新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2018)新01民终352号
上诉人（原审原告）：新疆欣兴四通劳务有限公司，住所地乌鲁木齐市新市区。
法定代表人：付爱荣，该公司总经理。
委托诉讼代理人：吴勇，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄洁鋆，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司，住所地乌鲁木齐县。
法定代表人：黄河，该公司市场部总监。
委托诉讼代理人：何宇，新疆鼎信旭业律师事务所律师。
上诉人新疆欣兴四通劳务有限公司（以下简称四通公司）因与上诉人新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司（以下简称丝路公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服乌鲁木齐县人民法院(2017)新0121民初1113号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人四通公司的委托诉讼代理人吴勇与上诉人丝路公司的委托诉讼代理人何宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人四通公司上诉请求：1、撤销一审判决第三项，改判丝路公司支付材料款268,850.4元；2、撤销一审判决第四项，改判丝路公司支付劳务费25,000元；3、判令丝路公司承担本案一、二审的全部诉讼费用。事实和理由：1、一审法院认为我公司为工程第二层施工而采购的材料并未因工程停止施工而产生损坏或者不能继续使用，认定我公司并未产生材料费损失有误。我公司与丝路公司签订的《低温地板发热电缆采暖工程》系双方依法签订的合同，合法有效，合同附件《丝绸之路滑雪场大厅及酒店发热电缆采暖工程报价单》明确约定了单位平方米造价中含材料的造价，故我公司的承包方式为包工包料，我公司依照工程合同有采购义务，丝路公司依约有付款义务。涉案工程因丝路公司原因终止第二层施工时，我公司已经购买了施工材料，丝路公司应依约向我公司支付该材料款。一审法院认为我公司为第二层施工采购的材料在客观上并未受损，并非不能继续使用，故认为我公司未遭受材料费损失，与事实不符。2、丝路公司通知我公司第二层停止施工时，丝路公司即构成违约，对我公司应承担违约责任。因丝路公司迟迟不通知我公司对第二层进行施工，造成我公司工人窝工损失。我公司按照报价单中约定的人工费计算窝工期间的劳务费用，符合法律规定。我公司是劳务公司，与丝路公司签订合同的目的是为了赚取劳务费，要求丝路公司支付劳务费合法有据。
上诉人丝路公司辩称，四通公司没有证据证明其准备了材料，购买材料的票据不能证明是用于涉案工程，四通公司施工温度过低，一审判决未支持其劳务费正确。
上诉人丝路公司上诉请求：1、改判我公司支付四通公司工程款136,908.36元；2、一、二审诉讼费由四通公司承担。事实和理由：一审判决对四通公司雪具大厅二楼施工面积计算有误，导致应支付工程款数额有误。依法应予纠正。我公司雪具大厅二楼施工面积为3,678平方米，其中四通公司施工部分共计2,370平方米，其余面积双方口头约定不施工，故四通公司的工程款应当据实予以结算，未施工部分应予扣除。
上诉人四通公司辩称，丝路公司的请求没有法律依据，我公司已经完成施工，丝路公司应当支付工程款。
四通公司向一审法院起诉请求：1、判令丝路公司支付所欠工程款224,888.56元；2、判令丝路公司按月利率4.875‰支付所欠工程款利息21,926.63元，并按月利率4.875‰承担2017年8月30日至实际还款之日期间的利息；3、判令丝路公司赔偿材料损失268,850.4元；4、判令丝路公司赔付劳务损失费25,000元；5、判令丝路公司承担本案诉讼费、送达费、保全费、鉴定费等全部诉讼费用。
一审法院认定事实：2015年10月，四通公司同丝路公司签订《低温地热板发热电缆采暖工程合同》，约定工程名称：第十三届冬季运动会运动员接待中心电采暖工程。工程地点：乌鲁木齐水西沟镇。项目名称：电采暖工程。承包范围：1、承包范围：温控器以内的电采暖施工。主要材料品牌及型号：发热电缆安泽单导线功率18.5W/m,温控器AZ-105，双温双控，保温板及辅材地产，提供所用材料的合格证及检验报告。合同工期暂定2015年10月8日开工，2015年10月30日竣工，有效工期22天，按甲方通知日期进场之日起算。合同价款:施工面积6688平方米施工单价，合同总价6688平方米×104.67元/平方米=700,032元，承包方提供正规的建安发票，注：以上为暂定面积，上述单价为核定价格，单价不再随市场变化做调整，面积计算方式以自然层面积计算。工程量如果增加后期可追加经济签证。付款方式:合同签订后，发包方支付承包方合同总价款的30%，隐蔽工程施工完毕，发包方支付合同总价的40%的工程款，温控器安装完毕支付合同总价的15%，工程整体验收完毕支付合同的10%，剩余合同总价的5%两个采暖期且无保修责任后7个工作日发包方一次性支付给承包方。合同约定了双方的权利义务。四通公司签署日期为2015年10月7日，丝路公司签署日期为2015年10月23日。合同签订后，四通公司组织人员并根据丝路公司提供的三层平面图完成了双方合同约定的一层（双方所称三层）电采暖安装施工，并于2015年12月交付丝路公司使用。合同约定的第二层（即双方所称第四层）因丝路公司未提供相应的施工图纸通知四通公司施工而停止施工。四通公司根据图纸已完成的一层（双方所称三层）施工面积为3678.3平方米，总计价款为385,007.66元。2015年12月31日，因四通公司调试温控器时发现丝路公司使用材料会影响实际供暖效果，向丝路公司发出联系单，丝路公司李建宏于2016年4月11日在该联系单签署了“情况属实，但要经过全面测试是否铺装后的差异”的意见。2016年6月8日，四通公司同丝路公司核对所施工工程账目并提交一份对账明细，该明细第四条为第十三届冬季运动会接待中心电采暖工程对账明细，显示：合同金额：700,032元，已开票：2015年11月25日开票700,032元，已付款2015年11月12日收款5万元，2015年12月25日收款合10万元，未付款550,032元其中工程款未付51,503.4元质保金35,001.6元。丝路公司财务人员在该处注明：截止到2016年6月29日收到四通公司开来发票700,032元，共支付工程款15万元，双方对账一致。丝路公司向四通公司支付了15万元工程款，尚欠四通公司已完工部分工程款235,007.66元未付。2016年8月19日，四通公司因四层施工问题向丝路公司发出内容为“兹有我单位新疆欣兴四通劳务有限公司负责施工“第十三届冬季运动会接待中心电采暖工程”项目，在2015年12月此项目的三楼已经施工完毕，调试以后已进入正常适用。四楼因工期较紧，与甲方商议后，将项目施工所需要的电缆暂放置于我公司库房。但因没有施工，2015年11月至今电缆还在我公司放置，给我公司造成了很多不便，望贵公司尽快安排施工，尽早解决以上问题”的工作联系单，丝路公司工作人员丁尔斌签署收到了的意见。2017年5月8日丝路公司给四通公司发出函，以四通公司所完成工程部分质量问题为由不再要求履行该合同。因该工程款支付问题协商未果，四通公司向一审法院起诉，提出了上述诉讼请求。
一审法院认为，依法成立的合同受法律保护。四通公司同丝路公司签订的《低温地热板发热电缆采暖工程合同》，系双方当事人协商一致的意思表示，内容不违反法律规定，应属有效合同。四通公司按照合同约定进行施工完成了丝路公司的运动员接待中心三层电热采暖工程并交付丝路公司使用已经超过两年，该部分施工面积为3678.3平方米，合同约定的第四层未施工也并非四通公司造成，丝路公司以四通公司已完成工程质量问题发函解除该合同，四通公司并无过错，丝路公司应当根据双方约定的单价计算并支付四通公司已完工程量的工程款为385,007.66元（104.67元/平方米×3678.3平方米），丝路公司向四通公司支付了15万元工程款，尚欠235,007.66元未付，四通公司要求丝路公司支付所欠工程款224,888.56元的诉讼请求，符合法律规定，予以支持;四通公司要求丝路公司按月利率4.875‰支付所欠工程款224,888.56元自2015年12月31日至2017年8月30日期间利息21,926.63元，并按月利率4.875‰承担2017年8月30日至实际还款之日期间的利息的诉讼请求，因四通公司所施工工程完工并交付使用后,双方于2016年6月29日核对已完工工程款账目,所欠付工程款的利息损失应当自双方核对账目之日起算，即以其主张的工程款224,888.56元按月息4.875‰自2016年6月30日计算至2017年8月30日期间共计426天的利息为15,567.91元(224,888.56元×4.875‰÷30天×426天),并按月息4.875‰自2017年8月31日计算至付清该笔欠款之日期间的利息,对四通公司该项诉讼请求,一审法院予以支持,应以一审法院确定的计算方法及数额为准;四通公司要求丝路公司支付材料款损失268,850.4元的诉讼请求，虽然提供了联系单、增值税发票等证据用来证明其主张的该项费用，因双方对该四层停止施工经过协商，其提供的证据不能证明所购买的材料因该工程停止施工产生损坏或者不能继续使用，确实给其造成了材料费损失,对四通公司该项诉讼请求，不予支持；四通公司要求丝路公司支付劳务损失费25,000元的诉讼请求，并未提供证据证实，一审法院不予支持；丝路公司提出四通公司提交的图纸及经济签证及联系单上签名的丁尔斌并非其工作人员而不认可上述证据，但并未提供证据证明其向四通公司提交了其认可的施工该图纸及联系单，也未提交证据否定四通公司所提交的证据，丝路公司的辩解意见,一审法院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百七十九条第一款第七项、第八项、《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，一审判决：一、新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司于判决生效后十日内一次性向新疆欣兴四通劳务有限公司支付工程款224,888.56元;二、新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司于判决生效后十日内一次性向新疆欣兴四通劳务有限公司支付所欠工程款224,888.56元的利息15,567.91元，并按月利率4.875‰承担所欠工程款224,888.56元自2017年8月31日至实际还款之日期间的利息;三、驳回新疆欣兴四通劳务有限公司要求新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司赔偿材料损失268,850.4元的诉讼请求；四、驳回新疆欣兴四通劳务有限公司要求新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司赔偿劳务损失费25,000元的诉讼请求。
二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审法院查明的事实及认定的证据予以确认。
本院认为，四通公司与丝路公司签订《低温地热板发热电缆采暖工程合同》约定，四通公司为丝路公司进行电采暖工程施工。施工方式为包工包料。合同签订后，四通公司按照丝路公司提供的三层平面图完成了合同中约定的一层（双方所称三层）电采暖安装施工，并于2015年12月交付丝路公司使用，四通公司与丝路公司之间形成建设工程施工合同关系。依据《建筑企业资质标准》规定，从事建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程即在不改变主体结构的前提下的水、暖、电及非承重墙的改造，应当由具有相应资质的建筑企业进行。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。四通公司并无相应的建筑施工企业资质，其与丝路公司签订的《低温地热板发热电缆采暖工程合同》为无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，四通公司施工完成合同中约定的一层（即双方所称第三层），并于2015年12月交付丝路公司使用，丝路公司应当向四通公司支付相应的工程款。关于工程款的支付，四通公司可以参照合同约定要求丝路公司支付工程价款。合同中约定按照施工面积计算，面积计算方式以自然层面积计算。丝路公司上诉称，应当扣减未施工部分的面积，对此四通公司不予认可，丝路公司亦未提交证据证明双方关于工程款的计算方式已作出变更，故对丝路公司上诉称应当对未施工部分予以扣减的上诉理由，本院不予采信。一审判决按照施工图纸确定施工面积为3687.3平方米并无不当，本院予以确认。对丝路公司要求对一审判决认定的工程款予以改判的上诉请求，本院不予支持。
关于四通公司上诉要求丝路公司赔偿材料损失及赔偿劳务费损失的上诉请求，本院认为，四通公司提交的证据不足以证明其在施工过程中，因停止施工造成了其所主张的材料及人工损失的事实，不能证明该损害已发生且已造成其损失，故对四通公司要求丝路公司要求赔偿的上诉请求，本院不予支持。
综上所述，四通公司、丝路公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定法律关系有误，但判决结果正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费四通公司已预交5,707.76元，丝路公司已预交2,370.96元，由四通公司、丝路公司各自承担。
本判决为终审判决。
审判长 曾 敏
审判员 王 宏
审判员 黄淑梅
二〇一八年二月十一日
书记员 姚 雷