吉林省延吉市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）吉2401民初1565-1号
原告（反诉被告）：崔松月，女，朝鲜族，无职业。
委托代理人：金成俊，吉林华烁律师事务所律师。
原告（反诉被告）：朴明哲（系崔松月丈夫），男，朝鲜族，无职业。
委托代理人：金成俊，吉林华烁律师事务所律师。
被告（反诉原告）：延边吴中房地产开发有限公司。
法定代表人：符斌，该公司经理。
委托代理人：鲍丽伟，延边吴中房地产开发有限公司办公室副主任。
原告（反诉被告）崔松月、朴明哲与被告（反诉原告）延边吴中房地产开发有限公司（以下简称吴中公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2016年3月3日受理后，依法由审判员李春独任审判，于2016年4月7日公开开庭进行了审理；2016年7月7日，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告崔松月、朴明哲的共同委托代理人金成俊，被告吴中公司委托代理人鲍丽伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
崔松月、朴明哲起诉称：2015年3月3日，崔松月、朴明哲与吴中公司签订《商品房买卖合同（预售）》，约定崔松月、朴明哲购买吴中公司开发的苏州印象小区24号楼X单元X号，建筑面积为X平方米的房屋，房屋总价款为437581元。吴中公司交房时间为2015年8月30日。吴中公司逾期交付房屋30天，原告要求继续履行合同的，被告应按日以全部房款万分之三的标准支付违约金。合同签订后，原告依约定将全部房款支付给被告，但被告直到2015年11月初才交付商品房，共违约62天。现诉至法院，请求法院判令吴中公司支付逾期交房违约金8139元（437581元×万分之3×62天），并承担本案诉讼费用。
吴中公司答辩称：2015年2月28日，原被告签订了商品房买卖合同，2015年11月3日，原告方办理了收房手续，由于逾期交房，经与临时业主委员会协商同时考虑到2015年夏季延吉市多次遭遇了极端天气，以及因为净水厂整体搬迁全市范围内的停水和发展片区多次大面积的停电，因此，临时业主委员会同意给予被告方10天的不可抗力免责期间。故被告方认为逾期交房期间不应当是62天，而应当是43天（2015年8月31日至2015年10月23日-10天）。
吴中公司反诉称：2015年2月28日，吴中公司与崔松月、朴明哲合意签订第一份商品房买卖合同，双方约定，吴中公司将其开发建设的延吉市苏州印象小区24栋3单元401室以437581元的价格出售给崔松月、朴明哲，崔松月、朴明哲于2015年2月28日前首付177581元后，应于2015年3月28日前付清260000元余款。2015年5月7日，逾期55天后，崔松月、朴明哲才结清余款，且迟延8天收房。故要求崔松月、朴明哲按照合同约定立即支付逾期付房款违约金4290元，支付迟延收房保管费用800元，共计5090元，并承担本案诉讼费用。
崔松月、朴明哲答辩称：一、关于逾期付房款违约金，根据双方签订的《商品房买卖合同（预售）》第七条约定二原告采用公积金贷款方式付款，二原告应于2014年9月28日前支付首期房价款136720元，余款290000元向银行申请贷款支付。二原告按约定支付了首期房价款，而合同中并没有约定余款的支付期限，并且余款的支付取决于银行贷款手续，因此二原告不存在逾期付款的情形，故该主张不应得到支持；二、关于支付迟延收房保管费用，根据《商品房买卖合同（预售）》第十一条第三款的约定，买受人支付逾期收房保管费用的前提是由于买受人原因，导致商品房未能按期交付。但本案中诉争房屋直到2015年10月23日才取得竣工验收备案证明，无法达到合同约定的商品房交付条件，故未能按期交付。吴中公司于2015年10月末通知二原告接收房屋，二原告于2015年11月1日接收房屋，故该主张无事实与法律依据。
经审理查明：2015年2月28日，崔松月、朴明哲与吴中公司签订第一份商品房买卖合同（黄皮），合同约定：崔松月、朴明哲购买吴中公司开发建设的苏州印象小区号建筑面积为88.23平方米的房屋，总价437581元；付款方式为2015年2月28日前首付人民币177581元整，2015年3月28日前支付公积金贷款人民币260000元整；买受人逾期付款的，按逾期时间分别处理，逾期在30日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，按日支付逾期应付款万分之2的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付款之日止，买受人按日支付逾期应付款万分之3的违约金；交房期限：出卖人应当在2015年8月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合合同约定的商品房交付买受人使用；逾期交房的，按逾期时间分别处理：逾期不超过30日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之2的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之3的违约金。房屋交接过程中，如因买受人原因，未能按期交付的，由买受人向出卖人支付100元/日的保管费。
2015年3月3日，就本案诉争房屋，崔松月、朴明哲与吴中公司另行签订第二份商品房买卖合同（预售），合同约定：房屋总价款为437581元，买受人应当于2015年2月28日前支付首期房价款177581元，余款260000元向银行申请贷款支付(未约定贷款付款期限)。除不可抗力外，买受人逾期付款的，按逾期时间分别处理，逾期在30日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之2的违约金；逾期超过30日后，出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之3的违约金。交房条件：商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告，交房时间：2015年8月30日前，出卖人交付房屋时，应当出示建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告，否则，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并承担逾期交付的责任，即按逾期时间分别处理：逾期在30日之内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之2的违约金；逾期超过30日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之3的违约金。交付房屋时，如因买受人原因导致房屋未能按期交付的，由买受人向出卖人支付100元/日的保管费。该合同同时约定：出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式。以邮寄挂号信方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起15日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。双方将第二份商品房买卖合同（预售）在延吉市房产管理局办理备案手续后，崔松月、朴明哲向房产管理部门及住房公积金管理部门办理了剩余房款260000元的公积金贷款手续。2015年5月7日，崔松月、朴明哲的公积金贷款260000元转账至吴中公司银行账户内。2015年9月20日左右，吴中公司电话通知崔松月、朴明哲办理收房手续，崔松月、朴明哲因诉争房屋尚未取得竣工验收备案证明文件，不符合商品房预售合同约定的交房条件而拒绝接收房屋。2015年10月11日，吴中公司向崔松月、朴明哲出具了正式的销售不动产统一发票。2015年10月23日，吴中公司取得竣工验收证明备案文件。2015年11月3日，吴中公司将房屋交付给崔松月、朴明哲。
审理中，吴中公司于2016年8月15日向本院申请撤回反诉请求，本院于2016年8月17日作出（2016）吉2401民初1565号民事裁定书，准许吴中公司撤回反诉请求。
认定上述事实的证据有：商品房买卖合同（预售）、销售不动产统一发票、商品房买卖合同（黄皮）、天气预报和停水通知、银行单位客户专用回单。
本院认为：一、本诉请求是否成立的问题。针对本案诉争房屋，原、被告双方先后签订了两份商品房买卖合同，两份合同区别在于第二份合同没有约定剩余房款的付款期限，且第二份合同约定了比第一份合同更为严格、明确的交房条件，即第一份合同约定依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合合同约定的商品房交付买受人使用，而第二份合同约定出卖人交付房屋时，应当出示建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告，否则，买受人有权拒绝接收。关于两份合同的效力问题，本院认为，针对同一诉争房屋，先后签订两份合同，除当事人特别约定外，通常应视为后签订的合同对先签订的合同进行变更，且第二份合同已经双方当事人在房产管理部门备案登记，现吴中公司主张第二份合同是应房产局规范合同管理的要求，为购房户办理房款贷款手续及备案登记手续而签订，此前的第一份合同并未收回，继续有效，但其并未提供证据证明双方特别约定签订在后的第二份合同不发生效力，故其抗辩理由不成立。崔松月、朴明哲与吴中公司签订的第二份合同，即商品房买卖合同（预售）系双方的真实意思表示，不违反法律法规，该合同合法有效，双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，崔松月、朴明哲按约履行支付购房款的义务，但吴中公司却未能按照合同约定履行按期交付商品房的义务，虽然双方在商品房买卖合同（预售）中约定遭遇不可抗力可免除迟延交付的违约责任，但根据《中华人民共和国民法通则》规定的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。延吉市于2014年8月及2015年7月份开始确实遭遇阴雨天气，在双方签订合同的2015年3月3日前已经出现供水不足、定时供水的情况，且吴中公司主张遭遇极端天气，但根据气象记录，延吉市并未像沿海城市频繁出现具有较强破坏性的暴雨、台风等灾害天气，偶发情况亦不足以客观上造成整个工期的延误，作为开发单位应合理预见，合理安排施工，吴中公司在明知延吉市水源不足、定时供水，签订合同时是应当预见的风险，不属于不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，故吴中公司提供的上述证据并不足以证明不可抗力的客观存在。第二份合同第二十五条约定：“出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均采用书面形式，以（邮寄挂号信）方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起15日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。”而崔松月、朴明哲在该第二份合同中出示记载的通讯地址是“吉林省延吉市公园街园织委五组”。吴中公司于2015年10月23日取得竣工验收备案证明文件，并于2015年10月16日，根据崔松月、朴明哲提供的地址向崔松月、朴明哲以挂号信方式发出收房通知，要求崔松月、朴明哲于2015年10月16日至2015年10月25日期间办理收房手续，吴中公司已按合同约定完成收房通知的送达义务，即使崔松月、朴明哲自称未收到该收房通知亦并不影响送达效力。崔松月、朴明哲应于2015年10月25日收房。买受人崔松月、朴明哲因自身原因于2015年11月3日办理收房手续，故本院确认吴中公司迟延交房时间为2015年8月31日至2015年10月23日，共计54天，吴中公司应支付李国天、朴明姬已交付房价款437581元×万分之3的违约金，即7088元（437581元×3/10000×54天）。
二、反诉请求是否成立的问题。因吴中公司在审理中自愿撤回反诉请求，故本院对吴中公司的反诉请求是否成立不予评判。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第七十七条、第一百一十四条、第一百一十七条、《中华人民共和国民法通则》第一百五十三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告延边吴中房地产开发有限公司于本判决生效后立即支付原告崔松月、朴明哲逾期交付房屋违约金7088元；
二、驳回原告崔松月、朴明哲的其他诉讼请求。
如果被告延边吴中房地产开发有限公司未按本判决指定时间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第一条之规定，以日万分之一点七五的标准支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费50元（崔松月已预交50元），由延边吴中房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院。
审 判 长 李 春
审 判 员 陈 艳
人民陪审员 王树科
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 宋 花