湖北省武汉市江汉区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鄂0103民初4606号
原告：周江。
被告：武汉致盛集团有限公司。
原告周江与被告武汉致盛集团有限公司（以下简称致盛公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周江的委托诉讼代理人万朝阳、被告致盛公司的委托诉讼代理人周翠红、韩静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告周江向本院提出诉讼请求：1.判令被告致盛公司向原告周江支付延期交房违约金63907元（以合同房款1536229元为基数，按日0.2‰的标准自2016年10月1日至2017年5月20日开通燃气日止共计208天计算）；2.判令被告致盛公司向原告周江支付延期交付不动产权资料的违约金72370.08元（以实交房款1543072元为基数，按日0.1‰的标准自2016年12月30日起至2018年4月13日，469天；2018年4月13日至被通知拿资料办证时止，违约金仍按照此指标据实计算）；3.判令被告致盛公司赔偿物业费821.89元（自2017年3月1日至2017年5月20日间的物业费87.95㎡*3.5元/月.㎡）；4.由被告致盛公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：2015年7月2日，原、被告签订《武汉市商品房买卖合同》（菱角湖壹号项目）约定，原告周江购买该小区1号楼1单元26层2号房屋，面积为87.56平方米，每平方米单价为17544.87元，总价为1536229元。原告周江按约支付了购房款，但被告致盛公司未按约于2016年12月31日前交房。2017年4月2日，原告周江接收不符合交房条件的房屋，实际面积为87.95平方米，购房款为1543072元。涉案房屋于同年5月20日才开通燃气。2017年5月20日，被告致盛公司才通知原告周江领取办理不动产权证书的资料。被告致盛公司的前述行为严重侵害了原告周江的合法权益，依法应承担违约责任。故原告周江诉至法院，要求判如所请。
被告致盛公司辩称，1.双方已就逾期交房由被告致盛公司承担的违约金协商一致，并已实际履行，且原告周江为此出具《收条》承诺不再因该逾期交房提出任何主张或要，故原告周江不得再以逾期交房要求被告致盛公司承担违约责任；2.交房时燃气未开通的原因是燃气安装报批未获批准，其情形属不可抗力。涉案小区燃气通气时间迟于交房时间系市政配套设施安装延迟所致，被告致盛公司不应承担因迟延通气而延期交房的违约责任。被告致盛公司交付房屋时燃气设施已经到户，符合交付条件，不存在违约。即使燃气未开通，也仅仅是不符合交付条件，不属于逾期交房。故原告周江以燃气未开通要求被告致盛公司承担逾期交房的违约责任，没有事实和法律依据；3.武汉市于2016年6月成立不动产登记中心，同年底将原由各区进行的房产权属初始登记收归该中心统一办理。被告致盛公司与原告周江签订《房屋买卖合同》时该不动产登记中心并未成立。合同中根据当时政策的规定及办证期限约定了办理房屋初始登记的时间，但未考虑到权属登记部门、登记程序及登记流程发生变更的情形。2017年房屋权属登记由初始登记变更为不动产权属登记是被告致盛公司无法预见到的，属于重大情势变更，被告致盛公司不应承担任何责任。被告致盛公司于2017年6月按照新规定重新委托测量机构进行测量，最终导致办证延期。因此被告致盛公司不应承担逾期办证的违约责任。原告周江也未提供证据证明其逾期办证受到的损失，且其要求的违约金过高，不应支持；4.原告周江的诉请存在矛盾之处。其请求被告致盛公司承担逾期交房及逾期办证的责任重合。综上所述，原告周江的诉请缺乏事实和法律依据，请求法院予以驳回。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
本院经审理认定事实如下：原、被告于2015年7月2日签订《武汉市商品房买卖合同》约定，买受人（指原告周江）购买出卖人（指被告致盛公司）投资建设的菱角湖壹号项目中位于1号楼1单元26层2号房屋，面积为87.56平方米，单价每平方米为17544.87元，总计房款1536229元。合同第九条约定：出卖人应当在2016年9月30日前将符合下列条件的商品房交付买受人使用：1、……7、燃气：管线（煤气表）到户，客户凭使用证或开户通知单到燃气公司开户。因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其他原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起10日内书面告知买受人。合同第十一条约定：逾期交房超过90日后……，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行。自本合同第九条约定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。合同第十六条约定：出卖人应当在商品房交付使用之日起90日内办理完房地产初始登记。因出卖人的责任造成买受人不能办理房地产权证书的，双方同意按下列第3项处理。1、……3、买受人同意出卖人将房地产初始登记期限延长为180日，即出卖人应在商品房交付使用之日起180日内办理完房地产初始登记。如因出卖人的责任造成买受人不能如期办理房地产权属证书的，每逾期一日应按该商品房总金额的万分之一向买受人支付违约金。合同附件五第二条约定涉案房屋前期物业费为每月每平方米为3.50元。合同附件六第七条约定，关于不可抗力等不可归责于卖方原因的补充约定：在下列情况下，卖方有权相应顺延本房地产的交付期限、无须承担延期交付和延期办证的违约责任。1、国家法律法规、政策变更或政府专业部门、机构有关规定发生变更；2、受政府相关部门或机构控制的市政配套设施批准或安装延迟或影响，且卖方出示相关主管部门或机构证明文件的。
签订合同当日，原、被告签订《装修合同》约定，甲方（指原告周江）同意由乙方（指被告致盛公司）选聘具体装修资质的专业装修公司对涉案房屋进行装修，乙方应确保于2016年12月31日前完成房屋的装修、交付。
前述合同签订后，原告周江按约支付了购房款1536229元。涉案房屋于2017年2月10日取得了《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》。原告周江于2017年4月2日收到被告致盛公司交付的房屋钥匙等物品。同日，原告周江向被告致盛公司出具《收条》一份，该《收条》载明：“今收到涉案房屋延期交房违约金计7067元，除此外，本人不再因该延期交房而向贵公司提出任何主张或要求”。同日，原告周江与被告致盛公司签订一份《补充协议》，确认涉案房屋实际测量面积为87.95平方米，买受人应补交6843元，总房款应为1543072元。同日，被告致盛公司向原告周江补收面积补差款6843元。涉案房屋于同年5月20日开通燃气。被告致盛公司于2017年9月19日向武汉市不动产权登记中心提交涉案楼盘的相关资料，于同年12月28日办毕《不动产权属证明》（法定办理时限为30个工作日，承诺时限为20个工作日）。
另查明，2015年12月9日，被告致盛公司与武汉市天然气有限公司签订《燃气工程建设施工委托合同》，该合同第二条约定:武汉市天然气有限公司于2015年12月30日进场施工，2016年5月20日工程竣工通气（具体以长江日报路配套中压管竣工通气后15个工作日为准）。同年12月31日，被告致盛公司向武汉市天然气有限公司支付管网建设安装费1435200元。2015年12月3日，武汉市天然气有限公司向被告致盛公司出具《工作联系函》称，原进场施工时间顺延至2016年3月30日，2016年8月20日完工（合同工期140天）。菱角湖壹号燃气管道工程于2017年1月16日办理《武汉市燃气热力工程竣工验收备案证》。同年1月17日，被告致盛公司向武汉市天然气有限公司提交书面申请，要求尽快配套燃气气源，以满足居民生活用气需要。
还查明，涉案楼盘即菱角湖壹号位于武汉市人民政府规划的黄孝河管廊建设工程项目中的北湖西路到长江日报路标段工程范围内，规划部门要求该路段的管线铺设工程与管廊建设工程应同步进行。因市政道路工程未启动，长江日报路配套中压管至今未施工，故影响武汉市天然气有限公司未能按《燃气工程建设施工委托合同》约定的日期完成合同义务，导致涉案楼盘迟延办理《武汉市燃气热力工程竣工验收备案证》。
再查明，《不动产登记暂行条例》（以下简称条例）于2015年3月1日施行，《不动产登记暂行条例实施细则》（以下简称细则）于2016年1月1日施行。武汉市不动产登记中心于2016年6月成立，此后武汉市不动产登记中心均按前述《条例》和《实施细则》规定办理相关权籍调查及登记手续。
本院认为，原、被告签订的《武汉市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，该合同不违反法律、法规强制性规定，属有效合同，应予认定。双方均应按合同约定享受权利和履行义务。
关于逾期交房问题。双方就被告致盛公司迟延向原告周江交付房屋问题在交房时已达成一致处理意见，由被告致盛公司向原告周江支付违约金7067元，原告周江不再因该延期交房向被告致盛公司提出任何主张，原告周江并向被告致盛公司出具《收条》予以说明。故对原告周江要求被告致盛公司支付延期交房违约金的诉讼请求，本院不予支持。合同虽约定被告致盛公司应当在2016年9月30日前交房，但签订合同当日原告周江、被告致盛公司又签订《装修合同》，约定被告致盛公司应于2016年12月31日前完成房屋的装修、交付，因此实际上被告致盛公司应于2016年12月31日前交房，被告致盛公司于2017年2月10日取得了《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》，即符合交房条件，原告周江于2017年4月2日收房时已经具备合同约定的交房条件，此时原告周江收取7067元违约金并向被告致盛公司出具的《收条》，虽为格式条款，但并非单方面免除被告致盛公司的责任、加重原告周江的责任及排除周江的主要权利，故原告周江称已收到的7067元仅是逾期交房部分违约金，且收条中放弃权利的格式条款因违反法律及行政法规强制性规定无效的理由，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
双方合同约定的交房条件中关于燃气的约定为：“燃气：管线（煤气表）到户，客户凭使用证或开户通知单到燃气公司开户”，并未约定通气为交房条件，交房之前菱角湖壹号燃气管道工程已经办理《武汉市燃气热力工程竣工验收备案证》，符合约定的交房条件，天然气未实际开通，属于交付瑕疵而不属于延期交房，不能以未通气主张逾期交房的违约责任。被告致盛公司的该辩称理由成立。关于收房后不能及时使用燃气所造成的损失，原告周江可依法另行主张权利。
关于延期交付不动产权资料的问题。原告周江请求致盛公司支付延期交付不动产权资料的违约金实质上是主张被告致盛公司承担迟延办理完房地产初始登记的违约责任。双方签订的《武汉市商品房买卖合同》第十六条约定：被告致盛公司应当在商品房交付使用之日起90日内办理完房地产初始登记。因被告致盛公司的责任造成原告周江不能办理房地产权证书的，原告周江同意被告致盛公司将房地产初始登记期限延长为180日，即被告致盛公司应在商品房交付使用之日起180日内办理完房地产初始登记。如因被告致盛公司的责任造成周江不能如期办理房地产权属证书的，每逾期一日应按该商品房总金额的万分之一向原告周江支付违约金。根据该约定，被告致盛公司应于2017年9月29日前办理完房地产初始登记。被告致盛公司实际于2017年12月28日办理完房地产初始登记，逾期90天。故被告致盛公司应承担的违约金为13887.65元（1543072元×0.1‰×90天）。被告致盛公司的该项答辩理由部分成立。被告致盛公司称逾期取得不动产权属登记原因系重大情势变更的证据不充分，本院不予支持。被告致盛公司请求调减违约金数额，因其未举证证明合同约定的违约金数额过高，故本院对其该主张不予支持。
关于原告周江主张的物业费损失问题。原告周江请求被告致盛公司赔偿其物业费损失的原因仍因被告致盛公司迟延交房所致，而双方已就被告致盛公司迟延交房应承担的违约责任协商一致且被告致盛公司已经通过支付违约金的形式承担了民事责任，现原告周江又提出要求被告致盛公司赔偿因其迟延交房造成的物业费损失，属重复主张权利，本院不予支持。被告致盛公司的抗辩有理，本院予以采信。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告武汉致盛集团有限公司向原告周江支付延期交付不动产权资料的违约金13887.65元；
二、驳回原告周江的其他诉讼请求。
上述款项，于本判决生效之日起十日内履行。负有履行金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
减半收取的案件受理费1238元，由原告周江负担1164元（已付），被告武汉致盛集团有限公司负担74元（此款原告周江垫付，由被告武汉致盛集团有限公司随上述判决款项一并给付给原告周江）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。
审判员 凃孝萍
二〇一八年七月二十五日
书记员 张熠琪