湖南省长沙市芙蓉区人民法院
民 事 判 决 书
(2015)芙民初字第457号
原告(反诉被告)中山市胜球灯饰集团有限公司。
法定代表人刘蓉蓉。
委托代理人冯晓辉。
委托代理人彭俊兴。
被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司，。
法定代表人刘嘉玲。
委托代理人张献。
委托代理人周晨曦。
原告(反诉被告)中山市胜球灯饰集团有限公司（以下简称胜球公司）与被告(反诉原告)湖南省黑金时代房地产开发有限公司（以下简称黑金时代房地产公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）胜球公司的委托代理人冯晓辉，被告（反诉原告）黑金时代房地产公司的委托代理人周晨曦到庭参加诉讼。本诉与反诉案现已审理终结。
原告胜球公司（反诉被告）请求本院判令：1、黑金时代房地产公司支付胜球公司灯具货款487087.5元、灯具设计费30000元、灯具预埋费67900元、赶工费150000元，合计734987.5元，并以应付款734987.5元为基数，自2013年7月20日起按照同期银行贷款利率支付逾期付款违约金至欠款全部清偿之日止（截止到2015年1月19日为66149元）；2、黑金时代房地产公司返还胜球公司质量保证金79365元，并以79365元为基数，自2014年7月20日起按照同期银行贷款利率赔偿利息损失至质保金全部返还之日止（暂计算至2015年1月20日为2381元）；3、黑金时代房地产公司向胜球公司返还履约保证金50000元，并以该履约保证金为基数，自2013年7月20日起按照同期银行贷款利率赔偿胜球公司利息损失至履约保证金全部返还之日止（暂计算到2015年1月19日为4500元）；4、黑金时代房地产公司赔偿胜球公司损失110779元。
被告黑金时代房地产公司（反诉原告）就本诉答辩称：第一、黑金时代房地产公司未支付余款系依法行使顺序履行抗辩权所致，该行为并无不当。胜球公司作为先履行合同义务一方，未能依照合同约定向黑金时代房地产公司提供K9水晶材质的灯具，属于履行义务不符合合同约定，黑金时代房地产公司依照顺序履行抗辩权原理拒绝支付货款于法有据；第二、胜球公司所主张的各项合同价款与事实不符。首先，胜球公司因迟延履行合同义务致使违约金产生；其次，关于质量保证金部分，根据合同约定，质量保证金返还时间为货物安装调试验收合格一年后，本案中黑金时代房地产公司至今未向胜球公司出具验收合同的报告，故质量保证金的返还期间尚未届满；关于履约保证金部分，根据合同第十三条第二款规定，如胜球公司未能履行合同义务，黑金时代房地产公司可从履约保证金中得到补偿。本案中，胜球公司并未依照合同约定的材质向黑金时代房地产公司提供灯具，其行为已经违反合同义务，黑金时代房地产公司通过扣除履约保证金获取相应补偿，并无不妥；最后，胜球公司主张的违约金和利息损失没有事实根据和法律依据。双方并未就迟延付款的行为设定违约金条款。因此，胜球公司在双方未就违约金与利息条款达成合意的情况下，胜球公司主张有关违约金和利息损失不符合民法意思自治的基本原则，故而不应当得到支持。此外，因胜球公司一直未就材质不符合要求的灯具进行整改，黑金时代房地产公司于2014年1月8日向胜球公司发出2014年第【4】号《关于终止<湘煤集团总部基地办公楼及酒店灯具采购合同>的函》》，正式解除了购销合同，依照法律规定，合同的有关的各项权利义务关系均至当时截止，故胜球公司要求支付至实际履行之日止的违约金和利息于法无据；第三、胜球公司主张的110779元赔偿缺乏相应依据。黑金时代房地产并不存在胜球公司所称的拒绝接收胜球公司“XM9025灯具”的事实，故胜球公司主张黑金时代房地产公司赔偿损失的诉请举证不足，应当承担举证不能的法律后果。
被告（反诉原告）黑金时代房地产公司反诉请求本院判令：1、依照司法鉴定认定的金额重新确定XM9016、XM9019、XM9023、XM9024四款灯具的价款，并判令胜球公司向黑金时代房地产公司返还黑金时代房地产公司多支付的部分（暂定为2万元）；2、胜球公司向黑金时代房地产公司返还黑金时代房地产公司购买的XM9001吸顶灯的货款61968元，并取走在黑金时代房地产公司处的XM9001吸顶灯；3、胜球公司向黑金时代房地产公司支付因胜球公司未按约定材质提供灯具而产生的保管保养费用79365元；4、胜球公司支付黑金时代时代房地产公司补偿款50000元；5、胜球公司向黑金时代房地产公司支付因迟延交付XM9024、XM9034灯具而产生的违约金1257.8元【（10388+2190）×10%】。
原告（反诉被告）胜球公司就反诉答辩称：1、黑金时代房地产公司前期付款是按照合同比例支付给胜球公司；2、黑金时代房地产公司没有证据证明胜球公司安装的灯具的材质就是黑金时代房地产公司所称的“玻璃”，黑金时代房地产公司没有证据证明其所称的涉案灯具的市场价价格是多少；3、胜球公司已经按照合同约定对灯具进行了安装，且黑金时代房地产公司没有在异议期内提出任何异议；4、胜球公司按照合同约定按时按量交付了灯具；5、黑金时代房地产公司是因为中央反腐的相关规定，不准安装奢华灯具，于2013年6月21日突然要求胜球公司拆除已安装的灯具XM9001并予以封存，系黑金时代房地产公司违约，故黑金时代房地产公司要求胜球公司支付保管费用没有任何依据。综上，黑金时代房地产公司的反诉请求没有法律依据，请求人民法院依法予以驳回。
查明事实
根据双方当事人的诉辩主张及举证质证情况，本院确认如下事实：
双方当事人无争议的事实
2013年5月27日，胜球公司（供方）与黑金时代房地产公司（需方）签订一份《购销合同》，合同第一条货物名称、数量、单价约定，需方向供方采购的灯具办公楼价款为90.3343万元，酒店为88.6707万元，办公楼灯具预埋费用为9.7万元，酒店灯具预埋费用含在合同单价内，办公楼、酒店灯具设计费用合计为15万元；上述合计203.8139万元。第二条货物数量、交货时间及交货地点约定，（一）合同附表一所列货物数量具有不确定性。需方向供方采购的货物数量、交货时间及交货地点以需方向供方下达的《货物交货通知单》为准。第三条货物价款及结算方式（二）约定，结算程序为供方交货后向需方收货单位索要货物收货凭证，向需方开具增值税发票及货物销售清单。需方对供方提交的货物增值说发票、货物销售清单、货物结算清单核实后，与供方办理结算手续。第四条货物的技术标准和质量标准约定，（一）货物执行按国家标准、行业标准、供方企业标准（企业标准见附件）、《服务与技术协议》标准、乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定；（二）货物的质保期为12个月，自安装调试、验收合格之日起计算；（三）货物的质量要求为：1、供方交到工地的灯具必须全部为全新的未使用过的，经长城、3c认证的优质产品，实际性能参数必须符合有关国家标准和行业标准，满足招标文件的要求和供方投标文件的承诺，并须在灯具送到工程现场与安装施工单位和买方工程师、监理工程师代表、安装单位工程师当面验收交接，办理交接手续。如供方提供的货物以及相关的材质、品牌、技术要求等达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准，供方无条件更换，且不得延误供货日期。若在安装中发现灯具存在质量问题，应重新更换部分货物，需方因此所发生的一切损失，均由供方负责承担。在质保期内因本身质量而发生的经济损失由供方承担。第六条，交货方式的约定为现场交货，交货地点为湖南省长沙县暮云镇，湘煤集团总部基地。第八条验收标准、方法及提出异议期限约定，（一）验收标准按本合同规定的技术标准与质量要求执行；（二）验收的方法：1、货物在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证书；2、货物数量、外观质量及货物技术资料和资质证书的验收方法为由供方的业务人员与需方收货单位共同验收，数量以现场验收为准，验收期限为1个工作日；（三）对货物质量提出异议的期限为：1、发现货物数量缺少、资料不全及外观质量问题的，需方在十五个工作日以书面形式向供方反映，并及时封存货物，等待供方处理；2、货物在质量保证期限内出现的质量问题，需方在十五个工作日内以书面的形式向供方提出。第十四条设计费、货款及灯具预埋费的支付约定，（一）设计费的支付方式为本合同签订后的5个工作日内，需方向供方支付设计费12万元；办公楼灯具全部到位并安装调试完成，需方向供方支付剩余设计款3万元;（二）货款及灯具预埋费用的支付方式为供方将货物交到需方《货物交货通知单》指定的地点，收取货物收货单位开具的货物结算清单并向需方开具增值税发票。经需方核对无误后的10个工作日内，向供方承付该货款的30%。如办公楼、酒店灯具分批次提供货物的，按照上述的约定予以分批支付灯具货款及灯具预埋费用；设备（灯具）安装调试验收合格后，需方在收到货物使用单位签认的“货物安装调试验收合格报告单”后10个工作日内向供方承付该货款的60%，同时予以支付经验收合格后灯具预埋款项的70%，如办公楼、酒店灯具分批验收的，按照上述的约定予以分批支付灯具货款及灯具预埋费用；留10%作为货物质量保证金，货物安装调试合格一年后向供方支付质保金。第十六条违约责任约定，供方不能按《货物交货通知单》规定的时间交货和提供服务的，需方可向供方收取违约金，并要求供方赔偿需方的经济损失。每迟交一日，违约金按迟交货物价款或未提供服务价款的2.5%计算，但违约金最高限额为迟交货物价款或未提供服务价款的10%；供方没有按需方《货物交货通知单》的规定，提前交货、多交货物及质量不符合合同规定的货物，需方可以向供方收取代保管期的货物保管保养费用。需方向供方提交了《货物交货通知单》而又中途退货的，应向供方支付退货货物部分的货款的5%的违约金，并承担供方由此而造成的直接经济损失。合同还对双方其他权利义务进行了约定。胜球公司在供方处盖章，黑金时代房地产公司在需方处盖章。合同附表对办公楼及酒店灯具采购事宜进行了详细约定，包括需方所需产品名称、数量、使用位置、型号、规格、材质、颜色、单价、总价、交货地点等进行了明确约定。附表一《采购一览表（一）办公楼灯具》中列明办公楼所使用灯具型号分别为XM9001（使用位置为1F大堂，总价为206560元）、XM9023（使用位置为3F宴会厅,总价为550775元）的吸顶灯；XM9016（使用位置为2F中小包房，总价4702元）、XM9019（使用位置为2F大包房，总价为19038元）、XM9024（使用位置为3F贵宾接待室，总价为10388元）、XM9025（使用位置为3F会议走廊，总价为110779元）的吊灯；XM9034（总价为2190元）的台灯。上述灯具合同总价为904432元，灯具预埋费为97000元，合计总价款为1001432元。材质说明中标注了K9水晶球、K9水晶八角棒、K9三角水晶棒等内容。附表二《货物到货地点及收货单位一览表》确认接货单位黑金时代房地产公司联系人为余佳林、唐斌武。附表三《货物交货通知单》确认办公楼灯具交货时间为：（1）1F大堂灯具及3F宴会厅灯具安装调试完毕的时间以2013年5月22日供需双方召开的会议纪要为准（即在2013年6月27日前安装调试完毕）；（2）其余各灯具在2013年7月10日前到货并安装完毕。供方到货后，需方在到货后1天内组织验收，验收合格后，需方在验收后3个工作日内向供方支付首批30%货款，需方逾期支付货款的，交货期顺延。胜球公司、黑金时代房地产公司在上述附表上均盖章确认。
2013年5月22日，黑金时代房地产公司与胜球公司就加快办公楼装饰灯具交货及安装进度等事项召开会议，并形成一份《会议纪要》，其内容为：“（一）如办公楼的1F大堂和3F宴会厅的2款灯具，共25个灯具在2013年6月27日前安装调试完毕，需方向供方补偿由于缩短生产制造和安装周期的费用15万元。如供方不能按照上述的时间要求内完成灯具的安装调试，需方将不予补偿任何费用。办公楼其余灯具应在2013年7月10日前安装调试完毕；（三）需方同意办公楼灯具的底盘由进口不锈钢变更为国产优质不锈钢材质”。胜球公司、黑金时代房地产公司均在该纪要落款处盖章确认。上述合同签订后，胜球公司依约于双方确定的时间2013年6月27日前向黑金时代房地产公司交付了办公楼的1F大堂和3F宴会厅的2款灯具（型号分别为XM9001的吸顶灯及XM9023的吸顶灯），共25套，并在《联络函》中注明上述主要灯具材质为优质玻璃梅花管，黑金时代房地产公司指定的接货联系人余佳林在此函签收处签字予以确认，胜球公司于2013年6月19日提交的《工程进度款申请书》中载明“我单位已于2013年6月13日完成了办公室一楼及三楼宴会厅的灯具，现已灯具按照《货物交货通知单》到达了指定了地点。并经贵公司及相关部门验收合格，根据合同的有关规定现申请支付本期工程进度款（人民币）256300.5元，请贵公司给予审核和审批”。监理单位及建设单位黑金时代房地产公司的相关负责人均在该申请书签字确认验收并同意付款，确认本期工程进度款应付256300.5元【（型号为XM9001的吸顶灯合同价款206560元+型号为XM9023的吸顶灯合同价款550775元+灯具预埋费97000元）×30%】。另胜球公司于2013年6月24日向黑金时代房地产公司交付了办公楼2F所需型号为XM9016的3套灯具、XM9019的2套灯具，由黑金时代房地产公司于2013年6月27日签收确认；于2013年7月16日向黑金时代房地产公司交付了办公楼3F贵宾接待室所需型号为XM9024的2套灯具、XM9034的3套灯具，由黑金时代房地产公司于2013年7月17日签收确认。上述胜球公司共计向黑金时代房地产公司交付了价值793653元的灯具。
2013年6月21日，黑金时代房地产公司向胜球公司发出一份《工作联系函》，其内容为：“办公楼1F大堂灯具（共9套）安装停止进行，全套灯具配件包装并封存好至现场我方指定位置，具体安装时间待我方另行通知；（二）办公楼3F会议走廊灯具（共10套）不安装，由贵公司另行设计调整至适当尺寸和造型后尽量用于酒店的合适区域，由我方确认后再运至施工现场******”。
另查，2013年4月23日，胜球公司向黑金时代房地产公司交纳保证金5万元，由黑金时代房地产公司在收款人处加盖财务专用章确认。2013年5月30日，黑金时代房地产公司向胜球公司支付了设计费12万元。2013年7月25日，黑金时代房地产公司向胜球公司支付了30%的灯具款和预埋费256300.5元（其中灯具款为227200.5元，灯具预埋费为29100元），仍拖欠胜球公司设计费3万元、灯具预埋费67900元（97000元×70%）、质保金79365.3元【（合同总价904432元-110779元）×10%】、灯具款487087.2元（灯具合同总价904432元-未交付灯具110779元-已付款227200.5元-质保金79365.3元）、赶工费150000元未付，合计814352.5元。胜球公司多次主张权利未果，遂诉至本院。
又查，2016年4月30日，黑金时代房地产公司向本院申请对涉案型号为XM9001、XM9016、XM9023、XM9024、XM9019的五款灯具材质进行鉴定。本院依法委托湖南大学司法鉴定中心对黑金时代房地产公司申请事项进行司法技术鉴定。2016年7月26日，湖南大学司法鉴定中心湖大司鉴（2016）0540函复本院称：“贵院（2016）法技芙字第426号委托书，委托我中心对涉案的型号为XM9001、XM9016、XM9023、XM9024、XM9019五款灯具的材质进行鉴定。经我中心专家研究认为，因灯具材质种类繁多，缺乏统一的国家标准及行业标准，且双方当事人未就提供的样品达成一致，致使我中心无法对该五款灯具的材质进行鉴定”。
二、双方当事人有争议的事实
1、双方是否协商一致对合同约定的“K9水晶八角棒”变更为“梅花棒”。胜球公司认为：2013年6月1日，由于黑金时代房地产公司缩短了交货时间，胜球公司便提出将合同约定的“K9水晶八角棒”变更为“梅花棒”，并向黑金时代房地产公司出示了样品，黑金时代房地产公司在样品图上盖章予以了确认，且交货后的联络函中胜球公司也明确注明涉案灯具的材质为优质玻璃梅花管，黑金时代房地产公司已予以签收确认并付款，综上说明双方已对材质变更达成了一致意见。黑金时代房地产公司认为：胜球公司应当按约提供国产标准的K9水晶材质，胜球公司擅自变更材质，黑金时代房地产公司多次要求胜球公司整改，并在2014年1月20日向胜球公司发出《关于立即对湘煤大厦装饰灯具质量问题进行整改的函》，另双方已在2013年5月25日的会议纪要中对有关材质的变更作出了变更，并未记载对“K9水晶八角棒”变更为“梅花棒”协商一致。本院认为，2013年6月1日，胜球公司向黑金时代房地产公司提出将合同约定的“K9水晶八角棒”变更为“梅花棒”，并向黑金时代房地产公司出示了样品，黑金时代房地产公司亦在样品图上盖章予以了确认，表示“同意按此样品制作”，交货后的联络函中明确也注明涉案灯具的材质为优质玻璃梅花管，黑金时代房地产公司已予以签收确认并付款，黑金时代房地产公司主张其向胜球公司多次发出要求整改的相关文件，但黑金时代房地产公司未能提供相关的证据证明胜球公司接收了相关文件以及双方对材质变更事宜再次重新达成一致意见的其他证据。故综合双方举证，能够确认双方对将合同的约定的“K9水晶八角棒”更换为“梅花棒”的事宜已达成了一致意见。
2、黑金时代房地产公司是否存在拒收胜球公司按合同约定生产的型号为XM9025的吊灯10套（合同约定价值为110779元）的行为。胜球公司认为：胜球公司在收到黑金时代房地产公司于2013年6月21日发出的《工作联系函》后，遂于2013年6月25日将已生产拟安装在湘煤集团办公楼3F会议走廊的型号为XM9025的吊灯10套（合同约定价值为110779元）封存在胜球公司仓库处。黑金时代房地产公司认为：胜球公司不存在拒收型号为XM9025的吊灯10套的行为。黑金时代房地产公司与胜球公司因履行合同发生争议后，胜球公司曾向黑金时代房地产公司副总经理唐斌武发出电子邮件，该邮件中载有型号为XM9025吊灯的相关资料。2013年6月1日，黑金时代房地产公司在胜球公司提供的上述资料上署有“同意按图制作”字样，并加盖黑金时代房地产公司盖章，这足以证明黑金时代房地产公司没有拒收该型号吊灯的意思表示。本院认为，黑金时代房地产公司陈述的“2013年6月1日，黑金时代房地产公司在胜球公司提供的上述资料上署有'同意按图制作'的字样，并加盖黑金时代房地产公司公章”属实，但其仅系双方对产品生产、制作达成一致的意思表示，而黑金时代房地产公司于2013年6月21日向胜球公司发出《工作联系函》，明确记载“办公楼3F会议走廊灯具（共10套）不安装，由贵公司另行设计调整至适当尺寸和造型后尽量用于酒店的合适区域，由我方确认后再运至施工现场”，综合双方原对灯具使用位置的约定，可以确认黑金时代房地产公司系因自身原因而拒收了胜球公司已生产的型号为XM9025的吊灯的事实。
3、胜球公司是否存在迟延交付型号为XM9024、XM9034灯具的违约行为。黑金时代房地产公司认为：胜球公司未按照双方约定的时间于2013年7月10日前发送将用于3F贵宾接待室的型号为XM9024、XM9034灯具，直至2013年7月16日才发货，黑金时代房地产公司于2013年7月17日才签收。胜球公司认为：胜球公司都是按照合同的约定按时按量交付灯具。根据双方签订的《购销合同》约定，供方到货后，需方在到货后1天内组织进行验收，验收合格后，需方在验收后3个工作日内向供方支付首批30%货款，需方逾期支付货款，交货期顺延。黑金时代房地产公司前两次付款均已逾期，故胜球公司不存在迟延交付的行为。本院认为，虽依据双方《会议纪要》“办公楼其余灯具应在2013年7月10日前安装调试完毕”的约定，胜球公司应当在2013年7月10日前安装、调试拟用在3F贵宾接待室的型号为XM9024、XM9034的吊灯，但黑金时代房地产公司违反合同“需方在验收后3个工作日内向供方支付首批30%货款”的约定，在双方2013年6月19日验收后直至2013年7月25日才支付首批灯具款和预埋费256300.5元，且双方在《会议纪要》中对《购销合同》中关于“交货期顺延”的情形未进行过变更，故胜球公司依据合同约定适当顺延交货期，不构成违约。
判决的理由和结果
本院认为，胜球公司与黑金时代房地产公司签订的《购销合同》及附件、《会议纪要》等，均系双方当事人的真实意思表示，双方当事人均应遵照合同严格执行。胜球公司已按约向黑金时代房地产公司交付了合同约定的七款灯具中的六款灯具（已交付灯具合同价格为793653元，灯具预埋费为97000元），依据合同约定，货物分批交付的，黑金时代房地产公司应当在验收后10个工作日内向供方承付该批货款至90%，留10%作为货物质量保证金，货物安装调试合格一年后向供方支付质保金。胜球公司分批次向黑金时代房地产公司交付了合同约定的部分灯具，且经双方验收，黑金时代房地产公司应当在验收后10个工作日内，向胜球公司支付相应的灯具款及灯具预埋费。现黑金时代房地产公司仅向胜球公司支付了第一批30%的灯具款227200.5元和预埋费29100元，合计256300.5元，仍拖欠胜球公司设计费3万元、灯具预埋费67900元、质保金79365.3元、灯具款487087.2元、赶工费15万元。胜球公司要求黑金时代房地产公司支付灯具款487087.5元、灯具设计费3万元、灯具预埋费67900元、赶工费15万元，本院认为，对于灯具设计费3万元、灯具预埋费67900元、赶工费15万元，事实清楚、证据充分，本院予以支持；对胜球公司主张的灯具款487087.5元，胜球公司计算错误，本院按实欠款487087.2元予以支持。胜球公司要求黑金时代房地产公司对上述应付全部款项，自2013年7月20日起按照同期银行贷款利率支付逾期付款违约金至实际清偿之日止，本院认为，对于胜球公司的该项主张，应当首先明确本案涉争产品是否已经双方验收以及胜球公司是否在2013年6月27日完成办公楼的1F大堂和3F宴会厅的2款灯具的安装调试。首先，对于是否已经验收确认的问题，根据庭审查明的事实，胜球公司2013年7月16日前向黑金时代房地产公司交付了合计价值793653元的灯具，且经黑金时代房地产公司于2013年7月17日最后一次签收确认数量属实，黑金时代房地产公司未在合同约定的产品质量验收时间十五日内向胜球公司就产品质量问题（含产品材质）提出书面异议，本院依此确定合同约定的验收期满之日即在2013年8月1日对产品质量已验收确认，故黑金时代房地产公司应当在验收后10个工作日内向胜球公司承付该货款的60%，同时予以支付经验收合格后灯具预埋款项的70%，即应当在2013年8月15日前向胜球公司支付相应的灯具款、灯具预埋费及设计费；再次，对于胜球公司是否在2013年6月27日完成办公楼的1F大堂和3F宴会厅的2款灯具的安装调试的问题，根据庭审查明的事实，胜球公司已按约完成了该批货物的安装且经双方验收确认，黑金时代房地产公司亦向胜球公司支付该批货物的30%货款，依据双方合同约定，黑金时代房地产公司应当支付胜球公司赶工费15万元。黑金时代房地产公司未按约履行付款义务，应当承担相应的违约责任。虽双方未对逾期付款违约金及计算方式进行约定，因黑金时代房地产公司迟延付款的行为，属变相占用资金，应当赔偿胜球公司相应的损失，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”的规定，胜球公司关于要求黑金时代房地产公司按照同期银行贷款利率支付逾期付款违约金的请求合法，本院予以支持；对逾期付款违约金起算时间，本院调整为从2013年8月16日起计算。胜球公司要求黑金时代房地产公司返还质量保证金79365元，并以79365元为基数，自2014年7月20日起按照同期银行贷款利率赔偿利息损失至实际返还之日止，本院认为，黑金时代房地产公司未依约于双方验收期满一年后（即2014年8月15日后）向胜球公司返还质量保证金79365.3元，属变相占用资金，应当赔偿相应利息损失，故对胜球公司的该项请求，本院按其请求79365元予以支持，对利息部分计算时间调整为从2014年8月16日起计算；胜球公司要求黑金时代房地产公司返还履约保证金5万元，并以该履约保证金为基数，自2013年7月20日起按照同期银行贷款利率赔偿胜球公司利息损失，本院认为，胜球公司已履行合同约定的义务，黑金时代房地产公司应当向胜球公司返还履约保证金5万元，但因双方未对履约保证金返还时间进行约定，故对胜球公司的该项请求，本院对质量保证金5万元予以支持，对利息损失部分，因无事实根据和法律依据，本院不予支持。胜球公司要求黑金时代房地产公司赔偿损失110779元，本院认为，胜球公司已合同约定生产了拟安装在湘煤集团办公楼3F会议走廊的型号为XM9025的吊灯10套（合同约定价值为110779元），现因黑金时代房地产公司原因无法按约交付、安装，依法应当由黑金时代房地产公司赔偿胜球公司该损失，故对胜球公司的该项请求，于理有据，本院予以支持。
黑金时代房地产公司反诉要求司法鉴定重新确定XM9016、XM9019、XM9023、XM9024四款灯具的价款后胜球公司返还多支付的灯具款项（暂定为2万元），本院认为，胜球公司与黑金时代房地产公司签订的购销合同已对产品价格进行了明确约定，胜球公司按约履行了交付、安装的义务，黑金时代房地产公司应当按约履行付款义务，黑金时代房地产公司未能提供相应证据证明双方对产品价格进行变更，故黑金时代房地产公司主张返还多支付灯具款项，没有事实根据和法律依据，本院不予支持。黑金时代房地产公司反诉要求胜球公司返还购买的型号为XM9001吸顶灯的货款61968元，并取走在黑金时代房地产公司处的型号为XM9001吸顶灯。本院认为，对于该项请求，双方争议焦点在于双方是否对型号为XM9001吸顶灯的材质的变更达成一致意见。对该争议焦点，本院已在查明的事实中确认双方对材质变更的问题达成一致意见，故黑金时代房地产公司的该项请求，缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。黑金时代房地产公司反诉要求胜球公司支付因胜球公司未按约定材质提供灯具而产生的保管保养费用79365元及补偿款5万元。本院认为，该项请求双方争议的焦点在于胜球公司是否违反合同约定提供非约定的材质产品。对于产品材质问题，本院已在前文进行阐述，此处不再重述，故黑金时代房地产公司的该项请求，没有事实根据和法律依据，本院不予支持。黑金时代房地产公司反诉要求胜球公司支付因迟延交付XM9024、XM9034灯具而产生的违约金1257.8元【（10388+2190）×10%】，本院认为，对胜球公司是否存在迟延交货的违约行为，本院已在审理查明的事实中予以确认，此处不再重述，故黑金时代房地产公司的该项请求，缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百五十八条第一款、第一百五十九条、第一百六十一条，并根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，最高人民法院<<关于民事诉讼证据的若干规定>>第二条的规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司向原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司支付灯具款487087.2元、灯具设计费3万元、灯具预埋费67900元、赶工费15万元，合计734987.2元；
被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司向原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司支付上述款项逾期付款违约金，逾期付款违约金以欠款本金734987.2元为基数，从2013年8月16日起按照同期银行贷款利率计算至欠款本金实际清偿之日止；
被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司向原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司支付质量保证金79365元；
四、被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司向原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司支付上述质量质保金利息损失，利息损失以质量保证金79365.3元为基数，从2014年8月16日起按照同期银行贷款利率计算至质量保证金实际返还之日止；
五、被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司向原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司返还履约保证金5万元；
六、被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司向原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司赔偿损失110779元。
以上第一、二、三、四、五、六项判决确定的被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司应负担的金钱给付义务，限被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内履行完毕；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；
七、驳回原告（反诉被告）中山市胜球灯饰集团有限公司的其他诉讼请求；
八、驳回反诉原告（被告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司的全部反诉请求。
本案本诉受理费14233元，反诉受理费2245元，合计16478元，由被告（反诉原告）湖南省黑金时代房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内，通过本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 谭 方
人民陪审员 苏 麟
人民陪审员 李则云
二〇一六年十一月二十七日
书 记 员 蒋明慧
附：判决引用法律条文原文
《中华人民共和国合同法》
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第一百五十八条第一款当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条第四款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
最高人民法院<<关于民事诉讼证据的若干规定>>第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。