天津市河北区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)津0105民初5453号
原告：王俊岭，女，1955年4月17日出生，汉族，冠生园食品有限公司退休职员，住天津市南开区。
委托诉讼代理人：万志薪，天津茹是律师事务所律师。
原告：范立刚，男，1954年6月5日出生，汉族，无职业，住天津市南开区。
委托诉讼代理人：万志薪，天津茹是律师事务所律师。
被告：天津信义房地产投资有限公司，住所地天津市河北区王串场一号路与正义道交汇处东南侧波莹公寓11-3-232。
法定代表人：杨永江，该公司总经理。
委托诉讼代理人：张艳，天津益清律师事务所律师。
原告王俊岭、范立刚与被告天津信义房地产投资有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年7月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王俊岭、范立刚的委托诉讼代理人万志薪，被告天津信义房地产投资有限公司的委托诉讼代理人张艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
王俊岭、范立刚向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告赔偿原告自2016年10月1日起至2017年5月9日止的违约金1963.18元、利息23721.79元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：我与被告系商品房买卖合同关系，由我购买被告开发并预售的河北区商品房住宅一套。2014年7月21日，我与被告签署了《天津市商品房买卖合同》。合同签订后，我依约将房款向被告付清，履行了买受人应尽的付款义务。2016年10月1日，我准时按被告约定的时间办理入住领取了入住钥匙。办理入住手续后，我听小区其他业主讲被告在给我办理入住手续的时候并没有取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。后被告公司工作人员虽屡次承诺取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的日期却从未兑现，我才发觉自己彻底被骗。此后我多次找被告主张按合同约定要求其承担违约责任亦无果，我方认为，住宅商品房关系到购房人的基本生活，由于被告存在违法、违规逾期交房的违约行为，为维护我自身的合法权益故诉至法院要求判如所请。
天津信义房地产投资有限公司辩称，首先，2016年10月1日，原告已经取得了涉诉房屋的钥匙，办理了入住手续，我方已经履行了合同义务，不应当承担违约责任。其次，涉诉房屋是否取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，不影响房屋的实际交付。第三，普吉家园小区项目已经于2017年5月9日取得了《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。第四，被告之所以未能在2016年9月30日之前取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》系因不可抗力导致。我市在达沃斯论坛、APEC会议及中、高考期间以及遇重污染天气时，根据市政府、建委的指示，限制或停止一切工程施工，因而导致拖慢施工进度，未能如期取得交付使用证，究其原因系因不可抗力所致。此外，我方未能于2016年9月30日前取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，也有天津市城市基础设施配套办公室对配套设施未如期交付的因素。故望贵院依法查明案件事实，驳回原告的全部诉讼请求。
本院经审理认定事实如下，2014年7月21日，原告与被告天津信义房地产投资有限公司签订了《天津市商品房买卖合同》一份，合同约定，原告购买被告开发建设的坐落河北区住宅房屋一套，总房款888318元；商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后方可交付，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。被告于2016年9月30日前，将符合上述条件的商品房交付原告使用，如遇不可抗力，不能履行合同的，予以延期处理。被告逾期交付商品房的处理为：除遇不可抗力外，被告如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，原告有权向被告追究已付款利息，利息自合同约定被告应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，原告在向被告追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定，追究被告违约责任，即合同继续履行。被告应支付原告已付款利息，利息自合同约定被告应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，被告还应每日按商品房价款的万分之0.1向原告支付违约金。同时在合同附件六：即《补充合同》第八条约定：不可抗力。不可抗力是指：不可预见、不能避免、不能克服的等客观情况，包括但不限于交通管制、市政停水、停电、新颁布的法律法规变更、政策变化、政府主管部门指令、恶性××、自然灾害、战争、社会动乱等。如因上述不可抗力情况而引发的合同迟延履行、履行不能等情形，被告对此不承担任何责任。此外，双方还对其他相关权利义务进行了约定。合同签订后，原告如约向被告支付了全部房款。
另查，自原、被告于2014年7月21日签订《天津市商品房买卖合同》后，原告所购楼盘施工建设期间，出现重污染天气为：2014年12月28日-2014年12月30日3天、2015年6月26日-2015年6月29日4天、2015年8月11日-2015年8月14日4天、2015年10月14日-2015年10月17日4天、2015年11月14日-2015年11月15日2天、2015年11月27日-2015年12月2日6天、2015年12月6日-2015年12月10日5天、2015年12月11日-2015年12月31日21天、2016年1月13日-2016年1月16日4天、2016年3月14日-2016年3月18日5天、2016年4月13日-2016年4月15日3天，合计61天。被告按照天津市环境保护局发布重污染天气黄色预警，启动Ⅲ级应急响应措施的要求，施工现场停工治理扬尘并在施工监理日志中对停工期间予以记录。
再查，2016年9月底被告工作人员通知原告可以办理入住手续，2016年10月1日按照约定时间，原告携带相关购房文件到普吉家园底商办理收房手续。此外，2017年5月9日，被告取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。现原告以诉称理由诉至法院要求判如所请，被告以辩称为由表示不同意原告的诉讼请求。
上述事实，有原、被告提供的相关证据材料及庭审笔录予以佐证，本院予以确认。
本院认为，原、被告系商品房买卖合同的需方与供方关系，双方于2014年7月21日签订的《天津市商品房买卖合同》系当事人的真实意思表示，且已实际履行，应依法确认有效，双方当事人均应按照合同的约定享受权利、承担义务。原告如约支付了全部房款后，被告就有义务按照合同约定的时间及条件向原告交付商品房，现虽然被告向原告交付了商品房，但是在交付该房屋时，诉争房屋并未实际取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，不具备合同约定的商品房交付条件。综合考虑原告已于2016年10月1日办理了入住手续一节以及在办理入住手续时诉争房屋未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》一事，对于原告要求被告支付逾期交房违约金及利息的诉讼请求，本院酌情考虑部分予以支持，具体以支持逾期交房违约金及利息的60%为宜。此外，考虑到原、被告补充合同中对不可抗力的约定以及在双方签订合同后，本市因出现重污染天气，根据相关行政部门作出的应急措施要求，被告确实存在现场停工治理扬尘61天的情形，且雾霾天气已被纳入自然灾情，因此被告逾期交房的起算日期应延后61天，即自2016年12月1日起计算。因诉争房屋于2017年5月9日已取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，故被告逾期交房的截止日期应为2017年5月8日。
综上所述，当事人的合法民事权益受法律保护，依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十一条、第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决如下：
一、本判决生效后十日内，被告天津信义房地产投资有限公司以总房款888318元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，向原告王俊岭、范立刚支付自2016年12月1日起至2017年5月8日止的逾期交房利息的60%；
二、本判决生效后十日内，被告天津信义房地产投资有限公司以总房款888318元为基数，按每日万分之0.1的标准，向原告王俊岭、范立刚支付自2016年12月1日起至2017年5月8日止的逾期交房违约金的60%；
三、驳回原告其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费442元，减半收取计221元，由原告承担88.40元，被告承担132.60元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
审判员 杨君
二〇一七年十一月九日
书记员 张可
附：本裁判文书适用条文：
《中华人民共和国合同法》
第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。
格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
第四十一条对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。