并重新调整”。海外公司按期完成合同约定工程量及工程内容，并按约上报工程量进度款，但甲方鎏星公司未能按约支付进度款（应支付到合同款总额的95%），拖延至今。2011年11月10日，鎏星公司变更了1楼至5楼全部地面石材。2011年12月1日，鎏星公司变更了3楼至4楼原施工完毕的公共走道及卫生间烤漆玻璃墙面，自行拆除了已完工烤漆玻璃墙面，另行变更材料进行施工。类似以上的变更内容繁多，鎏星公司先后发给海外公司联系单，明确了对已完工程进行变更和增加施工内容。海外公司在新增工程量的情况下，组织施工，于2012年4月30日撤离施工场地。2012年4月17日，海外公司将工程量结算书交与鎏星公司管理人员邵晓祖，要求鎏星公司组织验收，鎏星公司未能组织验收工作，并于2012年5月6日正式营业。之后，海外公司项目部人员多次催促验收，鎏星公司一直拖延至今。为维护合法权益，故诉至法院，请求判令：1、鎏星公司支付合同款（不含税金）余款2216279元；2、鎏星公司支付新增工程量的工程款559318.22元；3、鎏星公司支付施工脚手架及脚手架维护围墙租赁费、搭拆费81057元；4、鎏星公司支付室外新建化便池、垃圾房及排污管网开挖铺设款78400元；5、鎏星公司支付税金（合同内及新增工程量工程款）298265.05元；6、鎏星公司支付合同违约滞纳金1000000元；7、本案诉讼费由鎏星公司承担。
鎏星公司答辩并反诉称：1、本案尚不具备结算条件。根据合同约定，工程应在2011年12月初完工，工程竣工后，海外公司应通知鎏星公司验收，但本案因海外公司施工问题，在2012年4月底均未能完工，海外公司到现在也未提供竣工报告、竣工图、结算报告，鎏星公司根本无法核实工程款；2、海外公司组织施工不力，到岗人数不符合承诺要求，导致工期长期延误。海外公司在施工过程中还以次充好，偷工减料，未严格按照施工效果图进行施工，因此其主张按照合同约定支付工程款无法律依据；3、海外公司要求支付新增工程量55万余元，无事实依据；4、根据工程预算书，脚手架每份合同1万元，共2万元，海外公司主张脚手架费用8万元没有依据；5、按照海外公司自己提供的证据，新建化粪池并不是海外公司施工，而且该工程量并没有得到鎏星公司的确认；6、合同本身约定是不含税的价格，在海外公司没有向鎏星公司开具发票的情况下要求鎏星公司支付税金于法无据；7、鎏星公司并不存在迟延支付工程款的事宜，海外公司主张滞纳金没有合同依据。根据合同约定，鎏星公司在收到工程量明细报告后3日内核实无误后支付，即使存在迟延支付，也是由于海外公司没有提供工程价款的明细所导致，且滞纳金按照日千分之五来主张，也明显过高，海外公司最多的损失也是银行贷款利息损失。综上，海外公司不能保质保量的按期施工，造成鎏星公司不能按期开业，鎏星公司被迫另行按排其他施工单位施工，故请求驳回海外公司的诉讼请求，并反诉要求：海外公司支付逾期竣工违约金1000000元（前两份合同从2011年12月16开始计算160天，第3份合同从2011年12月26开始计算160天，取整1000000元）并承担本案诉讼费用。
针对鎏星公司的反诉，海外公司答辩称：1、鎏星公司未按期支付工程进度款和甲定乙供甲付款材料款，海外公司有权顺延工期。联系单及增加的项目单确认了海外公司完工后，鎏星公司再增加工程量以及设计变更的事实，由此导致的工期延误应由鎏星公司承担；2、鎏星公司无证据证明海外公司使用大量不符合约定标准的材料。海外公司未曾收到过杭州逸伦建筑设计院设计的施工效果图。海外公司在施工过程中使用的施工图为上海天功建筑设计有限公司设计，涉案工程消防竣工验收备案情况登记表记载的设计单位也为上海天功建筑设计有限公司；3、海外公司已按期将竣工结算材料报送给鎏星公司，是鎏星公司拖延验收和结算。鎏星公司与其他单位和个人的施工合同与海外公司无关。综上，鎏星公司不顾自己设计变更、增加项目、不按期支付合同进度款的事实，反诉要求海外公司支付逾期竣工违约金，无任何依据，要求法院依法驳回鎏星公司的反诉请求。
海外公司为支持其主张，提供以下证据材料：
1、《建筑装饰工程施工合同》。
2、《建筑装饰工程施工合同（2）》。
3、《建筑装饰工程施工合同（3）》。
证据1-3共同证明双方之间的合同关系。
4、施工合同结算总额（汇总表），证明工程款总额。
5、北西侧化粪池及垃圾房工程计价单，证明化粪池等工程款金额。
6、室外脚手架工程费用计价单，证明室外脚手架工程款金额。
7、杭州溪港餐厅鎏星果果1楼-2楼装饰结算表，证明1楼-2楼工程结算明细。
8、杭州溪港餐厅鎏星果果3楼-4楼装饰结算表，证明3楼-4楼工程结算明细。
9、杭州溪港餐厅鎏星果果5楼装饰结算表，证明5楼工程结算明细。
10、工程联系单若干，证明工程增加和变更施工内容。
11、工程进度款统计表及支付凭证，证明鎏星公司支付工程款5262346元，未按照合同约定支付进度款。
12、施工图纸和建设工程竣工验收消防备案情况登记表等，证明鎏星公司提供的施工图和消防备案的设计单位为上海天功建筑设计有限公司。
13、三份合同的附件工程清单预算书，证明合同附件清单明确工程内容，不包含外墙施工脚手架费用，需另行结算。
14、施工联系单001（白某签字确认）、施工联系单002（汪某签字确认），证明双方一致同意工期延期5天，同时也证明了外墙脚手架搭拆的费用，需另行结算。
15、公章使用证明，证明海外公司认可盖有“沪”字的印章。
16、鎏星公司法定代表人授权委托书，证明鎏星公司授权委托邵晓祖负责工程结算，竣工验收等一切事宜。
17、2012年8月催款函及EMS快递单，证明海外公司向鎏星公司催款。
18、2012年2月22日工程联系单，证明海外公司按照合同及附件内容完工后，鎏星公司验收增加及变更施工的内容。
19、宣传单，证明鎏星公司于2012年5月6日正式营业。
20、张某、冯某验收情况说明，证明鎏星公司拖延验收的事实。
21、杨某关于室外化粪池及垃圾房情况说明，证明海外公司按期完工室外化粪池等新增土建项目，鎏星公司拖延付款的事实。
22、甲供石材的货单，证明合同约定到货日期应在2011年12月，实际到货日期在2012年3月，鎏星公司未能按期提供到货材料。
23、黄某关于完工情况说明，黄某受海外公司委托负责玻璃供应和安装，证明烤漆玻璃完成施工后，鎏星公司擅自敲除，重新设计，要求安装其他石材的事实。
24、张某、冯某竣工情况说明，证明海外公司按期完工后，鎏星公司增加项目、变更设计、拖延验收的事实。
25、彭某关于完工后石材增加施工说明，证明对象同证据23。
26、违约金计算表，证明鎏星公司没有按约支付工程款，应支付逾期违约金的情况。
27、外立面广告墙亮灯工程报批材料，证明海外公司受委托以亮灯工程名义报批外立面广告墙，佐证2011年11月9日联系单的真实性。
28、工资领取凭证，证明鎏星公司代海外公司发放2012年3月工人工资的实际金额。
鎏星公司为支持其主张，提供以下证据材料：
1、领款凭证，证明鎏星公司已向海外公司支付工程款5262346元。
2、工资发放表，证明鎏星公司代海外公司发放2012年3月工人工资111375元。
3、装饰合同、支付材料费证明，证明由于海外公司延期完工，鎏星公司被迫将部分装饰工程发包给第三人施工，承包款112350元，支付材料费81719元。
4、《建筑装饰工程施工合同》预算书附件，证明脚手架费用已包含在工程款中，海外公司不应再要求鎏星公司支付。
5、劳动力配置表及实际到岗确认表，证明海外公司现场工人严重不足，导致工程无法正常按期完工。
6、效果图、实际施工图的对比图（现场拍摄的照片，上面是效果图，下面是实际制作的），证明海外公司所做工程与效果图严重不符。
海外公司并申请证人杨某、彭某、黄某、张某出庭作证。杨某陈述：海外公司通知其施工，其具体施工了两个化粪池、一个垃圾房、还有一个管道，甲方现场的负责人是汪总和白总，年前其已施工完毕，要求海外公司和白总验收，没有签订书面合同，款项先付到海外公司，再由海外公司支付给他。彭某陈述，其供应大理石石材，之后又应海外公司李丹要求于2011年12月19日再次供应大理石。黄某陈述，涉案工程98%的玻璃都是其于2011年9月底10月初提供和安装的，1楼大厅，2、3楼全部（3楼除了一个楼梯）、4楼，但后来大约在2011年11月底被敲掉了，其提供的样品经过白涛确认，玻璃被敲掉后，其与海外公司和甲方交涉未果。1楼后来改成石材，2楼改成茶镜，2012年3月中旬重新进场，4月退场，改的玻璃仍是其提供和安装，甲方人员主要是白某、邵某、汪某（负责安装管理）。张某陈述，其系海外公司现场人员，于2012年4月向鎏星公司邵某提交了竣工验收和结算材料，但没有书面的签收材料，2012年7月和供应商彭某一起找过邵晓祖，2012年8月还向邵某送了西湖政府蒋村街道的函，内容也是要求验收。1、2楼大约在2011年11月下旬完工，对方白总来现场看了，要求整改，“年前盘查工程需跟进处汇总”就是对我方的整改要求，之后就开始敲玻璃了，整改以后除电梯边上的石材因供应商没有办法供应原因未完工外，其他均完工；3、4楼也一起整改，5楼分两个区，办公区年前就完成了，还有一个VIP房因为要增加工程量，一直到2012年4月才完成。
审理过程中，本院依据海外公司、鎏星公司的申请，委托杭州信达投资咨询估价监理有限公司对涉案装饰工程合同内变更部分（增减部分）工程、合同外增加的施工脚手架及脚手架围护围墙租赁费、搭拆费、合同外增加的室外新建化粪池、垃圾房及排污管网开挖铺设工程进行造价鉴定。
为查明本案事实，本院到现场进行了勘察。
根据当事人对证据的质证意见及证据间的相互关系，本院作如下认证：
鎏星公司对海外公司提供的证据1-3、除2011年11月9日的联系单、编号为013的联系单外的证据10、证据11中支付凭证、证据12、证据14-19、22、28的真实性无异议，本院予以认定。海外公司证据4-9系海外公司单方制作的工程量结算材料，工程款金额的确定应以双方装饰合同、工程造价鉴定报告等证据予以认定。2011年11月9日的联系单虽无业主方签字，但其施工内容可以与证据27、2011年10月7日006联系单、2012年2月22日联系单相印证，本院予以认定。013联系单与012联系单在时间、内容、业主签复意见等方面相似，结合现场情况予以认定。鎏星公司也承认汪宝伟系其员工，根据《建筑装饰工程施工合同》2．2条的约定，本院对相关联系单的证明力予以认定。证据13工程清单预算书附件，与鎏星公司提供的证据4大体一致，庭后海外公司提供了部分盖有双方骑缝章的原件，结合双方装饰合同约定固定价格，承包范围以附件投标报价预算书为准的情况，本院予以认定。证据20、21、23-25实质系证人证言，以证人出庭作证为准。证据26系单方制作清单，本院不予认定。证据27系原件，与2011年11月9日的联系单相印证，本院予以认定。杨某、彭某等证人证言，与现场、造价鉴定、其他证据互相印证部分，本院予以认定。
海外公司对鎏星公司提供证据1、3-5的真实性无异议，本院予以认定。海外公司对鎏星公司代发2012年3月工人工资具体金额无异议，本院予以认定。证据5实际到岗确认表，仅8天，且多在国庆期间，不足以证明海外公司现场工人严重不足并导致工期延误的事实。证据6效果图设计单位为杭州逸伦建筑设计院，与海外公司提供的在消防部门验收备案的设计单位不一致，且鎏星公司已使用营业，对其再提出施工未达设计效果的抗辩意见，本院不予采纳。
当事人对本院现场勘察及造价鉴定报告的形式真实性无异议，本院予以认定。具体工程造价金额的确定以及造价鉴定报告的分析认证，在本院认为部分再予评述。
综上认定的证据及当事人庭审陈述，本院认定事实如下：
鎏星公司从事餐饮行业，其经营住所地在杭州市西湖区文二西路710号。2011年9月3日，鎏星公司（甲方）与海外公司（乙方）签订《建筑装饰工程施工合同》，将710号大楼1楼、2楼的室内装修等工程发包给海外公司施工。合同约定：1．3、承包范围。（1）铝合金窗及外立面石材干挂幕墙改造（以施工图范围为准，不含东西侧外立面、南侧4至5轴线2-5层，北侧③至⑧轴线外立面，消防楼梯通道外墙铝合金门），（以附件投标报价预算书为准）；（2）1F南进门正厅雨棚钢结构制作安装（含玻璃扶手、门梁、门柱装饰包边及门设备），（以附件投标报价预算书为准）；（3）1F北地下车库通道入口消防逃生平台钢结构制作安装，（以附件投标报价预算书为准）；（4）1F-2F消防管道喷淋移位及烟感改造，消防电气消防水系统施工；（5）1F-2F室内装饰施工（不含厨房内装修，含南侧外立面广告金属架整面制作、西侧外立面广告金属架整面制作），（以附件投标报价预算书为准）。1．4、承包方式：包工包料（除消防施工为清包工，消防设备及安装辅材为甲供）。工程量均为展开面积按实结算不含损耗（以附件：投标报价预算书为准）。1．5、工期：本工程自2011年9月5日开工，于2011年月12月15日竣工。1．7、合同价款不含税金。合同总价已包含综合管理费。（1）铝合金窗及外立面石材干挂幕墙改造及1楼南北钢结构制作安装。合同价款为849049元，优惠价849000元；（2）1楼-2楼消防管道喷淋移位及烟感改造施工人工。价款40000元（优惠人工，不计入合同）（3）1楼-2楼室内装饰施工。合同优惠价2771000元。（6）施工脚手架及脚手架围护围墙租赁费、搭拆费。（甲方按实结算）。（1）＋（2）＋（3）项，合计3620000元。2．2、甲方工作，指派白某为甲方驻工地代表，负责合同履行，如白某不在现场时，由白某派委托人行使甲方代表权利，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等事宜。3．2、乙方指派李丹为乙方驻工地代表，负责合同履行。4．2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4．4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。5．1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5．4、甲方验收以效果图为准。5．6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。6．1、双方商定本合同价款采用第（1）种：（1）固定价格。注：甲方不调整方案，此价格为包干价。如甲方调整方案，调整方案部分采用第（2）种。（2）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。注：甲乙双方协商为主，签定联系单。6．2、合同签订并工人进场完成甲方原有应改装铝合金窗的拆除工作后给予支付合同总价1．7、（1）项中的200000元。（2）铝合金型材、钢材等全部进场安装到位后支付合同价款1．7、（1）项的269000元，中空玻璃全部进场安装到位后支付合同价款1．7、（1）项的330000元。1．7、（1）项的余下50000元竣工验收后，甲方开业经营365日无质量问题一次付清。室内装饰工程进度款甲方以乙方达到实际工程量100万元时，支付首次进度款50万元（含工程材料及人工等），另50万元延续到最后一笔款项结算方式，以后每达到50万元工程量结算一次进度款。7．1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备，（见附表一），甲方指定乙供材料及木饰面，乙方要出样板封存送样，经由甲方书面确认。9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方2000元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的0.5％支付滞纳金。9.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2500元违约金。9.6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。11.1、施工过程中因设计变更或现场签证而发生的费用增减，乙方应在发生变更后三天内向甲方申报设计变更及洽商签证报价，甲方在收到后五天内确认，并随下次工程款一并支付。11.2、甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的过程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。由于设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方承担，相应顺延工期。11．4、所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表要求，进行下列对工程影响的变更：增减合同中约定的工程数量；更改有关工程的性质、质量、规格；更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增加工程需要的附加工作；改变有关工程施工时间和顺序。11．5、发生设计变更后，在双方协商时间内，乙方按下列方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款。11．5．1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。11．5．2、合同中只有类似于变更情况的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。11．5．3、合同中没有适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。11．5．4、设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。11．6、材料样品或样本。不论甲乙任何一方供应都应事先提供材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。11．8、合同价款的调整，合同价款在发生下列情况之一的可做调整：甲方代表确认的工程量增减；甲方代表确认的设计变更或工程洽商；双方确认的主要材料的价格调整；一周内非乙方原因造成停水、停电累计过8小时；协议条款或合同履行期间双方约定的其他增减或调整。12．4、附件。（1）施工图纸或作法说明。（3）工程预算书等。合同所附铝合金窗工程预算书报价说明记载，报价849049元，此报价不包括总包配合费、管理费，不包括外墙脚手架、垂直运输设备，税金3.513％，税金不计。所附室内装饰工程预算书记载，优惠价2771000元，此报价不含消防工程、空调工程、土建工程。装饰工程不含灯具、开关面板等，开票税率3.513％，工程开办费用单价表中脚手架费用为1项，10000元。合同签订后，海外公司开始施工。
2011年9月29日，海外公司又与鎏星公司签订《建筑装饰工程施工合同（2）》，将710号大楼3楼、4楼的室内装饰等工程发包给海外公司施工。合同约定：1．3、承包范围：（1）3楼-4楼消防管道喷淋移位及烟感改造，消防电气消防水系统施工。（2）3楼-4楼室内装饰施工（不含厨房内装修）。（以附件投标报价预算书为准）。1．5、工期：本工程自合同签订日起，于2011年12月15日竣工。1．7、合同价款不含税金。消防管道喷淋移位及烟感改造施工人工合同价款40000元，室内装饰施工优惠价3260000元，合计3300000元。其中3楼、4楼公共空间石材总价为416173元（暂定价）采购方式由甲定乙供甲付款方式，价格以甲方最终定价为准（备注：除3楼、4楼公共区域所用石材外的其它一切饰面石材由乙方负责包干）。成品订制木格栅为254422元，也采取甲订乙供甲付款方式，超出此费用的均由乙方负责包干。除去石材、木格栅的费用3楼、4楼的总价为2629400元（3楼、4楼楼进度款支付总额）。6．2、本合同签订后，支付方式与合同（1）结合并重新调整如下（餐厅内装修总价2771000元，加上茶楼除公共区域石材及成品木格栅定制款除外的其余内装修包干价为2629400元，餐厅茶楼乙方实际内装修总包加合计为5400405元）。首笔工程量达到120万元（原合同为100万）进行支付进度款60万元（原合同为50万），另60万元（原合同为50万）延续到最后一笔款项结算方式，以后以乙方每达到工程量60万元（原合同为50万）支付一次进度款（含工程材料及人工等）。合同所附室内装饰工程预算书记载，优惠价3260000元，此报价不含消防工程、空调工程、土建工程。装饰工程不含灯具、开关面板等，开票税率3.513％，工程开办费用单价表中脚手架费用为1项，10000元。
2011年11月15日，海外公司又与鎏星公司签订《建筑装饰工程施工合同（3）》，将710号大楼5楼的室内装饰等工程发包给海外公司施工。合同约定：1．3、承包范围：（1）5楼消防管道喷淋移位及烟感改造，消防电气消防水系统施工。（2）5楼室内装饰施工。（以附件投标报价预算书为准）。1．5、工期：本工程自合同签订日起，于2011年月12月25日竣工。1．7、合同价款不含税金。（1）5楼消防管道喷淋移位及烟感改造施工人工（优惠人工，不计入合同）。（2）5楼室内装饰施工。优惠价670000元。此价已包含综合管理费。其中5楼石材总价为63944元（暂定价）采购方式由甲供，价格以甲方最终定价为准。除去石材的费用5楼的总价为606056元。6．2、本合同签订后，支付方式与合同（1）、（2）结合并重新调整如下（餐厅茶楼实际内装修总包价合计为5400405元，加上5楼内装修总价为606056元，总计为6006461元）。首笔工程量达到130万元，进行支付进度款70万元，另60万元延续到最后一笔款项结算方式，以后以乙方每达到工程量70万元支付一次进度款（含工程材料及人工等）。结算方式：甲方收到乙方工程量款项明细报告，在3日内给予核实后无误进行支付。进度款累计支付至合同（3）总价的95%。余下的5%款项竣工验收后，甲方开业经营365日无质量问题一次付清。6．3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在365天内，结清尾款。合同所附室内装饰工程预算书记载，报价不含消防工程、空调工程、土建工程。装饰工程不含灯具、开关面板等，开票税率3.513％，工程开办费用单价表中脚手架费用为0项，0元。
2011年9月14日，海外公司向鎏星公司发出关于工期延误事项的001联系单，联系单记载：1、因杭州市创建文明城市大检查，导致施工外墙脚手架不能按照计划9月5日搭设，拆除外立面干挂石材原定于13日开始拆除不能执行。期间共延误7天，因此工期顺延7天。2、9月9日甲方组织施工协调会明确9月10日弱电、空调单位进场施工，现弱电9月11日进场、空调9月14日止尚未进场，导致隐蔽工程至14日止延误工期5天。请业主督促弱电、空调明确完工时间，以便下道工序施工……。鎏星公司白某签复业主意见为石材干挂拆除延期5天……。
2011年9月20日，海外公司向鎏星公司发出关于东面脚手架搭设和租用费用事项的002联系单，联系单记载：现因杭州百年厨具有限公司要求，需要在东面搭设脚手架。现经图纸计算所需搭设的脚手架面宽为18.82米、高为19.89米，面积为374.3平方米。杭州百年厨具有限公司所需要的租期为15天。我司同杭州百年厨具有限公司关于搭设脚手架以及租用的费用如下：每平方米脚手架的搭设费用为18元，总共搭设费用为18＊374.3=6737.9元。租赁费用为每天60元，总共租赁费用为60＊15=900元。杭州百年厨具有限公司共需要支付我司搭设费用和租赁费用一共7637.9元。以上费用需立即现金支付给我司。鎏星公司汪某签复意见为所有脚手架搭建费用，由甲方结算。
2011年10月6日，海外公司向鎏星公司发出增加1F明珰南侧下橱柜制作的003联系单。联系单记载：新增工作量预算：橱柜主材1800元、辅材300元、人工210元，合计8085元。管理费727.65元。合计8812.65元。鎏星公司白涛签复业主意见为剔除改造节原有饰面、隔断和基础人工费用等，最终甲方审核价为准。
2011年10月7日，海外公司与鎏星公司签定增加1F-4F各楼层卫生间排风立管及软管制作的006联系单，包干价3000元。
2011年10月21日，海外公司向鎏星公司发出三楼大包厢吊顶造型更改的005联系单，联系单记载：三楼大包厢因甲方要求，原吊顶造型，现已安装部分成品。现在改动所需人工费增加为：人工6工日，6×180＝1080元。鎏星公司汪某签复意见为甲方要求在造型安装前找甲方确认后才可施工，此次是因乙方在安装工程中，叫甲方确认的。
2011年10月28日，海外公司向鎏星公司发出关于墙体更改的006联系单，联系单记载：1、4楼10人包厢和5人包厢卫生间改动，目前墙体已经完成，现因甲方要求改动，所产生的总面积是6㎡，单价为100元／㎡，敲墙人工1工，单价为180元／工日，总价为6×100＋1×180=780元。2、雅包图纸和效果图不一样，现墙体已经完成，因甲方要求要和效果图一样，要对目前的墙体进行改动，墙面积为17㎡，敲墙工2工，总价为17×100＋2×180=2060元。3、4楼12人包厢和6人包厢1卫生间改动，目前墙体已经完成，现因甲方要求改动，所产生的总面积是16㎡，单价为100元／㎡，敲墙人工2工，单价为180元／工日，总价为16×100＋2×180=1960元。合价为780＋2060＋1960=4800元。鎏星公司签复意见为1、3认可，2项有待商议。
2011年11月2日，海外公司向鎏星公司发出009联系单，联系单记载：增加3-4楼榻榻米，情侣和雅包新增榻榻米基础制作48.5平方，饰面用地板和草席。鎏星公司签复意见为执行。
2011年11月9日，鎏星公司向海外公司发出关于施工项目的增加联系单。联系单记载：根据合同的内容、施工过程中的调整及配套设施的完善，根据实际的施工情况，增加以下几项工程施工。弱电、消控机房的顶面、地面、墙面的装修（本月15号前完工）；室外2个化粪池及垃圾回收房建筑（本月底完工）；室外烟管的油漆施工（本月15号完工）；室外东面广告墙按照亮灯工程效果图施工；南门、西面广告墙按原有的施工节点施工，只是增加广告墙的面积（本月25号完工）；室内增加4个消防排烟阀安装。
2011年11月14日，海外公司向鎏星公司发出关于增加展示柜的012、013联系单，联系单记载：3楼、4楼增加展示柜，因图纸没有节点图，所以预算没有做.现增加做展示柜面积为5.5×2.5=13.75㎡、3.7×2.5=9.25㎡所产生的费用另计；2楼包厢6号增加备餐台，面积为1.8×0.9=1.62㎡，吊柜1.8×0.5=0.9㎡，所产生费用另计；厨房门口原图纸墙面做乳胶漆面积为1.2×2.5=3㎡，现根据甲方要求更改墙面积增加1.3×2.5=3.25㎡，做法和2楼8号包厢一样，所产生的费用另计。鎏星公司汪某签复意见为我方已知晓，待工程全部结束后，双方共同结算，扣除因我改动而节省的所有工程费用后我方将多退少补。
海外公司按合同和相关变更联系单施工，大约在2012年1月上旬停工。2012年1月22日过年前，鎏星公司对工程细节进行盘查，形成年前盘查工程需跟进处汇总。2012年过年后大约在2月3日，海外公司向鎏星公司发出材料更改项目联系单，联系单记载：一、1楼灯光片改成白色亚克力灯光片。二、3-4楼公共卫生间墙面工程木饰面钉菱线条做仿红木油漆。三、3-4楼公共区墙面改成木饰面钉线条仿红木油漆。四、4楼东区走道改成圆弧造型做调和漆。五、3-4楼情侣包厢改成铺仿古地板。六、以上几项跟预算价格补差。鎏星公司白涛在2012年2月21日签复业主意见为二、三四情况属实，五草席看样。
2012年2月20日，海外公司向鎏星公司发出增加项目的联系单，联系单记载：一、1楼门厅两侧增加洞石30平方；二、2楼出品门口增加圆弧造型8.5平方；三、3-4楼增加消防通道门跟墙面一样造型高2米＊宽，1，37米＊4个；四、5楼增加阳光施工；五、5楼4增加西区石材门2米＊1，37米＊2个。鎏星公司签复意见为一、三、五情况属实，二与图纸造型不符，后期再议，四属实，按工程量计算。
2012年2月22日，鎏星公司向海外公司发出关于工程剩余主要节点未完成处的通告联系单。联系单记载：5楼：1、办公室门禁是玻璃门，VIP区门禁系统及门定制（看样）、要求木制门；2、大厅木质线条造型及东西走廊石材铺设与地面拼花加设；3、VIP区卧室、餐厅、棋牌房、卫生间木工基层制作（棋牌效果图制作）；4、大堂及走廊琥珀黄面漆价格；5、阳光房未施工（合同外）；6、东区公共卫生间洗脸盆；7、东区阳光房玻璃门拆除（加做）；8、主卧卫生间、KTV卫生间墙地面砖加工定样；9、大堂顶部欧式喷绘饰面；10、空调外机房做两道门、消防机房开道门；11、KTV电视背景及会议室石材制作；12、KTV内饰面制作及定样。4楼：1、东区走廊顶面墙面色板定样并加工；2、情侣包草席定制及安装；3、公共卫生间墙面；4、包厢墙纸；5、包厢地板加固；6、木格栅上漆（浅柚木）；7、各中空围边石材护栏及扶手玻璃；8、平湖秋月新增东阳花雕、柱子及西区景观中空两侧增补花雕板定制安装；9、电梯厅对面景观造型；10、东区卫生间外间人工石柱；11、已有效果图干景乱石铺设；12、中空楼梯上口玻璃安装；13、木格栅夹娟玻璃安装；14、曲院风荷、圣女果厅电视背景仕女图安装；15、户重新制定方案；16、云中漫步旋转楼梯房顶面墙面按效果图刷白；17、中空景观两侧走廊琥珀色（与东阳木雕颜色一样）；18、包厢墙纸铺设。3楼：1、地面石材、演艺厅背景石材铺设；2、青花瓷腰线增补及对面墙花雕板定制；3、会议室移门花格；4、包厢地板加固及情侣包草席定制安装；5、包厢墙纸铺设；6、散座区与南区情侣包厢隔间；7、中空楼梯；8总台背景；9、仓库乳胶漆及泡茶间工程（加做）；10、演艺厅后面地面地板铺设；11、已有效果图干净乱石铺设；12、演艺厅背景仕女绢花相框安装；13、云中漫步半圆形透光石造型及沙发背景仕女图安装；14、木格栅门夹娟玻璃安装；15、百合厅、桂花厅仕女图安装；16、云中漫步旋转楼梯定制安装；17、公共洗手间外围的墙面中格空处要装茶镜；18、自助区蓝玻前屏风制作及选餐台人造石制作；20、会议室隔断门饰面雕花定制安装。2楼：1、电梯厅背景相框造型；2、9号包厢返工；3、红嘴唇返工；4、展示架LOGE展示牌制作安装；5、浅柚木面漆；6、前后露台绿可木安装、护栏扶手玻璃安装；7、中空楼梯扶手玻璃安装；8、卢森堡包厢中间隔断门饰面雕花饰面制作；9、奥地利包厢黑烤变茶玻；10、2楼电梯口厅顶部花玻调整（不对称）。1楼：1、酒柜、水吧不锈钢返工；2、总台石材及背景加挂边；3、顶面黄色透光石及蛋形内透光片返工；4、电梯内装修；5、感应门及大门四扇玻璃；6、浅柚木油漆；7、蛋形前方柱改展示柜改造（加做）；8、进门上梁LOGE发光字定制安装；9、各机房设备安装工程；10、全场排风（合同外）；11、大厅柱子及子白漆制作；12、圆顶造型叶子板返工。外围：1、垃圾房工程及外墙修补工程；2、台盆、马桶的设备安装。
2012年2月23日，海外公司向鎏星公司发出增加项目联系单。联系单记载：1-2楼白枫饰面现在本色已经是成品，现根据甲方要求改成浅柚色，另外增加人工费每平方15元，材料费另计。鎏星公司签复意见为知晓。
海外公司大约于2012年4月底撤离施工现场。2012年4月20日，鎏星公司涉案装修工程消防验收备案。备案情况登记表记载设计单位为上海天功建筑设计有限公司。鎏星公司未组织全面验收，于2012年5月正式营业。海外公司多次催款未果，于2012年9月向本院起诉，要求判如所请。鎏星公司提起反诉。
2013年8月27日经现场勘察，5楼办公区域已经进行改造，地板、吊顶均已撬开，VIP包厢部分没有改变。鎏星公司明确对拆除部分的工程量表示认可。
鎏星公司共支付装修款项总计5262346元。其中2011年9月16日、9月23日，海外公司李丹领取幕墙拆除和铝合金窗进度款150000元、50000元；2011年10月12日、10月15日、10月24日、10月29日，李丹领取1-4楼室内装修首笔工程进度款300000元、200000元、50000元、50000元；2011年11月4日、11月5日、11月10日，李丹领取1-4楼室内装修二次工程进度款300000元、200000元、100000元；2011年11月16日、11月24日、11月28日、11月29日，李丹领取1-4楼室内装修三次工程进度款300000元、200000元、50000元、150000元；2011年12月6日、12月10日、12月13日，李丹领取1-4楼室内装修进度款300000元、300000元、100000元；2011年12月15日、12月21日、12月23日，李丹领取1-4楼室内装修进度款200000元、300000元、200000元；2011年12月27日、12月30日、2012年1月9日、2012年1月14日、2012年1月16日、2012年2月13日，李丹领取1-4楼室内装修进度款100000元、100000元、350000元、100000元、30000元、20000元；2012年1月6日，李丹领取幕墙改造和钢结构款60000元；2012年2月13日、2012年2月15日、2012年2月18日，李丹领取1-4楼室内装修进度款130000元、200000元、40000元；2012年2月21日、2月23日、2月24日，鎏星公司支付甲订乙供甲付款石材款项33177元、13180元、23189元；2012年2月14日，鎏星公司支付幕墙劳务现金20000元；2012年2月26日，李丹领取购买油漆材料费用15000元；2012年2月28日，鎏星公司支付踏踏米坐垫改造项目补差6200元；2012年2月28日，李丹领取购买木工材料费20000元；2012年3月1日，鎏星公司支付铁艺楼梯工程预付款5000元；2012年3月2日、2012年3月12日、2012年3月19日，李丹领取室内装修进度款150000元、200000元、30000元；2012年3月6日、3月14日，鎏星公司支付幕墙劳务现金20000元、20000元。2012年3月6日、3月15日，鎏星公司支付人造石材材料加安装费25000元、8600元，支付三、四楼栏杆扶手玻璃预付款5000元；2012年3月26日，鎏星公司支付墙纸人工费8000元；2012年3月27日，李丹领取室内装修工程款30000元，该领付款凭证记载，此款付完后开张前不再支付工程款，其他款项到开张后再付。2012年4月，鎏星公司代海外公司直接向海外公司项目组和施工人员支付了2012年3月工资共计111375元。
本案在审理过程中，经杭州信达投资咨询估价监理有限公司鉴定，杭州信达投资咨询估价监理有限公司出具编号为咨42014鉴002-01号工程造价咨询报告书。该报告书记载：七、鉴定说明：1、鎏星公司1-5楼装饰装修工程合同内调整变更部分联系单（增减部分）：根据建筑装饰工程施工合同第6条双方商定本合同价款采用方式第2种：可调价格按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。注：甲乙双方协商为主，签定联系单。根据以上合同第6条新增加的联系单有：①、2011年11月9日签定的一层弱电机房、消控室墙面及天棚刷乳胶漆。②、2011年10月15日施工联系单006号新增加1楼至4楼各楼层卫生间排风立管及软管。③、2012年2月23日增加项目联系单1层、2层东走廊两侧至电梯间处及总台背景墙（白枫木饰面清漆改浅柚色）。④、2011年11月17日施工联系单013号增加2楼6号包厢备餐台、包厢吊柜；增加砖墙和墙面乳胶漆。⑤、2012年2月18日增加项目联系单增加3至4层消防通道门1500＊2100（密度板木饰面）。⑥、2011年11月11日联系单009号增加情侣包和雅包榻榻米（含木饰面及油漆）、草席。⑦、2011年10月22日施工联系单005号吊顶造型更改增加人工费。⑧、2011年11月17日施工联系单012号3楼增加带圆弧的展示柜（含木饰面、木饰面隔板、木工板、及九厘板、龙骨基层、小五金）。⑨、2011年10月18日施工联系单006号4楼10人包厢、5人包厢、12人包厢和6人包厢卫生间改动增加人工费及材料费。以上增加联系单根据合同第6条第2种约定方式进行计算造价。2、合同外增加工程（施工脚手架及脚手架围护围墙租赁费、搭拆费）；根据建筑装饰工程施工合同第1.7点中的第（6）条：施工脚手架及脚手架围护围墙租赁费、搭拆费（甲方按实结算）。此费用应计入结算中，根据合同第6条第2种约定方式进行计算造价。3、合同外增加工程（室外新建化粪池、垃圾房及排污管网开挖铺设款）；根据上海天功建筑设计有限公司设计的施工图中没有化粪池、垃圾房以及排污管网开挖的施工结构图纸和建筑图纸；我方经多次要求原告提供该部分的施工图纸，最终海外公司于4月3日提供了化粪池、垃圾房及排污管网开挖铺设的施工图及东西南三个外立面广告牌的效果图和施工图，我方根据施工图对现场进行核对及勘查；根据合同第6条第2种约定方式进行计算造价。4、鎏星公司根据我司出具的鉴定初稿提出了异议，针对原合同中装修清单子目工程量减少部分提供了相关资料；为此我方鉴定人员约原、被告双方多次对现场勘查及丈量工程量，最终按现场实际情况调整。5、本造价鉴定主材价格按施工期2011年9月至12月杭州市建设工程造价信息价平均值计入，合同内装修人工按合同单价计入，合同外增加工程及联系单吊顶造型改动的人工均按杭州市建设工程人工信息价计入。装饰工程按市区一般工程三类中值取费。根据原被告双方签定的建筑装饰工程施工合同中合同价款不含税金，本次合同外增加工程及联系单造价鉴定税金根据浙江省建设工程施工取费定额（2010版）按3.577%计。十、委托三部分工程造价鉴定如下：1、鎏星公司1-5楼装饰装修工程合同内（联系单部分）造价为94046元。2、合同外增加工程（施工脚手架及脚手架围护围墙租赁费、搭拆费）造价为57511元。3、合同外增加工程（室外新建化粪池、垃圾房及排污管网开挖铺设款）造价为39375元。十一、需要说明问题的内容如下：1、仅根据海外公司提供的增项工程东、西、南外立面广告墙结构施工图进行造价鉴定，其扣除原1-2楼合同中预算清单编号020505001001（户外广告牌基层制作，包含铁架、油漆等一切施工所需辅料）的26000元，鉴定造价为123770元。2、根据海外公司提供的增项清单三方到现场勘查及丈量，现按目前实际现场情况结合施工图纸审核后增项清单造价为207554元。海外公司提出的增项清单中无联系单鉴证及现场勘查也无法认定内容，没有计入鉴定造价。3、根据鎏星公司提供的合同内减项清单三方到现场勘查及丈量，现按目前实际现场情况结合原施工图纸审核后减项清单造价为1087963元，增项清单造价为131852元，净减项清单造价为956111元。其中合同内三层及四层清单墙面宝蓝色烤漆玻璃饰面现场勘查过程中确实不存在，但海外公司认为原来该项目施工完成了，后来是甲方要求拆除改做墙面木饰面的。以上三点均为海外公司或被告单方提出的增、减项工程量，经现场勘查目前情况符合，但无法判定施工期间的情况，也无法判定是否有二次装修情况。我司根据法院委托移送表要求及需要说明问题的内容作出以上三点现场情况的核算，提供给法院参考。
杭州信达投资咨询估价监理有限公司派员出庭接受当事人询问，并事后针对海外公司提出的联系单计算遗漏、联系单项目遗漏未计算、海外公司增项清单项目内容被删减、鎏星公司减项清单不属实等异议向本院出具书面补充说明。该说明记载：1、海外公司认为鉴定终稿联系单计算遗漏。根据海外公司现提出的异议说明：1层、2层成品白枫木饰面清漆改浅柚色清漆等一切施工所需辅料已计入鉴定终稿，其余异议部分海外公司在鉴定过程中并未提出任何异议也未提供可信服的补充书面证据；有关联系单未盖章确认，没有明确的建设单位签复意见。联系单内容事实无法认定，现场踏勘也无法认定事实。2、海外公司认为鉴定终稿联系单未计算增加项目工程量。根据海外公司现提出的异议说明：一层装修1F明档3.5米1090mm搞木饰面固定地柜，包含人造石台面、木制柜体、五金等一切施工所需辅料现场踏勘存在，已经计入在原合同中。1楼明档3.5米500mm高木饰面造型，包含木饰面、木基层、五金等一切施工所需辅料已经计入在原合同中。水吧台基础抬高制作，包含镀锌角钢支架、木工板、红砖、防滑地砖、防水、不锈钢内衬等一切施工所需辅料已经计入在原合同中。造型酒柜制作（玻璃／不锈钢／无大样图纸）现场踏勘不存在；大厅包方柱，包含木基层、玻璃马赛克等一切施工所需辅料现场踏勘不存在。二层装修包厢9弧形墙制作，包含基层、木饰面、油漆等一切施工所需辅料现场踏勘不存在，原合同中已经计入吊筋木线条墙面制作。','2018-10-07
02:20:09',0,'web',NULL),(7710127,'718bed28-2c79-454d-8f82-14471f240781','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2737\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2014）黔南民终字第739号\",\"法院地市\":\"黔南布依族苗族自治州\",\"法院省份\":\"贵州\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"718bed28-2c79-454d-8f82-14471f240781\",\"案件名称\":\"黄才群诉宋昌吉、余兴芬生命权、健康权、身体权纠纷案二审民事判决书\",\"法院名称\":\"贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":null,\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上诉人黄才群与被上诉人宋昌吉、余兴芬生命权、健康权、身体权纠纷一案，平塘县人民法院于2014年7月22日作出（2014）平民初字第451号民事判决后，黄才群不服，向本院提起上诉。本院于2014年10月15日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1416908470000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"黄才群诉宋昌吉、余兴芬生命权、健康权、身体权纠纷案二审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"黄才群诉宋昌吉、余兴芬生命权、健康权、身体权纠纷案二审民事判决书
（2014）黔南民终字第739号\");$(\"#hidDocID\").val(\"718bed28-2c79-454d-8f82-14471f240781\");$(\"#hidCaseName\").val(\"黄才群诉宋昌吉、余兴芬生命权、健康权、身体权纠纷案二审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）黔南民终字第739号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2737\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\",
key: \"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"生命权、健康权、身体权纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-11-11\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"黄才群,宋昌吉,余兴芬\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第六条第一款\',法条内容:\' 第六条
行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。[ly]
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。[ly]\'},{法条名称:\'第二十六条\',法条内容:\' 第二十六条
被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条
受害人对同一损害的发生或者扩大有故意、过失的，依照民法通则第一百三十一条的规定，可以减轻或者免除赔偿义务人的赔偿责任。但侵权人因故意或者重大过失致人损害，受害人只有一般过失的，不减轻赔偿义务人的赔偿责任。[ly]
适用民法通则第一百零六条第三款规定确定赔偿义务人的赔偿责任时，受害人有重大过失的，可以减轻赔偿义务人的赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条第一款\',法条内容:\'
第一百七十条 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；[ly]
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；[ly]
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。[ly]
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"黄才群诉宋昌吉、余兴芬生命权、健康权、身体权纠纷案二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-25\\\\\",\\\\\