四川省平昌县人民法院
民 事 判 决 书
(2015)平民初字第2859号
原告重庆市诚航建筑劳务有限公司。
法定代表人张晓兰,该公司董事长。
委托代理人(特别授权)彭玉平,男，系重庆市诚航建筑劳务有限公司员工。
委托代理人王成海,重庆佳士律师事务所律师。
被告四川省阿尔文建设有限公司。
法定代表人刘运中,该公司董事长。
委托代理人(特别授权)孙涛,四川天倚律师事务所律师。
委托代理人(特别授权)刘权漫,女,四川省阿尔文建设有限公司员工。
被告四川华富利置业有限公司。
法定代表人王爱民,该公司总经理。
委托代理人(特别授权)陈刚,巴中市巴州区江南法律服务所法律工作者。
原告重庆市诚航建筑劳务有限公司诉被告四川省阿尔文建设有限公司、四川华富利置业有限公司劳务合同纠纷一案，本院受理后，被告四川省阿尔文建设有限公司在答辩期间内提出管辖异议，本院裁定驳回被告四川省阿尔文建设有限公司对本案提出管辖异议，被告四川省阿尔文建设有限公司不服该裁定，提起上诉，巴中市中级人民法院作岀裁定：驳回上诉，维持原裁定。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告重庆市诚航建筑劳务有限公司法定代表人张晓兰的委托代理人彭玉平、王成海,被告四川省阿尔文建设有限公司法定代表人刘运中的委托代理人孙涛、刘权漫,被告四川华富利置业有限公司法定代表人王爱民的委托代理人陈刚均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告重庆市诚航建筑劳务有限公司诉称：2014年2月26日原告与中航长城大地建工集团五洲工程有限公司签订《建筑工程施工劳务及周辅助材承包合同》，约定中航长城公司将四川省平昌县华富利公园城项目的土建基础、主体周辅料劳务工程分包给原告施工，工程总造价约2800万元，保证金250万元。合同签订后，原告按规定缴纳了250万元保证金，并按中航长城公司的要求进场施工。同年5月30日中航长城公司将该工程转让给四川省阿尔文建设有限公司，阿尔文公司通知原告，接替中航长城公司继续履行原告与中航大地公司签订《建筑工程施工劳务及周辅助材承包合同》，阿尔文公司在该合同上签字确认，之后原告继续按原合同施工。从2014年9月开始，因阿尔文公司无法提供混疑土导致工地无法施工，阿尔文公司以资金周转困难让原告垫付了50万元混疑土货款。2015年11月6日阿尔文公司以四川华富利置业有限公司欠工程款导致其无法按时付款为由通知原告解除合同，请求人民法院判决四川省阿尔文建设有限公司立即支付原告工程款3608714元（不含已付6950000元）、解约损失3053493元（暂计算至2016年4月26日）及钢管、扣件、顶托、接头至2016年4月26日止按每天957.70元/天计算租金损失,塔机自2016年4月26日起至还清之日止按10000元/月计算租金损失,退还工程保证金2500000元及自2015年11月18日起至付清之日止按月利3%计算利息,退还原告垫付工程材料款500000元,四川华富利置业有限公司在未付工程款范围内承担连带责任，二被告承担本案的诉讼费、保全费。
被告四川省阿尔文建设有限公司辩称：原告所诉不实，我公司未承建四川省平昌县华富利公园城项目，也未与原告签订《建筑工程施工劳务及周辅助材承包合同》，也未给原告支付过工程款，解除合同通知书虽是我公司发给原告的，但是笔误应是中止合同通知书，现我公司不应承担任何责任，请求人民法院驳回原告对我公司的起诉。
被告四川华富利置业有限公司辩称：我公司将四川省平昌县华富利公园城项目发包给四川省阿尔文建设有限公司，四川省阿尔文建设有限公司将该工程劳务分包给原告属实，但该工程未峻工，也未结算，并且我公司于2015年8月14日与四川省阿尔文建设有限公司签订《在建工程转让协议书》，以22200000元将四川省平昌县华富利公园城项目转让给四川省阿尔文建设有限公司，我公司不欠四川省阿尔文建设有限公司工程款，现四川省阿尔文建设有限公司欠我公司转让款，我公司不应承担支付原告工程款的责任，而且原告要求我公司承担连带责任，于法无据，恳请人民法院驳回原告对我公司的起诉。
经审理查明，2014年1月9日四川华富利置业有限公司将华富利-
公园城综合楼、公园商业广场发包给四川省阿尔文建设有限公司承建，双方并签订了《建设工程施工合同》，约定：开工日期2014年2月16日（具体开工日期按监理通知），竣工日期2016年2月15日，合同工期总日历天数720天，合同价款约4000万元（最终以工程量清单结算为准）。2014年2月26日中航长城大地建工集团五洲工程有限公司与重庆市诚航建筑劳务有限公司签订《建筑工程劳务及周辅材承包合同》，约定：将平昌县华富利工业园城项目工程的土建基础、主体人工劳务工程及周辅材分包给重庆市诚航建筑劳务有限公司施工，建筑面积约71000平方米，该土建工程的基础、主体周辅料及劳务工程造价约28000000元（最终以设计施工图纸上的实际面积及实际发生的工程量结算造价），重庆市诚航建筑劳务有限公司承包以上工程严格按照合同文件、施工图纸内容施工，按建筑面积总造价包干进行结算（建筑面积按四川省现行建筑面积计算规则进行计算），承包单价为400元每平方米（此单价不包括20000元以外的设计变更内容和税费，税费由中航长城大地建工集团五洲工程有限公司负责，该工程设计变更费用在20000元以内的，由重庆市诚航建筑劳务有限公司自行负责，超出20000元以外的，中航长城大地建工集团五洲工程有限公司应给重庆市诚航建筑劳务有限公司另计费用），主体土建工程工作内容按合同文件、施工图纸、设计变更内容及说明以及本合同承包范围的条款执行，包干价格中含承包范围内的所有辅材及周材、工具、各类机械费、人工费、塔吊租金、塔吊安装费、拆除费、塔吊操作人工费、提升机或施工电梯等设备的相关费用（其中含塔吊等大型机械设备的进出场费及验收费用在内），所有建筑架管扣件及周材、辅材、铁丝、小五金、施工管理费、安全费、保管费、安全设施费等全部在此承包单价内。工程款付款方式及时间，在第一次拨款后，重庆市诚航建筑劳务有限公司每月25日前向中航长城大地建工集团五洲工程有限公司提交每月完成的工程量，中航长城大地建工集团五洲工程有限公司在次月10日内支付75%的工程进度款，单位工程完工后一个月内中航长城大地建工集团五洲工程有限公司再付给重庆市诚航建筑劳务有限公司总工程量的10%，余下工程款待单位工程竣工验收合格后3个月内中航长城大地建工集团五洲工程有限公司再次向重庆市诚航建筑劳务有限公司支付工程款达到97%，预留工程款造价的3%作为保修金。在承包工程中综合楼装饰完工后一月内中航长城大地建工集团五洲工程有限公司退还重庆市诚航建筑劳务有限公司入场时交的保证金1000000元，所剩下的1500000元质量保证金在高层商业楼主体验收合格后一次性退还（保证金不计息）。同月28日重庆市诚航建筑劳务有限公司支付给四川省阿尔文建设有限公司保证金2500000元。后四川华富利置业有限公司将其开发华富利-
公园城项目工程承建单位中航长城大地建工集团五洲工程有限公司更换为四川省阿尔文建设有限公司，四川省阿尔文建设有限公司将2014年2月26日中航长城大地建工集团五洲工程有限公司与重庆市诚航建筑劳务有限公司签订《建筑工程劳务及周辅材承包合同》中的工程承包单位更换为四川省阿尔文建设有限公司，并加盖了印章，2014年5月30日四川省阿尔文建设有限公司书立了《承建单位更换（合同变更声明）》：2014年2月26日重庆市诚航建筑劳务有限公司与中航长城大地建工集团五洲工程有限公司平昌项目部承建的四川华富利置业有限公司工程华富利公园城（综合楼、公园商业广场），工程地点平昌县星光工业园区，签订的建筑工程施工劳务及周材承包合同，因业主（开发商）要求和各种原因，承建单位必须更换，为保证劳务合同继续生效，对该劳务合同特此声明和补充如下：中航长城大地建工集团五洲工程有限公司平昌项目部不承担该合同中的所有内容和条款责任，在原劳务合同甲乙双方签字盖章处加盖的承建单位四川省阿尔文建设有限公司及项目承包人胡安辉印章，履行中航长城大地建工集团五洲工程有限公司平昌项目部与重庆市诚航建筑劳务有限公司彭玉平签订的建筑工程施工劳务及周材承包合同中全部内容和条款，原劳务合同内容和所有条款及劳务保证金收据以及补充条款都具备同等的法律效力。2014年2月28日重庆市诚航建筑劳务有限公司代理人彭玉平支付四川省阿尔文建设有限公司平昌县工业园华富利公园城劳务保证金2500000元，同时胡安辉书立了收据。同年3月重庆市诚航建筑劳务有限公司进入该工地施工,2014年8月27日四川省阿尔文建设有限公司项目经理冯春松对基础劳务工程量结算为447965元,并签字确认。2014年9月3日重庆市诚航建筑劳务有限公司代为四川省阿尔文建设有限公司垫付平昌旭城商品混凝土有限公司商品混凝土500000元。2014年9月26日该工程因四川省阿尔文建设有限公司混凝土资金不到位停工至今。2014年11月3日四川省阿尔文建设有限公司出具《委托书》：本委托书声明：本人刘运中系四川省阿尔文建设有限公司的法定代表人，现委托四川华富利置业有限公司把平昌县星光工业园华富利.公园城项目的所有劳务费用直接付给重庆市诚航建筑劳务有限公司，本人承认贵公司付款支出的所有劳务费用是四川华富利置业有限公司付给我公司平昌县星光工业园华富利.公园城项目的工程进度款，并承担相应的法律责任。四川省阿尔文建设有限公司（印章）；当天四川省阿尔文建设有限公司出具《授权委托书》：本委托书声明：本人刘运中系四川省阿尔文建设有限公司的法定代表人，现授权四川省阿尔文建设有限公司的胡安辉，全权处理平昌县星光工业园华富利.公园城项目的所有事宜：该项目所有材料费、机械费、人工费的支出由胡安辉签字确认后，我公司均予认可，并承担相应的法律责任。四川省阿尔文建设有限公司（印章）。2014年11月15日四川省阿尔文建设有限公司胡安辉对重庆市诚航建筑劳务有限公司所做工程结算应付劳务工程款6176258.60元,双方并签订了《工程款确认单》。四川省阿尔文建设有限公司项目经理冯春松对重庆市诚航建筑劳务有限公司2014年4月11日至2015年1月25日所做劳务现场收方单、工程量签证单、工程结算表、派工单等签字确认，四川省阿尔文建设有限公司应付重庆市诚航建筑劳务有限公司劳务费232194.40元。2014年11月30日、12月31日、2015年1月15日四川省阿尔文建设有限公司胡安辉对华富利公园城停工待料损失2014年8月26日至9月4日、2014年9月26日至30日期间为792584.40元，2014年10月、11月、12月为488828.60元，2015年1月1日至1月15日为161821.50元，并签字予以确认。2015年8月30日、2015年11月30日四川省阿尔文建设有限公司项目经理冯春松分别对华富利公园城停工待料损失2015年1月15日至2015年8月30日为2764916元、2015年9月1日至2015年11月30日为826903元。2015年6月10日四川省阿尔文建设有限公司与重庆市诚航建筑劳务有限公司签订《协议》：双方协商，共同就平昌县工业园区华富利公园城项目建设方拖欠施工方工程款和劳务费一事达成如下协议,几方共同遵守执行。一、阿尔文南充分公司派二人，阿尔文总公司派一人，劳务公司派二人共五人共同出面，请求平昌县政府出面解决问题。二、派人方各自负责派出人员的工资和一切费用。三、三方工作小组从即日起到全部工程款和劳务费全部收回为止。四、三方工作小组由杨波（律师）、冯春松（项目经理）负责，劳务公司由彭玉平负责。五、阿尔文公司承诺，尽全力在2016年1月30日内彻底解决本工程的劳务工资全部问题。如劳务公司不积极配合，责任自负。2016年1月30日前所发生的该项目的劳务费用，阿尔文公司予以认可。七、本协商意见，由阿尔文总公司负责人、阿尔文南充分公司负责人、劳务公司负责人三方签字生效。阿尔文总公司（四川省阿尔文建设有限公司印章）：刘运中（指印）阿尔文南充分公司：任建宏（指印）劳务公司：彭玉平（指印）二0一五年六月十日。2015年8月14日四川华富利置业有限公司与四川省阿尔文建设有限公司签订《在建工程转让协议书》，约定：四川华富利置业有限公司将平昌县江口镇星光工业园区华富利公园城项目所有土地及在建工程以22200000元转让给四川省阿尔文建设有限公司，但合同至今未履行。2015年11月6日四川省阿尔文建设有限公司向重庆市诚航建筑劳务有限公司发出《解除合同通知书》,其具体内容为,重庆市诚航建筑劳务有限公司:我单位与贵单位签订了《建筑工程施工劳务及周辅材承包合同》，由贵单位承包施工平昌县华富利工业园劳务及周辅材。该工程因业主单位四川华富利置业有限公司违反《建设工程施工合同》约定，未能按时拨付工程款，现四川华富利置业有限公司与我单位解除了《建设工程施工合同》，故我单位与贵单位签订的《建筑工程施工劳务及周辅材承包合同》无法实际履行完毕。据此，特致函贵单位:解除我单位与贵单位签订的《建筑工程施工劳务及周辅材承包合同》。贵单位及时清理退场并与我单位办理相关结算手续。同月11日重庆市诚航建筑劳务有限公司收到后，于2015年12月24日给四川省阿尔文建设有限公司发出《通知函》：我司于2015年11月17日收到贵司单方解除了与我司签订的《建筑工程施工劳务及周辅材承包合同》后，我司派了大量的人员将外架拆除并已归还,但第三层楼盖膜板已经支撑完好及柱、梁、板钢筋安装完好等待混凝土浇灌，导致内架无法拆除，租赁的钢管、扣件、顶丝、57接管无法归还，租赁（无法归还）钢管61801.6米、扣件38320个、顶丝4569个、57接管748棵，现租赁公司要求我司及时归还并支付租赁费用，鉴于你公司违约，造成的租赁费用和赔偿均由你公司承担。按租赁合同约定赔付单价，钢管12.5/米、扣件5元/个、顶丝10元/个、57接管7元/棵,无法拆除部分钢管、扣件、顶丝、57接管赔偿支付合计1015046元。
同时查明,2014年3月25日、5月19日、7月8日重庆市诚航建筑劳务有限公司在重庆市永性五交化有限公司、涪陵区世陵机械厂购买了350强制搅拌机15000元、250搅拌机卧式4500元、钢筋弯曲机2台56**元、切断机2台70**元、焊机2台48**元、自动弯机2台36**元、自动钢筋调直机2台130**元，钢筋螺纹滚丝机2台128**元；2014年4月9日壁山县明华建筑设备租赁站与四川省阿尔文建设有限公司、重庆市诚航建筑劳务有限公司签订《建筑设备材料出租合同书》，约定四川省阿尔文建设有限公司、重庆市诚航建筑劳务有限公司租赁壁山县明华建筑设备租赁站钢管、扣件、顶托、接头管、57接管，并对租赁物件数、租金、上下车费均进行了约定，2015年2月17日重庆市壁山区人民法院主持调解达成协议：四川省阿尔文建设有限公司欠壁山县明华建筑设备租赁站截止2015年1月18日租金343886.31元、小件赔偿款887.50元、清理费4415.52元、违约金104756元，合计453945.33元，由四川省阿尔文建设有限公司给付壁山县明华建筑设备租赁站租金300000元、诉讼费12536元、其他损失赔偿费37464元，合计350000元（已给付），自2015年1月19日之后的租金等仍按《建筑设备材料出租合同书》执行，如果未按合同约定支付租金，四川省阿尔文建设有限公司向壁山县明华建筑设备租赁站支付违约金104756元，同时按钢管12.5/恨、扣件5元/套、顶托10元/根、57连接管6.50元/个折价赔偿未退还租赁物损失。2014年4月28日重庆市诚航建筑劳务有限公司租赁达州市三禾建筑起重设备安装有限公司平昌分公司塔机两台，彭玉平与达州市三禾建筑起重设备安装有限公司平昌分公司签订《建筑机械租赁合同》，约定：进出场费33600元，塔机每台每月租金10000元。2015年12月7日重庆市诚航建筑劳务有限公司给达州市三禾建筑起重设备安装有限公司平昌分公司发出通知函：及时拆除塔机并与我司办理结算，但达州市三禾建筑起重设备安装有限公司平昌分公司至今未拆除塔机。2014年7月1日重庆市诚航建筑劳务有限公司租赁平昌县第二建筑工程公司钢管、扣件、顶托、脚手架、铁架板、电动吊篮，双方并签订了《建筑机械设备租赁合同》，从2014年9月17日至2015年1月31日将该租赁物全部退还。四川省阿尔文建设有限公司、四川华富利置业有限公司共支付重庆市诚航建筑劳务有限公司7950000元(其中四川省阿尔文建设有限公司支付250000元,四川华富利置业有限公司共支付7700000元)；四川华富利置业有限公司现将华富利公园城项目另行发包给他人承建。
本院认为，被告四川省阿尔文建设有限公司、四川华富利置业有限公司之间自愿签订的《建设工程施工合同》，以及原告重庆市诚航建筑劳务有限公司与被告四川省阿尔文建设有限公司自愿签订的《建筑工程劳务及周辅材承包合同》，并不违反法律规定，合法有效，2015年11月6日被告四川省阿尔文建设有限公司解除与原告重庆市诚航建筑劳务有限公司签订的《建筑工程劳务及周辅材承包合同》，原告重庆市诚航建筑劳务有限公司收到《解除合同通知书》后未提出异议，视为双方协商同意解除该合同，但被告四川省阿尔文建设有限公司应支付重庆市诚航建筑劳务有限公司下欠劳务费和垫付混凝土款,并赔偿停工待料时至解除合同时，以及拆除租赁物合理期间（停工至2015年11月30日）给重庆市诚航建筑劳务有限公司造成的经济损失,其损失以四川省阿尔文建设有限公司工作人员签字认可金额为准，同时应返还重庆市诚航建筑劳务有限公司缴纳保证金,四川华富利置业有限公司作为该工程业主,虽抗辩现不欠四川省阿尔文建设有限公司工程款，并提供了2015年8月14日与四川省阿尔文建设有限公司签订《在建工程转让协议书》，将平昌县江口镇星光工业园区华富利公园城项目所有土地及在建工程以22200000元转让给四川省阿尔文建设有限公司，但合同至今未履行，而且四川华富利置业有限公司现将该工程转包给他人承建，证明未实际转让,故四川华富利置业有限公司不欠四川省阿尔文建设有限公司的抗辩理由不成立，根据相关法律规定，现四川华富利置业有限公司应在欠付四川省阿尔文建设有限公司工程款限额内,对重庆市诚航建筑劳务有限公司承担支付责任;四川省阿尔文建设有限公司抗辩未承建华富利-
公园城项目,未与原告签订《建筑工程施工劳务及周辅助材承包合同》，也未给原告支付过工程款,合同上所盖公章是虚假的,即使该事实成立，但2015年6月10日四川省阿尔文建设有限公司与重庆市诚航建筑劳务有限公司签订《协议》,以及2015年11月6日四川省阿尔文建设有限公司向重庆市诚航建筑劳务有限公司发出《解除合同通知书》,证明四川省阿尔文建设有限公司是对《建筑工程施工劳务及周辅助材承包合同》的追认，现应对原告履行支付下欠劳务费等费用和赔偿损失的义务，故其抗辩理由依法不能成立。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十三条、之规定，判决如下：
一、被告四川省阿尔文建设有限公司支付下欠原告重庆市诚航建筑劳务有限公司劳务费6856418元、垫付混凝土款500000元，合计7356418元。
二、被告四川省阿尔文建设有限公司返还原告重庆市诚航建筑劳务有限公司保证金2500000元。
三、被告四川省阿尔文建设有限公司赔偿原告重庆市诚航建筑劳务有限公司停工期间经济损失5035053.50元。
上述一、二、三项判决共计14891471.50元，减去已支付7950000元,下余6941471.50元,限被告四川省阿尔文建设有限公司在判决生效后十日内付清，被告四川华富利置业有限公司在欠付被告四川省阿尔文建设有限公司工程款限额内，对原告重庆市诚航建筑劳务有限公司承担直接支付责任。
如果当事人未按本院指定期限，履行金钱给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五＋三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费88256元，由被告四川省阿尔文建设有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，并预交上诉费88256元,上诉于四川省巴中市中级人民法院。
审 判 长 李大凯
人民陪审员 王心会
人民陪审员 肖岚芳
二〇一六年六月十二日
书 记 员 冉志敏