山东省诸城市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鲁0782民初3706号
原告：诸城市华欣铸造有限公司，住所地：诸城市皇华镇平日路西位井子北山。
法定代表人：魏本欣，该公司董事长。
委托诉讼代理人：祝锋启，山东琴岛律师事务所律师。
被告：山东华太地平工程有限公司，住所地：诸城市密州街道高疃社区王家我乐村。
法定代表人：王升太，该公司经理。
原告诸城市华欣铸造有限公司(简称诸城华欣公司)与被告山东华太地平工程有限公司(以下简称山东华太公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人祝锋启、被告山东华太公司法定代表人王升太到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
诸城华欣公司向本院提出诉讼请求：判令被告向原告支付违约金并赔偿损失共计30万元，诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年11月4日及12月22日，原、被告双方分别签订《诸城市华欣铸造有限公司生产车间钛晶地坪施工合同》2份、《诸城市华欣铸造有限公司仓库金刚砂地坪施工合同》1份，合同价款分别为15万元、135720元及79000元，约定被告包工包料为原告的生产车间、仓库等地坪进行施工，施工完毕并经验收合格后交付原告，合同还对完工时间、质量、违约等条款进行了约定，并约定发生纠纷由诸城法院处理。合同签订后被告进行了施工，但工期一拖再拖，质量也一直未达到施工要求，原告多次要求被告返工或重新施工，但被告以各种理由推诿；被告的行为严重侵害了原告的合法权益，导致被告无法进行后续设备安装及生产，并给原告造成了巨大损失。为此，诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。
山东华太公司辩称，根据事实甲方维修产生的费用山东华太公司不否认，只要双方能协商的话山东华太公司尽量协商，维修期限给山东华太公司下达了两次，第一次是因为工期的事不是山东华太公司不去做，五天根本做不完，山东华太公司要求七天，原告说不行，第二次下达还是那个意见。
本院经审理认定事实如下：2017年11月4日，原、被告签订诸城市华欣铸造有限公司生产车间钛晶地坪施工合同，约定由被告承包施工原告的生产车间。工程地点位于诸城市皇华镇，工程于2017年11月30日前交付原告。承包范围及方式为钛晶1#、2#、3#材料全部由被告提供并进行施工。施工面积约2500平方米，最终结算以竣工后实测面积为准。工作内容为混凝土提浆平整后撒钛晶1#材料，钛晶2号施工、养护研磨磨光、喷洒钛晶2#，养护研磨喷洒钛晶3#，渗透磨光、成活。价款及付款方式为钛晶地坪单价60元/平方米，总价款约定为150000元（含钛晶地坪材料及施工），工程竣工后，按实际完成工程量单价进行最终结算。工程单价包括设备及材料费、制作及安装费、检测费、税金等全部费用。被告应当向原告提供11%增值税专用发票。被告施工人员和设备材料入场，钛晶1#施工完成，原告向被告支付工程款的50%，钛晶2#、3#竣工验收合格后2日内，（原告验收时间为钛晶2#、3#完成10日内）被告凭11%全额增值税发票支取工程总价款的40%，剩余10%为质保金，无质量问题一年内付清。合同签订后，被告进场施工，原告支付给被告工程款125000元。
2017年12月22日，原、被告签订诸城市华欣铸造有限公司生产车间钛晶地坪施工合同，约定由被告承包施工原告的生产车间。工程地点位于诸城市皇华镇，工程于2017年12月30日前交付原告。承包范围及方式为商砼混凝土材料、钛晶1#、2#、3#材料全部由被告提供并进行施工。施工面积约870平方米，最终结算以竣工后实测面积为准。工作内容为被告采购含防冻剂商砼进入施工现场，地面清理平整、支模、浇注、混凝土提浆平整后撒钛晶1#材料，钛晶2#材料施工、养护研磨、喷洒钛晶3#，渗透磨光、切割、养护成活。价款及付款方式为钛晶地坪单价156元/平方米，总价款约为135720元（此工程包含：1、厚度为15CM的含防冻剂商砼混凝土地面浇注；2、含钛晶地坪材料以及施工），工程竣工后，按实际完成工程量单价进行最终结算。工程单价包括设备及材料费、制作及安装费、检测费、税金等全部费用。被告应当向原告提供11%增值税专用发票。被告施工人员和设备材料入场，钛晶1#施工完成，原告向被告支付工程款的50%（合计67860元），钛晶2#、3#竣工验收合格后2日内，（原告验收时间为钛晶2#、3#完成10日内）被告凭11%全额增值税发票支取工程总价款的45%（合计61074元），剩余5%为质保金（合计6786元），无质量问题一年内付清。合同签订后，被告进场施工，原告支付给被告工程款39500元。
2017年12月22日，原、被告签订诸城市华欣铸造有限公司仓库金钢砂地坪施工合同，约定由被告承包施工原告的仓库。工程地点位于诸城市皇华镇，工程于2017年12月30日前交付原告。承包范围及方式为商砼混凝土材料、金刚砂材料全部由被告提供并进行施工。施工面积约1000平方米，最终结算以竣工后实测面积为准。工作内容为被告采购含防冻剂商砼进入施工现场，地面清理、支模、浇注、混凝土提浆平整后撒金刚砂材料，收光、切割、养护成活。价款及付款方式为金钢砂地坪单价79元/平方米，总价款约为79000元（此工程包含：1、厚度为10CM的含防冻剂商砼混凝土地面浇注；2、含金钢砂地坪材料及施工），工程竣工后，按实际完成工程量单价进行最终结算。工程单价包括设备及材料费、制作及安装费、检测费、税金等全部费用。被告应当向原告提供11%增值税专用发票。被告施工人员和设备材料入场，金钢砂1#施工完成，原告向被告支付工程款的50%（合计39500元），金钢砂2#、3#竣工验收合格后2日内，（原告验收时间为金钢砂2#、3#完成10日内）被告凭11%全额增值税发票支取工程总价款的45%（合计35550元），剩余5%为质保金（合计3950元），无质量问题一年内付清。合同签订后，被告进场施工，原告支付给被告工程款39500元。
2018年3月27日，原告向被告发放通知函，通知了工程的现场验收情况，载明2018年3月20日原告对工程初步验收发现问题：1、油品车间与饮品车间钛晶地面施工后有严重深蓝色透出，地面颜色不均，发现有起泡掉色。2、钛晶地面耐磨度，轻微受力出现划痕，程度未能达到原告公司的日常使用要求。3、现场施工的钛晶地面，与样品颜色质量严重不符。4、由于被告施工排期的延迟与过程中存在的质量问题反复整修造成相关供应商施工延误及原告无法按排期调试设备，给整体项目排期造成严重拖后。5、仓库地面存在多处裂痕，达不到合同要求规范、达不到实际使用标准要求。通知函还载明，原、被告签订的合同中明确规定，若工程有不达标部分，被告应立即返工直到符合验收标准，工期不顺延，返工费由被告自行承担。违约责任为工期每拖延1天，被告向原告支付5000元损失费。被告必须保证材料达到国家规定，若材料达不到标准给原告造成损失由被告承担。被告钛晶地坪必须做到平整不积水，若积水给原告造成损失由被告承担。被告法定代表人在该通知函中署名。2018年4月18日，原告向被告发出告知函，告知函载明，2018年4月18日原告验收组对车间耐磨地坪勘察，未能达到生产标准。被告必须于2018年4月23日前完成整改，达到验收标准。被告法定代表人在上述通知函、告知函中署名。被告收到告知函后，未在告知函中载明的时限内处理。
2018年5月4日，原告与案外人青岛德迈地坪工程有限公司签订环氧树脂自流平漆施工合同，约定由案外人青岛德迈地坪工程有限公司为原告的生产车间制作环氧树脂自流平漆地面，工程面积为1450平方米，单价87元/平方米，工程价款合计126150元。庭审中，原告陈述案外人青岛德迈地坪工程有限公司按约定施工部分工程，原告按约定支付给案外人青岛德迈地坪工程有限公司工程款70000元，工程未竣工验收。被告对上述事实予以认可。
庭审中，原告陈述面积为2500平方米的生产车间被告施工完成时间为2017年12月30日，面积为870平方米的生产车间和1000平方米的仓库被告施工完成时间为2018年1月30日。被告陈述涉案工程于2018年阴历年前20天全部完成。原告在2018年3月20日前未组织工程竣工验收。
本院认为，原、被告签订诸城市华欣铸造有限公司生产车间钛晶地坪施工合同、诸城市华欣铸造有限公司仓库金钢砂地坪施工合同，系当事人真实意思表示，不违反法律规定，原、被告之间的工程施工合同成立并有效。合同签订后，被告进场施工，原告支付了部分工程款。被告施工后，原告先后向被告发出通知函、告知函，告知被告其施工的工程存在质量问题，并要求被告在规定时间内整改，但被告未予处理。通知函、告知函足以证明因被告的原因造成涉案工程存在质量问题的事实。后原告委托案外人施工涉案工程，并支出了工程款70000元，系原告因被告施工工程质量问题造成的实际损失。原告向被告发出通知函、告知函中明确载明了违约责任，被告法定代表人在上述文件中署名，应当系原、被告对违约责任进行了补充规定。根据双方在通知函、告知函中的约定，因被告原因造成损失应由被告承担，现原告要求被告赔偿损失70000元，符合双方约定，本院予以支持。因原告尚未支付案外人青岛德迈地坪工程有限公司剩余工程款56150元，且案外人青岛德迈地坪工程有限公司施工的涉案工程尚未竣工验收，原告要求被告赔偿损失56150元，理由不充分，本院不予支持。
关于原告要求被告支付的违约金。虽被告未按合同约定时间施工完毕涉案工程，但根据原告的自认事实，涉案工程最晚的完工时间为2018年1月30日，且2018年3月20日前原告未组织工程竣工验收，违反了合同约定的被告完工后10日内原告应当组织验收的条款，因双方均违反了合同约定，原告要求被告承担违约金，理由不充分，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告山东华太地平工程有限公司偿付原告诸城市华欣铸造有限公司损失70000元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；
二、驳回原告诸城市华欣铸造有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5800元，减半收取2900元，由原告诸城市华欣铸造有限公司负担2223元，被告山东华太地平工程有限公司负担677元。
如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交二审案件受理费5800元，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。
审判员 马培伟
二〇一八年八月七日
书记员 于荣华