江苏省常州市新北区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0411民初3507号
原告：江苏万捷建设工程有限公司，住所地常州市新北区龙城大道1398号401室。
法定代表人：张乾，该公司总经理。
委托代理人：翟云霞，江苏博爱星律师事务所律师。
被告：常州市希科机械电子有限公司，住所地常州市新北区罗溪民营工业园旺田路18号。
法定代表人：徐伟大，该公司总经理。
被告：常州裕荣机械有限公司，住所地常州市新北区罗溪镇幸福东巷11号。
法定代表人：邵长伟，该公司总经理。
原告江苏万捷建设工程有限公司（下称万捷公司）诉被告常州市希科机械电子有限公司（下称希科公司）、常州裕荣机械有限公司（下称裕荣公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年6月29日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告万捷公司委托代理人翟云霞到庭参加了诉讼，被告希科公司、裕荣公司经本院依法公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
万捷公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告希科公司支付工程欠款6030000元，并对该工程款享有优先受偿权，支付违约金1500000元，共计7530000元。2、被告裕荣公司承担连带清偿责任。3、诉讼费用由被告负担。事实和理由：原告与希科公司于2015年4月18日签订了关于希科公司车间（二）、（三）的土建及水电安装工程的协议书，约定工程总价款为31950000元，资金来源为企业自筹。开工日期为2015年5月20日，计划竣工时间为2106年1月20日，总工期为240天。被告裕荣公司对合同履行承担连带担保责任。原告如期开工，后因被告原因中途停工。原告多次催促希科公司配合施工均未果。至今已经拖欠原告工程款6030000元尚未支付。故诉至法院，望判如所请。
希科公司未到庭，未书面答辩。
裕荣公司未到庭，未书面答辩。
万捷公司为证明其主张，提交下列证据：1、建设工程施工合同；2、工程结算审定单；3、工程支付报审表；4、工程联系单及授权委托书；5、通知；6、回复函；7、工程评估报告。经庭审质证，原告提交的证据，内容完整，形式合法，可以与原告陈述互相印证，本院予以采信。
本院经审理认定如下事实：2015年4月18日，原告与希科公司于签订了关于希科公司车间（二）、（三）的土建及水电安装工程的协议书，约定工程总价款为31950000元，资金来源为企业自筹。开工日期为2015年5月20日，计划竣工时间为2106年1月20日，总工期为240天。合同违约条款约定，如因发包人开工后不能按照合同支付工程款等，发包人须承担承包人的全部损失外，还须承担合同总价10%的违约金给承包人。被告裕荣公司在合同担保项下盖章，约定裕荣公司作为希科公司的担保人，对该项目工程款及时拨付提供担保，并承担希科公司在项目中应承担全部责任的连带责任。该合同已经在常州市新北区主管部门进行了备案。2015年5月9日，希科公司出具授权委托书一份，授权高洪方作为被告项目代理人，并明确该代理人在项目施工期间所洽定、签署的所有事宜委托人均予以认可。同时限定代理人无转委托权。2015年5月12日，高洪方签署工程联系单后，向原告发出回复函，确认因被告原因无法按期施工，并愿意承担原告由此产生的全部损失。此后，原告对涉案工程进行了施工，后因裕荣公司原因中途停工。2015年11月13日，原告向希科公司发函，对停工情况及权利主张进行了告知。2015年12月22日，原告向被告申请支付工程款6030000元，被告代理人高洪方在审批意见栏进行了签字确认。2016年11月13日，经双方结算，形成结算单一份，载明希科公司欠原告前期手续资料及其他费用（不含临建、建材）2530000元，并说明因希科公司原因导致双方合同解除，希科公司自愿自欠款之日至还清之日向原告支付同期银行贷款四倍的利息，并承担原告的一切费用，双方未约定具体的付款时间。该结算单同时约定保证人对欠款支付承担全部担保责任，期限至主债务履行期限届满后二年。结算单同时注明，以此结算单为准，此前所有写个原告的借、欠条全部作废，原合同中止执行。被告希科公司在欠款人处签字确认。裕荣公司、高洪方、王柱龙在担保人处签字确认。
另查明，涉案工程至今未完工。2016年9月12日，因被告希科公司与江南农村商业银行股份有限公司（下称江南银行）之间的纠纷已经在常州市天宁区人民法院进入强制执行程序，江南银行委托常州天常孜信房地产评估咨询有限公司对希科公司的车间二、三、临建项目及彩钢活动房进行了评估，评估价格为2009180.23元。原告陈述对于该价格已经向天宁法院提出异议，但未提交证据推翻该报告，并同意参照该报告确定工程款及优先权价值。
本院认为，原告为被告发包的工程进行了施工，原告的工程款求偿权应当受到法律保护。被告希科公司怠于支付工程款并导致双方合同无法继续履行，原告要求希科公司支付工程款的请求，理由正当，证据充分，本院予以支持。原告主张的在建工程经有资质的鉴定机构评估，确定在建工程价款（已经扣除土地使用权价值）为2009180.23元，在无证据推翻该报告的情况下，本院认定，被告希科公司应向原告支付工程款2009180.23元。原告在法定期限内提出了对在建工程的优先受偿权，本院认定，原告在该在建工程工程款2009180.23元范围内享有优先受偿权。因双方结算单明确载明因被告原因导致解除合同，且双方合同明确约定合同价格的10%（即3195000元）违约金，综合考虑原告停工损失、原材料购置等因素，原告主动将违约金核减为1500000元并无不当。原告要求被告支付违约金150万元的请求并不违反法律规定，本院予以支持。被告希科公司另行向原告出具的结算单载明拖欠的前期费用等2530000元，该结算意思表示真实，且不违反法律规定，被告希科公司应当承担及时足额支付欠款，并按照约定支付迟延履行期间的债务利息的义务。因该2530000元原告在起诉之日之前的利息（自2016年1月25日至2016年6月29日共计190762元）已经计算到违约金1500000元中，后续利息原告尚未主张，本院不再重复计算。被告裕荣公司在签订合同及结算单出具时均进行了签字盖章，该担保意思表示真实，裕荣公司应当对希科公司的债务承担连带清偿责任。高洪方、王柱龙虽然在结算单上签字，但原告并未在本案中对高洪方、王柱龙提出相关请求，原告与高洪方、王柱龙之间的权利义务本院不予理涉。被告希科公司、裕荣公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为对抗辩及举证、质证权利的放弃，并承担由此产生的法律后果。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条、第二百八十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告常州市希科机械电子有限公司于本判决生效后十日内支付给原告江苏万捷建设工程有限公司在建工程款2009180.23元。
二、被告常州市希科机械电子有限公司于本判决生效后十日内支付给原告江苏万捷建设工程有限公司违约金1500000元。
三、被告常州市希科机械电子有限公司于本判决生效后十日内支付给原告江苏万捷建设工程有限公司前期费用等结欠款2530000元。
四、原告江苏万捷建设工程有限公司在处置工程价款范围内对上列第一项工程款享有优先受偿权。
五、被告常州裕荣机械有限公司对上列第一至三项应付款项承担连带清偿责任。担保人承担保证责任后，享有《中华人民共和国担保》规定的追偿权。
六、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费64510元，财产保全费5000元，公告费600元，共计70110元，由原告负担6036元，被告负担64074元；该款原告已经预交，被告应在本判决生效之日起十日内给付原告。
如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方人数提供副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时向该院预交案件受理费。
审 判 长 赵世友
人民陪审员 谢 迟
人民陪审员 王仕初
二〇一七年三月三日
书 记 员 陶涵栋