广东省珠海市香洲区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0402民初4414号
原告：珠海格力电器股份有限公司，住所：珠海市前山金鸡西路。
法定代表人：董明珠，董事长。
委托代理人：谭静，广东非凡律师事务所律师。
委托代理人：沈宇，女，汉族，1988年6月11日出生，身份证住址：珠海市香洲区。系原告员工。
被告：上海英集斯自动化技术有限公司，住所：上海市闵行区双柏路888号33幢3层东侧。
法定代表人：杨道如。
原告珠海格力电器股份有限公司诉被告上海英集斯自动化技术有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年5月11日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人谭静、沈宇到庭参加诉讼，被告经本院传唤未到庭参与诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告签订的《设备采购合同2013》；2.判令由被告向原告返还货款人民币1112000元并支付利息人民币暂计1000元（自2017年1月20日起计算至还清之日止，按照每日万分之五的利率标准计算）；3.判令被告向原告支付违约金人民币556000元；4.判令由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2016年3月，原告就向被告购买洗衣机顶盖打胶生产线与被告签订了《设备采购合同2013》（以下简称合同），合同总价款为人民币278万元，被告交货时间应在2016年7月21前进厂安装并应在预验收合格后七日内对设备进行安装调试，并须于双方签署《设备开箱检验单》后30天内完成设备的安装调试等内容。被告正式交付设备的日期为2016年11月12日，被告逾期交货66日，依照合同约定，被告应向原告支付违约金36696元。原告按照合同约定于2017年1月20日向被告支付了首期款人民币1112000元。合同签订后，被告并未按照合同约定的到货时间交付货物，被告实际交付的设备实际进厂时间为2016年9月25日。设备进厂后，双方于2016年9月28日签署《设备开箱检验单》，依照合同13.7条约定，被告应当在10月27日内完成设备的安装调试。2016年11月25日，原告对被告安装调试的设备进行启用评审，由于被告安装调试设备存在一系列问题导致启用不合格，无法投入使用。原告要求被告在12月10日前完成整改并投入使用，但被告却未派技术人员到现场进行整改、安装调试。2016年12月12日原告向被告送达了《关于洗衣机顶盖打胶生产线启用评审问题反馈》，被告于2016年12月16日邮件答复，由于启用不合格无法投入使用的问题，部件工件需加工及制作，计划12月28日加工完成到原告进行后续整改及调试工作。但被告直到2017年2月7日才派成自明等2位未接触过该设备的工作人员到现场了解情况并对存在的问题进行书面确认，并书面承诺于2017年2月15-16日派人到原告完成安装调试、整改工作；但至今被告均未指派技术人员到现场进行安装调试、整改工作。在此期间，原告多次通过邮件、电话等方式与被告沟通，被告均未回复。被告延期交付货物，且至今未对设备完成安装调试的行为已经构成了严重违约，依据合同第13.7条规定“乙方须在双方签署《设备开箱检验单》之日起30天内完成设备的安装调试。如乙方未能按时将设备安装调试完毕，乙方每延期一天须向甲方支付合同总金额1%的违约金，超过50日，甲方有权选择退货，乙方应退还甲方已支付的所有货款，并承担退还所造成的一切费用”。被告至今无法向原告交付符合合同约定的设备已经构成了根本违约，且因被告的根本违约行为导致原告签订合同时的目的无法实现依照合同的规定，原告有权解除双方签订的《设备采购合同》，原告委托律师于2017年2月21日向被告指定的地址和联系人送达《关于限期整改及安装调试的函》，但被告拒绝签收律师函。后，原告通过电子邮件方式向被告送达律师函，被告收到律师函后回复原告，若原告不能支付余款，则被告拒绝继续履行合同。2017年4月27日，原告委托律师向被告制定的地址送达了《关于解除合同及退还已付货款的函》，但被告拒收解除合同的通知函。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，诉讼请求如前。
原告提交了以下证据：1.设备采购合同（GREE-400-SB688-2016-084）；2.洗衣机顶盖打胶生产线技术要求；3.设备开箱检验单；4.设备安装、改造调试启用交接单2份；5.关于洗衣机顶盖打胶生产线启用评审问题反馈；6.授权委托书（2016年3月30日）及范忠国身份证复印件；7.与范忠国的往来邮件；8.汇票给付收据；9.收付款业务回单；10.违约扣款说明、收据；11.关于限期整改及安装调试的函及邮件查询记录；12.付款函；13.授权委托书（2017年1月20日）。
被告未作答辩亦未提交证据。
经审理查明，原、被告签订编号为GREE-400-SB688-2016-084的《设备采购合同2013》一份，合同约定：原告向被告采购洗衣机顶盖打胶生产线一条，金额为2780000元；本合同总价包含被告将设备运输至原告指定交货地点并交付给原告指定收货人之前的所有费用，包括但不限于成本、利润、税金、包装、运输、搬运、仓储、损耗、配件、安装调试、培训等费用，及后续产生的包括但不限于开箱检验、保修和维修、技术服务等一切费用；合同附件《洗衣机顶盖打胶生产线技术要求》作为合同不可分割的一部分与合同具有同等的法律效力；交货时间为2016年7月21日前进厂安装；被告到货后应与原告或原告指定收货人进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁、数量等是否与合同一致；被告将设备运送至原告指定交货地点后7日内，双方应指派代表共同对设备进行开箱检验，并根据被告提供的装箱单或合同设备清单检查设备的数量；双方应共同签署《设备开箱检验单》，检验单中应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何设备短缺、毁损或与合同约定有不符之处;开箱检验合格的日期视为被告正式交付设备的日期，但不能视为设备通过正式验收合格；应原告要求，被告应在设备预验收检验合格后7日内对设备进行安装调试；安装调试完成并经原告验收合格后，双方签署《设备安装调试启用交接单》；自双方签署《设备安装调试启用交接单》之日起设备进入试用期，试用期为3个月，试用期满后，原告在7个工作日内组织被告对设备进行最终验收；设备最终验收合格后，双方将签署《设备验收确认书》；关于合同总价的支付方式，设备到货后，原告凭《设备开箱检验单》及被告开具的合同全额的17%增值税专用发票向被告以电汇的形式支付合同总金额40%货款；设备最终验收合格，原告凭《设备验收确认书》向被告以6个月银行承兑汇款的形式支付合同总金额50%验收款；最后10%的货款作为本合同质量保证金，于设备正式验收合格之日起满12个月，原告凭《付设备质保期内履约确认书》以6个月银行承兑汇款的形式支付给被告；若被告设备在交货后180天内仍未验收合格的，则原告有权解除合同，被告应退还原告预付的货款并向原告承担的交货不能的违约金按合同总金额的20%计算，并赔偿原告的全部损失；被告须于双方签署《设备开箱检验单》之日起30天内完成设备的安装调试，如被告未能按时将设备安装调试完毕，被告每延期1天须支付原告合同总金额1%的违约金，超过50日，原告有权选择退货，被告应退还原告已支付的所有货款，并承担退货造成的一切费用。该合同上未注明签署日期。原告主张该合同于2016年3月签订。
被告于2016年3月30日向原告出具《授权委托书》，声明：被告授权委托范忠国（身份证号码、邮箱号ｆａｎ×××＠ｉｎｇｅｎｉｏｕｓ.ｃｎ）参与被告与原告GREE-400-SB668-2016-084合同涉及设备洗衣机顶盖打胶生产线的到货开箱检验、安装、调试、培训、验收、维修、售后服务、售后培训等工作；在授权期间，被告前列事项负责人在承办原告相关工作中签署的包括开箱检验单、设备交接启用单、设备验收确认书、设备维修单、会议纪要等一切文件及处理与设备有关的一切事务，我司均予以承认；本授权书于2016年3月30日签字生效至GREE-400-SB668-2016-084设备采购合同质保期届满为止。原告称双方之间只签订过一份编号为GREE-400-SB688-2016-084的合同，未签订过编号为GREE-400-SB668-2016-084的合同，该授权委托书中的编号GREE-400-SB668-2016-084应是笔误。
原告于2017年1月16日向被告名下交通银行的账户转账支付7284元。2016年12月9日，被告向原告出具《付款函》称：洗衣机打胶线项目，我司要求第一笔合同款40%货款由银行现金电汇付款改成银行承兑；我司接受贵司开具的6个月银行承兑汇票。被告于2017年1月20日向原告出具《授权委托书》称：兹委托我公司范忠国前往贵公司办理领取银行承兑汇票事宜……由本委托书人签字领取银行承兑汇票后，我公司视同贵公司已支付了银行承兑汇票项下的货款，并由我公司承担相应的法律责任。同日，原告向范忠国交付号码为3130005141112594（开票银行台州银行、金额18020元、最早承兑日2017年6月27日）、3050005327283384（开票银行民生银行、金额100000元、最早承兑日2017年6月27日）、3050005326543988（开票银行民生银行、金额950000元、最早承兑日2017年6月27日）的汇票3张，3张汇票金额合计1068020元。原告前述3张汇票都是由其他公司开具给原告，原告背书转让给被告。被告于2016年12月5日向原告出具《违约扣款说明》称：合同号为GREE-400-SB688-2016-084的合同约定交付使用时间为2016年7月21日前进厂，实际交货期为2016年9月25日，共延期66天，按合同约定第13.1条规定从约定交货之日起每迟延一日支付设备总金额0.0002的违约金，即36696元；综上所述，我司应向贵司支付违约金共计36696元，我司同意从该合同款中扣除上述违约金。原告主张通过上述三种方式，原告合计向被告支付货款1112000元（7284元+1068020元+36696元）。
原告提交的《设备开箱检验单》显示：涉案洗衣机顶盖打胶生产线的进厂日期为2016年9月25日，开箱日期为2016年9月28日，开箱结论为开箱不合格、缺工装板及1把胶枪；2016年11月12日到货15块工装板、1把胶枪，开箱合格。该检验单上供应商签名处由何锐签名。原告提交的两份《设备安装、改造调试启用交接单》显示：2016年10月28日进行设备安装调试，交接结论为启用不合格（设备未调试完毕，预计11月15日完成调试，11月22日前正式启用），徐轶轩在该交接单上供应商签名处签名；此后双方再次进行设备安装调试，截至2016年11月28日交接结论为启用不合格（生产产品不合格、安全防护未安装齐全，下次启用时间12月17日），徐柱在该交接单上供应商签名处签名。原告称徐轶轩、徐柱是由被告指派至原告处负责安装调试工作，第二次安装调试于2016年11月25日开始，两次调试均不合格，被告曾于2017年2月8日承诺在2月15日到16日派人到场调试，但至今未派人到场调试；原告曾发解除函、律师函的扫描件给被告，被告的法律顾问与原告联系要求付清余款才进行调试，被告的业务员则称公司股东之间有纠纷，公司不一定能继续存续，因此无法继续完成安装调试工作；被告至今未完成安装调试验收，没有达到最终验收的条件，未验收合格，因此原告根据合同的约定要求解除涉案合同。
本院认为：被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案应以原告的举证作为认定事实的依据。原、被告签订的编号为GREE-400-SB688-2016-084的《设备采购合同2013》是双方的真实意思表示，未违反法律与行政法规的强制性规定，为有效买卖合同。
涉案合同约定开箱检验合格的日期视为被告正式交付设备的日期，涉案设备在2016年11月12日开箱检验合格，故涉案设备正式交付日期为2016年11月12日。根据涉案合同的约定，被告须在双方签署《设备开箱检验单》之日起30天内完成设备的安装调试，同时被告提供的设备需在交货后180天内验收合格，如未验收合格则原告有权解除合同、被告应退回原告预付的货款及向原告支付按合同总金额20%计算的交货不能的违约金并赔偿原告损失。原告主张涉案设备至今未完成安装调试工作、未验收合格，被告对此未提出异议，本院予以确认。涉案设备交货后未在约定的期限内验收合格，原告要求解除涉案合同、退回预付的货款及赔偿利息损失并支付违约金556000元（2780000元×20%）的诉讼请求，符合合同约定和法律规定，本院予以支持。关于退回预付货款的数额及利息损失的金额，截至2017年1月20日原告通过转账及给付汇票的方式实际向被告支付货款1075304元（7284元+1068020元），此外以延期交货违约金的方式抵扣了货款36696元。原告在本案中要求解除涉案合同并要求被告支付交货不能的违约金556000元，涉案合同已确认解除且被告已承担交货不能的违约责任，该交货不能的违约责任已经涵盖被告延期交付设备的违约责任，被告无须另行支付延期交货的违约金36696元，因此被告应向原告退回预付货款数额应为原告实际支付的货款1075304元，对原告要求被告返还货款1112000元、支付自2017年1月20日起至实际付清之日按每日万分之五计算的利息的诉讼请求，本院部分支持被告向原告返还货款1075304元和支付自2017年1月20日起至实际付清之日止以1075304元为基数、按年利率万分之五计算的利息。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十七条、第九十八条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、确认原告珠海格力电器股份有限公司与被告上海英集斯自动化技术有限公司签订的编号为GREE-400-SB688-2016-084的《设备采购合同2013》解除；
二、被告上海英集斯自动化技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告珠海格力电器股份有限公司退还货款人民币1075304元及支付自2017年1月20日起至实际付清之日止以人民币1075304元为基数、按每日万分之五计算的利息；
三、被告上海英集斯自动化技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告珠海格力电器股份有限公司支付违约金人民币556000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费收取人民币33496元，由被告上海英集斯自动化技术有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。
审 判 长 胡 莉
人民陪审员 易洪娇
人民陪审员 庄 洁
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 周 晶
刘晓萍