内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院
民 事 判 决 书
（2016）内0823民初613号
原告（反诉被告）：李志永，男，1980年3月27日出生，汉族，个体户，身份证号1504231980********，原住内蒙古自治区赤峰市巴林右旗，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗。
被告（反诉原告）：陈忠义，男，1972年12月29日出生，汉族，农民，身份证号1528241972********，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗。
被告（反诉原告）：王利（又名王保利、王宝利），男，1963年9月14日出生，汉族，农民，身份证号1528241963********，现住内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特前旗。
被告（反诉原告）：霍永亮（又名霍根栓），男，1965年5月5日出生，汉族，农民，身份证号1528241965********，现住内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特前旗。
被告（反诉原告）：田九柱，男，1967年10月8日出生，汉族，农民，身份证号1528241967********，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗。
原告（反诉被告）李志永与被告（反诉原告）陈忠义、王利、霍永亮、田九柱承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）李志永，被告（反诉原告）陈忠义、王利、霍永亮、田九柱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李志永向本院提出诉讼请求：1.判令四被告给付原告滴灌配件款79831元；2.判令四被告给付原告违约金10000元；3.诉讼费由四被告承担。事实和理由：2014年4月2日，原告与被告签订了滴灌安装合同，原告按照合同约定完成了四被告的滴灌安装工程，后经过双方在2014年7月11日结算，四被告共欠原告配件款90000元，同时四被告商议由被告陈忠义打下了欠条，由四被告共同偿还，90000元欠款中包含了2015年未给付四被告的3085元配件款和23卷滴灌带，两项合计10169元，从四被告的欠款中扣除后，剩余欠款79831元经原告催要，被告以种种理由推脱至今，故原告提起诉讼。
被告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱共同辩称，1、2014年，乌拉特前旗人民政府在大佘太镇鼓励安装滴灌设施66000亩，如在2014年4月20日前安装结束，每亩补贴100元。原、被告签订的合同约定在2014年4月3日开始放线开挖，4月20日安装结束，但原告是在5月13日才安装结束，因工程延期，此时也超出了66000亩范围，被告未能享受该政府补贴。2、双方在合同中约定主管道使用160PVC管材，支管道安装125PVC管材，管材的使用费由被告支出。由于原告提供的125PVC管材不够用，原告在被告不知情的情况下改用了价高的160PVC管材，被告多支出了3000米，每米5.9元，共计17700元的材料费。3、原、被告曾口头约定，且原告也向被告承诺，政府的补贴款中由原告负责办理，补贴款优先核减滴灌安装费，剩余部分返还被告，被告给付原告20000元辛苦费，此后，原告亲自领着水利局的人员测量了被告的滴灌地面积，被告并没有参与，因此，原告应当给付被告20万元补贴款并承担本案的所有费用。
反诉原告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱向本院提出反诉请求：1.判令原告赔偿被告滴灌补贴款20万元；2.判令原告给付被告逾期安装违约金1万元；3.判令原告给付被告多支付的管道材料费17000元；4.判令原告给付被告因延期完成滴灌安装工程而造成的农作物经济损失30万元；5.反诉案件受理费由原告承担。事实和理由：2014年4月2日，原、被告签订了一份滴灌安装合同，约定原告承揽被告连片的2000亩土地的滴灌安装工程，双方约定安装工期从2014年4月2日起至2014年4月20日止，如有违约行为，由原告承担10000元的违约责任。但原告的实际动工时间为2014年4月5日，实际交付使用时间为5月20日，被告原计划种植的玉米因工期延误而被迫改种了葵花，恰恰当年葵花减产，价格下降，而玉米价格却高于往年，被告因此遭受了巨大的经济损失。双方的合同约定支管道用125型号的PVC管道，但原告却使用了110型号和160型号的PVC管道，被告多支付了原告17000元的管道材料费。另，2014年度，旗政府给大佘太地区66000亩，每亩100元的滴灌补助款，因原告延误工期，被告未能获得该2000亩20万元的补贴款，这些款项均应当由原告承担，故被告提起反诉。
反诉被告李志永辩称，1、补贴款与我没有关系，双方签订的合同里明确约定我只负责土地的测量、管道安装，不负责开槽和回填，更没有任何补贴款的约定。2、对于违约金，我在合同期内完成了安装，不存在违约。3、材料费损失与我没有关系，也不在合同的约定范围内。4、对于农作物损失，合同里并没有约定种植时间和种植的农作物种类，被告种植什么与我没有关系。5、当年安装设施完工后，双方于7月11日把账目结算清楚了，如果存在上述损失的话，四被告也不会向我出具欠条了。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于原告提供的滴灌安装合同、滴灌订货材料单、欠条，因其有双方的签名，被告对其真实性认可，故本院予以采信。对于被告提供的滴灌安装合同，因原告对其真实性认可，故本院予以采信；对于被告申请证人李记忠、董文彬出庭作证的证言，因其证言之间、证言于被告陈述之间相互印证，故本院予以采信。对于被告提供的司法鉴定意见书、鉴定费收据，因其鉴定程序合法，鉴定结论明确，故本院予以采信。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年4月2日，原告李志永承揽了被告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱等农户的滴灌设施安装工程，四被告作为甲方与原告作为乙方签订了一份滴灌安装合同，双方约定：1、原告负责所有施工土地的测量、放线、安装工作；2、被告按照每一延长米3元支付原告安装费；3、原告在4月3日开始组织放线安装，4月20日安装结束；4、被告所有材料都由原告统一购进；5、原告保证完工后的滴灌用水标准，被告正常使用水后付清所有安装费；6、任意一方如有违约支付违约金10000元，合同还约定了其他内容。合同签订后，原告在约定的土地上进行了滴灌设施的安装，但其施工结束日期超出了4月20日，于5月中旬左右才完全交付了承建的滴灌工程，此时已经错过了本地种植玉米的最佳时机，被告的部分土地种植了葵花。经原、被告于2014年7月11日结算，被告下欠原告滴灌安装配件款90000元，由被告陈忠义向原告出具了欠条一张，四被告对于原告请求的79831元欠款数额当庭予以认可。原、被告未就滴灌安装的其他事宜达成一致意见，故原告向本院提起诉讼，被告提起了反诉。本案审理过程中，被告对其由玉米改种葵花的经济损失进行了鉴定，经巴彦淖尔市禹阳司法鉴定所鉴定，被告2014年度种植葵花与未能种植玉米相比每亩损失1799元，为此，被告支出了鉴定费10000元。
本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，被告对于原告请求的79831元滴灌配件欠款认可，故对于原告的此项诉讼请求本院予以支持。本案中，原告未按期完成滴灌安装工作，其行为已经构成违约，故原告应当按约给付被告违约金10000元。对于反诉原告请求的2000亩20万元补贴款，因其受到政府相关政策、财政支付能力、补贴条件等多种因素影响，并非反诉被告一人所能决定，其也并非反诉原告必然所得，故本院对反诉原告的此项反诉请求不予支持。对于反诉原告请求反诉被告退还的17000元管道材料款，因其未提供相关的证据证明，故本院不予支持。对于反诉原告请求的改种葵花的经济损失，虽然反诉原告通过鉴定取得了亩均损失，但反诉原告未提供与种植面积有关的证据，其次，种植葵花是否为必须之物所导致的损失，对此反诉原告也未能提供证据佐证，反诉原告未形成证据链，故本院对于反诉原告的此项反诉请求也不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条的规定，判决如下：
一、被告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱给付原告李志永滴灌配件款79831元；
二、反诉被告李志永给付反诉原告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱违约金1万元；
三、驳回原告李志永的其他诉讼请求；
四、驳回反诉原告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱的其他反诉请求。
上述第一项、第二项判决相互核减后，被告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱于本判决生效之日起十五日内给付原告李志永滴灌配件款69831元。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费2046元，由原告李志永负担225元,被告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱负担1821元；反诉案件受理费9070元、鉴定费10000元，由反诉被告李志永负担181元，反诉原告陈忠义、王利、霍永亮、田九柱负担18889元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于巴彦淖尔市中级人民法院。
审 判 长 刘培雄
人民陪审员 郑新亮
人民陪审员 杜永翔
二〇一七年三月二日
书 记 员 康 凤
附：本判决依据的法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。