宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2018）宁0502民初2377号
原告：吴祝三，男，汉族，生于1944年3月8日，高中文化，无业，住宁夏回族自治区中卫市。
委托诉讼代理人：周艳，宁夏君元律师事务所律师，代理权限为特别授权。
被告：银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司。住所地：宁夏回族自治区中卫市。统一社会信用代码：×××。
负责人：杨雪艳，该公司总经理。
委托诉讼代理人：高月，该公司办公室副主任，代理权限为特别授权。
被告：中卫市力鼎房屋拆迁有限公司。住所地：宁夏回族自治区中卫市。注册号：640XXXXXXXX2206。
法定代表人：刘成录，该公司总经理。
委托诉讼代理人：焦德义，该公司职员，代理权限为特别授权。
原告吴祝三与被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司（以下简称通城置业公司）、中卫市力鼎房屋拆迁有限公司（以下简称力鼎拆迁公司）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，本院于2018年5月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人周艳，被告通城置业公司的委托诉讼代理人高月，被告力鼎拆迁公司的委托诉讼代理人焦德义到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.判令二被告交付原告共计421.18平方米的房屋，若不能交付，则应折价支付原告房屋拆迁补偿费共计1549942.4元（3680元/平米）；2.判令二被告支付原告房屋（截止2018年5月31日）逾期安置费384116.16元，（421.18平米×76个月×12元/平米/月），滞纳金1029532.39元（421.18平米×12元/平米/月×2037天×10%），共计1413648.55元，从2018年6月1日至实际安置解决之日的逾期安置费、滞纳金；3.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由:2010年9月4日，原告与被告通城置业公司、力鼎拆迁公司签订《房屋拆迁补偿安置协议》，约定二被告用位于中卫市××区二期的新建房屋对原告给予置换补偿，安置过渡期18个月。后原告又与被告通城置业公司签订《香山花园三期拆迁补充协议》约定：如在2012年10月31日未交房，则在安置补偿费双倍补偿的基础上，每推迟一天再按10%的滞纳金补偿。现补偿安置期限已届满，但二被告仍未按照约定向原告交付补偿安置的房屋。二被告未按照《房屋拆迁补偿安置协议》和《香山花园三期拆迁补充协议》的约定向原告履行交房及支付补偿安置费的义务，原告为维护合法权益现向人民法院提起诉讼。
被告通城置业公司辩称，1.被告通城置业公司与原告签订《房屋拆迁补偿安置协议》后便积极开展拆迁安置工作，但因部分被拆迁人迟迟不搬迁，导致拆迁及建设进度缓慢。安置房建成后，被告通城置业公司便通知原告分配房屋，因此被告通城置业公司已经在按照《房屋拆迁补偿安置协议》的约定履行；
2.根据《房屋拆迁补偿安置协议》的约定，被告通城置业公司实际应向原告分配273.76平方米安置房，并支付各项补偿费用196068.6元。原告要求分配421.18平方米的安置房不应得到支持；
3.被告通城置业公司与原告之间并没有约定支付逾期安置费和滞纳金。原告诉称与被告通城置业公司签订了《香山花园三期拆迁补充协议》并对逾期安置费及滞纳金进行了约定与事实不符，原告不能据此要求被告通城置业公司支付逾期安置费和滞纳金。另外，被告通城置业公司迟延履行义务系因部分被拆迁人迟迟不搬迁导致，被告通城置业公司对此并没有过错，不应承担任何责任。因此原告要求支付逾期安置费及滞纳金的诉讼请求无事实和法律根据，应当依法予以驳回。
被告力鼎拆迁公司辩称，拆迁补偿安置应当按照当时签订的拆迁合同办理。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，现认证如下：
一、对原告提交证据的认证：
1.房屋拆迁补偿安置协议1份（字第005＃），经审查，协议上有原告的签名按印，二被告也在协议上盖章确认，故其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其证明效力予以认定；
2.香山花园三期拆迁补充协议1份（原件），经审查，该协议的主体是被告通城置业公司与香山花园全体拆迁业主，协议的内容涉及全体香山花园拆迁业主，包括原告在内的部分香山花园的拆迁业主持有该协议原件，原告当庭提交了补充协议的原件，因此该补充协议来源合法，内容客观真实，与原告拆迁补偿安置有关联性，本院对其证明效力予以认定；
3.卫政发（2009）21号文件打印件1份，经审查，该文件系中卫市人民政府于2009年2月17日下发的《关于调整2009年度城市规划区房屋拆迁补偿基准价格的通知》，该文件规定:临时安置补助费继续执行2008年标准，其中居住用房每月每平方米4.5元，办公用房每月每平方米5.5元，生产或营业用房每月每平方米10元。执行补助金额12个月计算，补助对象为房屋拆迁人。拆迁人向被拆迁人提供周转用房的不予补助。实行货币补偿的，一次性发放12个月临时安置补助费。产权调换超过协议规定过渡期限的，临时安置补助费从逾期之日起按双倍支付。该证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其证明效力予以认定；
4.（2017）宁05民终448号民事判决书1份，经审查，该判决书与本案没有关联性，不能达到原告的证明目的，对其证明效力不予认定。
二、对被告通城置业公司提交证据的认证：
1.关于香山花园二期安置住房选房的通知及张贴照片复印件、关于加快香山花园二期选房分房及后续工程施工等工作的函，原告质证后对其真实性没有异议，本院对其真实性予以认定。经审查，以上证据能够证明被告通城置业公司通知拆迁业主分配住房的事实，本院对其证明效力予以认定；
2.中卫市住房和城乡建设局会议纪要1份，被告质证后对证据的真实性无异议，经审查，该会议纪要可以证明因香山花园二期安置信访事宜，中卫市住房和城乡建设局、中卫市滨河镇相关负责人督促被告通城置业公司尽快组织分房，对其证明效力予以认定；
3.支票存根2张，收据2张，该证据能够证明被告通城置业公司在2012年5月8日支付原告安置补偿款16615元，2015年11月3日支付原告安置补偿款11371.86元的事实，本院对其证明效力予以认定。
被告力鼎拆迁公司没有提交证据。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年7月8日被告通城置业公司、力鼎拆迁公司（拆迁单位）与原告（被拆迁人）签订《房屋拆迁补偿安置协议》（字第005＃）一份，协议约定：一、经市人民政府批准，由拆迁人开发建设香山花园项目，需拆除被拆迁人吴祝三房屋。根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》及《宁夏回族自治区城市房屋拆迁管理办法》的有关规定，现就被拆迁人的房屋及附属物拆迁补偿和安置有关事宜，经双方协商达成如下协议：1.货币补偿：搬迁补助、临时安置补助费、装修补偿费、奖补、低保、营业房停业损失补助等共计补偿安置费196068.6元。2.产权调换：被拆迁人安置住址为香山花园，房屋调换系数0.65，应调换房屋建筑面积273.76平方米（421.18平方米×0.65），各类补偿费折合面积147.42平方米（196068.6元÷1330元/平方米）。实安置房屋建筑面积421.18平方米（273.76平方米+147.42平方米）；二、拆迁过渡期为18个月，周转房由被拆迁人自行解决；三、协议签订后，被拆迁人应在7日内将拆迁房屋腾出交由拆迁人使用。协议还约定了其他事项。
截止2011年12月2日，被告通城置业公司开发建设的香山花园项目尚未开工建设。2011年12月2日被告通城置业公司作为甲方，香山花园全体拆迁业主作为乙方，签订了一份《香山花园三期拆迁补充协议》，被告通城置业公司在这份补充协议上说明了其没有按预定日期开工的原因，经双方协商共同签订以下补充协议：1.待中卫市规划管理局完成香山花园三期总规划图的审批后，我公司立即开始施工建设，开工日时间定为2012年3月1日，竣工日期为2012年10月31日；2.户型定为一梯二户，结构以80平方米-95平方米左右的占总户型的70%，80平方米以下的占总户型的20%，100平方米以上的占总户型的10%；3.超过过渡安置期限的逾期安置补偿费按中卫市人民政府卫政发（2009）21号文件规定，从逾期之日起按安置补偿费的双倍进行补偿（按所签拆迁协议18个月后计算），补偿至2012年10月31日，在2012年春节前办理货币补偿，如提前交房（以通知领钥匙之日起计算）拆迁户必须按实际天数退还我公司预付的逾期安置补偿费；4.如在2012年10月31日还未交房，则在安置补偿费双倍的基础上，每推迟一天再按10%的滞纳金补偿；5.双方如有违反以上条款的，可委托由当地仲裁委员会仲裁。本协议一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效。被告通城置业公司在协议上盖章，吴祝三、刘玉霞、王清海、高建平、刘平等拆迁业主在协议上签名按印。后被告通城置业公司并没有在2012年10月31日完成工程建设项目。2018年4月10日，被告通城置业公司发出《关于香山花园二期安置住房选房的通知》通知香山花园二期被拆迁人在2018年4月11日至4月30日到香山花园二期分房办公室分配选房，分配原则是本着公平、公正、公开原则，由分房工作组按照拆迁顺序号提前通知被征收人依次选房。但是选房分房工作截止到2018年5月2日，31户拆迁户已经分得房屋，尚有8户因房源不够不能分配安置，情绪激动，导致已经分配选定的房屋无法实际落实至拆迁户。2018年5月9日中卫市住房和城乡建设局函告被告通城置业公司加快香山花园二期选房分房及后续工程施工等工作，妥善安置剩余拆迁户，并尽快组织供暖、消防、节能、供电验收等后续工程建设，于5月30日前全面完工。但因被告通城置业公司没有妥善安置各拆迁户，工程后续建设迟缓，引起各拆迁户不满并上访。随后，包括原告在内的拆迁户分别向人民法院提起诉讼。
另查明:1.被告通城置业公司在2012年5月8日支付原告安置补偿款16615元，2015年11月3日支付原告安置补偿款11371.86元；2.2009年2月17日中卫市人民政府下发了卫政发[2009]21号文件《关于调整2009年度城市规划区房屋拆迁补偿基准价格的通知》，该文件规定:临时安置补助费继续执行2008年标准，其中居住用房每月每平方米4.5元，办公用房每月每平方米5.5元，生产或营业用房每月每平方米10元。执行补助金额12个月计算，补助对象为房屋被拆迁人。拆迁人向被拆迁人提供周转用房的不予补助。实行货币补偿的，一次性发放12个月临时安置补助费。产权调换超过协议规定过渡期限的，临时安置补助费从逾期之日起按双倍支付。
本院认为：被告通城置业公司、力鼎拆迁公司与原告签订了（字第005＃）《房屋拆迁补偿安置协议》，协议约定拆除原告住宅应调换安置住房面积共计421.18平方米，所以被告通城置业公司作为香山花园项目的开发建设单位，应按协议约定履行向原告交付安置住房421.18平方米的义务，但截止目前，被告通城置业公司并没有履行上述义务，故原告要求被告通城置业公司向其交付421.18平方米安置住房的诉讼请求成立，本院依法予以支持。原告诉称如被告通城置业公司不能向其交付421.18平方米的安置住房，则应按每平方米3680元的价格向其支付房屋拆迁补偿费1549942.4元，对此经审查，原、被告签订的《房屋拆迁补偿安置协议》并未约定货币直接补偿，而是约定以产权调换的方式补偿安置，货币补偿的价值部分也已经折合成了房产面积进行补偿安置，所以原告要求以货币直接安置补偿不符合合同约定和合同目的，其要求按每平方米3680元的价格向其支付房屋拆迁补偿费1549942.4元本院不予支持。被告通城置业公司辩称其按照《房屋拆迁补偿安置协议》的约定只能为原告分配273.76平方米安置住房，并按协议约定支付原告各项补偿费用196068.6元的意见，经审查，被告通城置业公司上述辩称意见与原告提供的《房屋拆迁补偿安置协议》证实应当向原告安置住房421.18平方米的事实不符，故该辩解意见本院不予采纳。
对于原告要求被告通城置业公司支付房屋逾期安置费384116.16元的诉讼请求，经审查，原告与被告通城置业公司在2010年7月8日签订的（字第005＃）《房屋拆迁补偿安置协议》至2012年1月8日18个月的过渡期限届满，从2012年1月8日开始被告通城置业公司应当按照《香山花园三期拆迁补充协议》约定和中卫市人民政府卫政发（2009）21号文件规定，向原告支付逾期安置费。经核算，2012年1月8日至2018年5月31日共逾期2336天，卫政发（2009）21号文件规定居住用房临时安置补助费每月每平方米4.5元，双倍支付应为每月每平方米9元，核算逾期安置费为291119.6元[（9元/月.平方米×421.18平方米×12个月）÷365天×2336天）]，核减被告通城置业公司已经支付原告的安置补偿费27986.86元，应再支付原告逾期安置补偿费263132.74元。被告通城置业公司还应按安置住房面积421.18平方米，每月每平方米9元的标准向原告支付2018年5月31日之后的逾期安置费至房屋实际交付止（领取住房钥匙的时间）。原告主张逾期安置费为每月每平方米12元，被告通城置业公司辩称不应向原告支付逾期安置费的意见，均没有根据，本院不予采纳。
对于原告要求被告通城置业公司支付滞纳金1029532.39元的诉讼请求，经审查，《香山花园三期拆迁补充协议》约定”如在2012年10月31日还未交房，则在安置补偿费双倍的基础上，每推迟一天再按10%的滞纳金补偿”，此处双方约定的滞纳金实质应为违约金条款，被告通城置业公司没有在2012年10月31日向原告交房，按约应当向原告支付违约金。对于”如在2012年10月31日还未交房，则在安置补偿费双倍的基础上，每推迟一天再按10%的滞纳金补偿”应理解为”在安置补偿费双倍的基础上，再按10%的违约金补偿”更符合协议约定的本意，也比较客观实际，原告按逾期交房安置补偿费的双倍，以迟延交房的实际天数按天计算支付10%的违约金，核算的违约金数额远远超过了”安置补偿费双倍”这个基础，故本院不予采纳支持。据此，被告通城置业公司应向原告支付《房屋拆迁补偿安置协议》补偿安置的房屋面积421.18平方米从2012年11月1日迟延至2018年5月31日交房的违约金为25398.2元[（9元/月.平方米×421.18平方米×12个月）÷365天×2038天×10%]。2018年5月31日之后的违约金按421.18平方米安置住房逾期安置费每月每平方米9元标准的10%向原告支付至实际交房止（领取住房钥匙的时间）。
被告力鼎拆迁公司虽然在《房屋拆迁补偿安置协议》以拆迁单位盖章，但其履行的职责是对被征收房屋的拆除工作，建设安置拆迁户住房的义务是由被告通城置业公司承担的，被告力鼎拆迁公司没有安置拆迁户住房的义务，故原告要求被告力鼎拆迁公司与被告通城置业公司共同向其交付安置住房421.18平方米，并承担支付房屋逾期安置费、违约金的诉讼请求本院不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司于本判决生效之日起三十日内向原告吴祝三交付拆迁补偿安置住房421.18平方米；
二、被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司于本判决生效之日起十日内向原告吴祝三支付2018年5月31日之前的住房逾期安置费263132.74元，2018年5月31日之后的逾期安置费由被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司按安置住房面积421.12平方米以每月每平方米9元标准向原告吴祝三支付至房屋实际交付止（领取住房钥匙的时间）；
三、被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司于本判决生效之日起十日内向原告吴祝三支付迟延至2018年5月31日交房之前的违约金25398.2元，2018年5月31日之后的违约金按安置住房面积421.18平方米逾期安置费每月每平方米9元标准的10%向原告吴祝三支付至实际交房止（领取住房钥匙的时间）；
四、驳回原告吴祝三的其他诉讼请求。
如被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费30509元（全部缓交），应减半收取15255元，由原告吴祝三负担5792元，由被告银川市通城置业集团房地产有限公司中卫分公司负担9463元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。
审判员刘保宇
二〇一八年八月七日
书记员陈娜
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。
离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。