河南省周口市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2018)豫16民再17号
二审上诉人(一审被告）：杨建，男，汉族，1961年12月31日生，住川汇区。
二审上诉人(一审被告）：谷海涛（曾用名谷峰），男，汉族，1963年12月11日生，住周口市川汇区。
二审上诉人(一审被告）：冯锦光，男，汉族，1967年12月10日生，住周口市川汇区。
三申请人委托诉讼代理人：刘洪科，河南鲲之鹏律师事务所律师。
二审被上诉人(一审原告）：王桂杰，男，汉族，1972年3月4日生，住河南省商城县。
申请人杨建、谷海涛、冯锦光因与被上诉人王桂杰、追索劳动报酬纠纷一案，前由川汇区人民法院作出（2016）豫1602民初286号民事判决，三申请人不服，上诉至本院，本院于2016年12月26日作出(2016)豫16民终4141号民事判决，判决生效后三申请人向本院申请再审，本院于2018年2月12日作出(2018)豫16民监3号民事裁定，裁定再审本案，本院于2018年5月9日开庭审理，申请人谷海涛、杨建、冯锦光与被申请人王桂杰到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
一审法院查明，2013年11月17日原告王桂杰与被告杨建签订劳务合同书（木工班组）。甲方为杨建，乙方为王桂杰。合同约定的主要内容有：承包内容：王桂杰承包8＃、10＃楼及地下车库的主体模板支拆，包括钢钉及铁丝，其它一切不管，（包括主体图纸以内的工程量）不包二期工程。工程结算及工期：8＃、10＃的基础及两层地下室和车库防水板墙按实有面积计算，另外每栋楼加20000元，主体所做的实有面积和车库面积单价按75元∕平方米计算。工期：标准层每四天一层，若因甲方耽误工期，无论任何原因，必须给予乙方误工费，如乙方耽误工期，每推迟一天罚款500元。付款方式：1、每做完一层，甲方付给乙方工人生活费一栋楼一万元正。2、2013年年底应付所做工程量的80%工资款。3、标准层每六层打灰完成后付给乙方已完成工程量的80%工资款，三次拨款后剩余10层封顶后一次结算。4、结顶后炮楼与花架乙方负责完成，但工人工资按实有面积计算，结顶后15日内付完所有余款，（押3%作为维修，主体验收后付清余款）。合同签订后，原告组织人员进行了施工。后因8＃楼、10＃楼设计发生变更，未按图纸设计层数进行建筑。工程完工后，双方未就工程量进行结算。诉讼中王桂杰申请对所完成工程量进行鉴定，因其不能到鉴定单位缴纳鉴定费，造成鉴定结论无法做出。原告找工程造价员徐梦杰对工程量进行核算，8＃、10＃楼及8＃、10＃楼地下车库工程量合计51187.41平方米。杨建不予认可。本次诉讼时经原告申请本院委托河南众益工程技术咨询有限公司作出的咨询报告认定王桂杰实际施工面积47703.89㎡。2014年7月20日周口市川汇区城市建设管理局针对周口市隆翔房地产开发有限公司做出周规责停字【2014】第001号责令停止违法行为通知书，通知内容为周口市隆翔房地产开发有限公司，在大闸路南段西侧建设的8＃、10＃楼住宅楼未取得建设工程规划许可证擅自开工建设，责令其立即停止上述行为。另查明，原告已领工资款2662518元，谷海涛、冯锦光在原告许海红诉杨建、谷海涛、冯锦光合同纠纷一案中（本案的8＃、10＃楼）被告谷海涛、冯锦光自认和被告杨建系合伙关系，且经两级法院已确认。
一审法院认为：王桂杰与杨建签订劳务承包合同，合同签订后，王桂杰带领工人进行了施工。王桂杰所施工工程量的劳动报酬应由杨建支付。谷海涛、冯锦光与杨建系合伙关系，应当承担共同支付义务。关于王桂杰要求第三人隆翔限公司将工程款直接支付给王桂杰的主张，根据庭审查明，第三人隆翔有限公司与杨建、谷海涛、冯锦光及王桂杰没有合同法律关系。王桂杰的该项主张没有事实和法律依据，法院不予支持。经鉴定王桂杰实际施工面积47703.89㎡。按合同约定每平方米75元，折合人民币3577791.75元，王桂杰认可已领取报酬为2662518元，杨建、谷海涛、冯锦光下欠王桂杰劳务报酬为955273.75元（每栋另加20000元），计算方式为：47703.89㎡×75元/㎡（3577791.75元-2662518元（王桂杰已领取部分）=955273.75元。杨建辩称已支付王桂杰劳务报酬大概3250000元，因杨建未提供证据证明，对此辩称理由，法院不予采信。关于王桂杰主张误工费的诉讼请求，因合同有约定，杨建、谷海涛、冯锦光应当承担违约责任，计算方式为：60天×37人×32746元/年（2014年建筑业人员年收入32746元）=199167元。关于王桂杰主张少盖三层可得利益损失47752.68元的主张，因在施工中涉及施工图纸变更问题，其所主张的三层并未按施工图纸进行施工，且双方签订的合同中，也未就有关施工楼层的层数进行约定，王桂杰的该项请求缺乏事实和法律依据，法院不予支持。关于王桂杰要求支付复印图纸费、工具费用、办公房租费、水电费合计50000元的诉讼主张，因该部分费用合同未约定，法院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第三十五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决：一、杨建、谷海涛、冯锦光于本判决书生效之日起十日内给付王桂杰1154440.75元，杨建、谷海涛、冯锦光互负连带清偿责任。二、驳回王桂杰其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。案件受理费23160元，鉴定费30000元，由王桂杰承担7970元，杨建、谷海涛、冯锦光承担45190元。
二审经审理查明的其它事实与一审认定的一致。
二审认为，上诉人杨建与被上诉人王桂杰双方签订的劳务合同书（木工班组），该合同约定王桂杰作为乙方承包的相关内容是承包8#、10#楼及地下车库的主体模板支拆，包括钢钉及铁丝，其它一切不管（包括主体图纸以内工程量）不包二期工程等。上诉人在二审提交的罚款通知单涉及的罚款数额是因王桂杰过错所造成的罚款缺乏事实根据和法律依据，在住建局协调下即是上诉人杨建、谷海涛、冯锦光向王桂杰的工人发放了工资，但王桂杰并不认可，且认为二份凭条上的王桂杰签名不真实，王桂杰认为是伪造的，且工资发放后王桂杰认为并没有得到了王桂杰的追认或有王桂杰同意的意思表示，应当有王桂杰承担付款义务的证据不足，不予采信。综上所述，原审法院判决认定事实清楚，判处结果适当，上诉人的上诉理由不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决：驳回上诉，维持原判。
杨建、谷海涛、冯锦光的申诉理由如下：
王桂杰实际施工面积应从周口市住建房、规划局、设计局等单位共同竣工验收的43600㎡为准，一审法院委托众益咨询公司本人无鉴定资质，其所作结论无效；2、王桂杰对已付工程款2662518元无异议，争议的是2015年2月2日在周口市住建局监督下，由署名为王桂杰所签字领取的一笔179358元及另一笔129784元和署名为王桂杰的工人和余祥两人分别签字各自分别签字领取的100000元，署名为王桂杰的工人叫王大宝、余祥共同签字领取的240070元共五份领款凭证金额共749212元，该款不包括在已付款2662518元之中，应作为已付款予以扣减；3、误工费缺乏基本证据支持，数额明显畸高；4、因为王桂杰施工的原因导致业主扣罚申诉人款400000元，此款应由王桂杰承担。
王桂杰口头辩称，1、因为施工有变更，所以应以法院委托的鉴定部门出具的意见作为实际施工面积为妥；2、所谓的749212元与本工程及本人无关，本人事先未授权，事后未追认，且大部分款已计入2662518元中。另外，误工费不是多算了，而是少算了，实际比原判的还要多，至于业主罚款400000元问题是对方原因造成的，与本人无关。
本院再审认为，原审认定部分事实不清，程序违法，可能影响案件公正审理，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款(三)项、第二百零七条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：
一、撤销本院(2016)豫16民终4141号民事判决和川汇区人民法院(2016)豫1602民初286号民事判决；
二、发回川汇区人民法院重审。
审判长 李顺启
审判员 谢 铭
审判员 张海涛
二〇一八年六月二十五日
书记员 王 珂