宁波市鄞州区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）甬鄞民初字第2191号
原告：宁波博阳涂装工程有限公司。住所地：宁波市鄞州区诚信路***号。
法定代表人：周莉莉，该公司总经理。
委托代理人：王娟梨，浙江铭生律师事务所律师。
被告：宁波新明置业有限公司。住所地：宁波市鄞州区嵩江东路**号。
法定代表人：龚明君，该公司董事长。
委托代理人：杨能，浙江君为律师事务所律师。
委托代理人：张飞虎，浙江君为律师事务所律师。
原告宁波博阳涂装工程有限公司（以下简称博阳涂装公司）为与被告宁波新明置业有限公司（以下简称新明置业公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2015年11月24日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法适用简易程序审理。本案审理期间，本院根据原告的申请，依法对被告实施了财产保全。本案审理中，被告新明置业公司提起反诉，本院准许与本诉合并审理。本案于2016年1月12日公开开庭进行了审理。原告的法定代表人周莉莉及其委托代理人王娟梨，被告的委托代理人张飞虎到庭参加诉讼。原、被告自行庭外和解未能达成协议。本案现已审理终结。
原告博阳涂装公司起诉称：原、被告于2013年3月18日签订《金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同》一份，约定由原告负责合同约定范围内的外墙涂料工程，原告依约安排施工，至2013年12月30日止，金色珑庭小区外墙涂料工程部分已全面竣工并交付业主，原告就工程款支付事宜多次与被告沟通，但被告除支付合同价70%的款项外，至今仍拖欠原告涂装工程款计1678454.71元。虽经原告多次催讨，被告仍拒不支付，故诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付欠款1678454.71元，支付保修金210383.95元，合计1888838.66元；2、被告按本金1888838.66元支付自2014年3月15日至判决确定的履行之日止按同期银行贷款利率计算的利息。
被告新明置业公司答辩并反诉称：1、原告向被告主张工程款的条件并未成就，根据原被告签订的外墙涂料施工合同第4.6条、13.3条等相关规定，原告尚不具备要求被告支付剩余工程款的权利。2、根据工程造价司法鉴定报告书，原告存在违约行为，应当承当相应的违约责任。根据工程造价司法鉴定结果，以及原告确认被告已经支付合同价70%的款项，被告初步核算原告主张1888838.66元的工程款没有事实依据，要求被告承担利息损失也没有事实依据。综上，请求驳回原告的诉讼请求，并提起反诉，原告违反合同约定，施工过程中存在偷工减料和工期延误等违约行为，金色珑庭小区自竣工验收以来，外墙已出现开裂等质量问题，根据《金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同》第11.1条约定，原告偷工减料的，应承担合同总价10%的违约责任，请求判令原告支付给被告违约金273700元。
原告博阳涂装公司针对被告新明置业公司的反诉答辩称：1、原告没有偷工减料，部分区域没有网格布是因土建单位外墙施工无法加网格布，不是原告故意不加网格布，网格布市场采购价格是每平方米1元，价格低廉，原告不存在偷工减料的动机，对于工程造价司法鉴定中其他两项扣减项，是施工过程存在的正常的差异，不属于偷工减料；2、关于工期，原告施工过程按照合同第八条配合总包单位拆卸脚手架计划的时间，不存在延误工期；3、退一步说，即使原告被认定存在违约，但没有给被告造成经济损失，整个项目通过验收且交付业主，被告主张的违约金金额过高，与其零损失相差过大，请求法院酌情减少违约金金额。
原告为证明自己的主张，向本院提交了下列证据：
1.《金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同》一份，用以证明原、被告双方存在施工合同关系，双方约定了工程单价、实际工程量结算、工程款支付期限及保修金支付条件等内容的事实；
2.竣工验收备案资料一组，用以证明涉案工程已经竣工验收的事实；
3.送货清单，用以证明涉案工程采用的常规网格布仅为每平方米1元的事实。
被告质证后对上述第1、2项证据无异议，对第3项证据有异议，认为不能证明原告待证事实。
被告为证明自己的主张，向本院提交了下列证据：
1.《金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同》一份，用以证明原被告于2013年3月18日签订金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同及相关约定的事实；
2.《委托宁波新明置业有限公司代为收取配合费和水电费的委托书》一份，用以证明土建单位委托被告代为收取总包配合费的事实。
原告质证后对第1项证据无异议。对第2项证据有异议，认为根据合同约定，被告无权向原告直接收取总包费，总包费应当是土建单位收取，不能在本案中直接扣除。
审理中，本院依据原告的申请，委托宁波市科翔工程项目管理有限公司对金色珑庭小区外墙涂料工程造价进行了鉴定，鉴定结论为：该工程司法鉴定造价为3694615元（已扣除阳台位置网格未施工、伸缩缝上仿石涂料未批腻子费用，合计217150元）。原告认为：网格布的款项可以扣，网格布参考的单价6.01元，其实市场采购价只有1元，请求法院酌情调整，另外腻子全部做到位了，不然整个墙面不平，腻子费用不应该扣。被告对鉴定结论无异议。
本院认为：对原告提交的第1、2项证据及被告提交的第1项证据，因双方对其真实性、合法性、关联性均无异议，故本院予以确认。对原告提交的第3项证据，本院认为涉案工程造价已经过司法鉴定，应以鉴定单位认定的意见为准，对此本院认为该项证据不具有证明力。对被告提交的第2项证据，本院认为其系案外人与原告之间的另案法律关系，对此本院不作认定。对宁波市科翔工程项目管理有限公司出具的金色珑庭小区外墙涂料工程造价司法鉴定报告书，本院予以认定。
综上，本院确认本案事实如下：
2013年3月18日，原告（合同的乙方）与被告（合同的甲方）签订《金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同》一份，约定工程名称：金色珑庭小区外墙涂料工程；工程地点：宁波嵩江东路99号金色珑庭小区；承包方式：经甲方同意，由乙方分包本工程的施工，乙方就本工程的进度质量和保修工作对甲方负责。外墙涂料工程内容包括：土建配合费、网格布、基层清理、刮柔性腻子、磨砂纸、刷底漆、喷骨浆（有需要时）、刷面漆、遮盖不喷部位、清洗被污染的位置等全部操作过程（合同3.2条）。本工程实行单价包干，合同总价为暂定价格，结算时按照实际施工面积进行结算（合同第4.5条）。合同价款支付：（1）工程款支付方式，本工程合同总价暂定为：贰佰柒拾叁万柒仟元整（2737000.00元）1.1柔性腻子完成外架拆除后经土建方及甲方确认签字后10天内支付合同总价30%；1.2全部完工后经土建方及甲方确认签字后10天内付合同总价累计付款70%；1.3待工程通过竣工验收合格后的60天内，甲方和乙方结算完成后，由乙方申请并征得甲方认可，且付款手续齐全后，甲方在15日之内付至工程结算价的95%，留工程总价5%作为保修金。保修期，综合验收合格后一年。1.1以上付款凭证包括：乙方提供的鄞州区全额建筑工程安装发票及出具验收合格证明原件；甲方有关人员出具的关于质量、进度符合要求的签字证明；本批材料合格证原件；分部分项目工程及关键工序质量验收单（注明验收合格），若乙方不能及时提供上述付款凭证，或所报工程质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。（2）乙方上报的结算面积需经三方确认，工程量按实际施工展开面积结算（合同第4.6条）。合同工期：乙方需满足甲方施工工期要求，配合总包单位拆卸脚手架所计划的时间，施工工期与土建同步。基本上在土建单位每完成外墙粉刷后十一天，即开始拆除该部分外架，如乙方逾期则由乙方自行解决（合同第8.1条）。工程竣工：乙方必须按照本合同约定做好与土建同步的竣工日期。否则每拖延一天，向甲方支付违约金1000元（合同第8.4条）。本工程所用外墙涂料应根据报价单用每平方米材料含量计算实际用量入库，若实际用量小于入库量，将予以乙方偷工减料未按要求施工予以合同总价10%处罚（合同第11.1条）。竣工结算：在竣工验收、工程移交完毕后，乙方、甲方开始办理竣工结算。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在60个工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。结算审核完毕经双方确认签证后，甲方在30天内向乙方支付工程竣工结算价款。合同结算价款包含合同价款（含工程变更与签证因素）和供需双方在执行合同中发生的奖罚价款（合同第13.3条）。甲方如未按时支付下列款项，需支付相应延期金额的同期银行贷款利息作为违约金：甲方不按时支付工程进度款；甲方不支付工程竣工结算价款（合同第21.1条）。双方还另行约定了其他权利义务等。上述合同签订后，原告即进场施工。2013年12月30日，涉案地块项目工程经竣工验收合格。该工程的竣工验收备案文件已于2014年5月20日收讫。被告支付给原告工程价款共计1915900元。
2015年11月9日，原告施工的金色珑庭小区外墙涂料工程造价进行了司法鉴定，鉴定结论为：该工程造价为3694615元（已扣除阳台位置网格未施工、伸缩缝上仿石涂料未批腻子费用，合计217150元）。
本院认为：本案原、被告签订的《金色珑庭小区外墙涂料工程施工合同》，系双方真实、自愿的意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效，双方应按约履行。对于原告要求被告支付工程欠款1678454.71元、保修金210383.95元，合计1888838.66元的诉讼请求，本院认为，原告施工的涉案工程造价为3694615元，被告已付1915900元，被告尚应支付原告工程款为1778715元，原告要求被告支付工程款的条件已经成就。对于原告要求被告按本金1888838.66元支付自2014年3月15日至判决确定的履行之日止按同期银行贷款利率计算利息的诉讼请求，本院认为，利息从应付工程价款之日计付，涉案合同虽约定“工程通过竣工验收合格后的60天内，甲方和乙方结算完成后，由乙方申请并征得甲方认可，且付款手续齐全后，甲方在15日之内付至工程结算价的95%，留工程总价5%作为保修金”的内容，但双方在竣工验收合格后的60天内未完成结算，应视为对付款时间约定不明，原告可自2014年12月29日向本院主张权利之日起至被告实际付款日以本金1778715元按中国人民银行发布的同期同类贷款利率要求被告支付利息。至于被告认为原告施工过程中存在工期延误、外墙开裂等质量问题的辩称，本院认为，因被告未能提供相应证据，对此辩称，本院不予采信。对于被告以原告施工过程中存在偷工减料，要求原告支付给被告违约金273700元的反诉请求，本院认为原告施工中存在阳台位置网格未施工等情形，涉案合同中虽约定了违约金的数额，但根据法律规定如约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院予以减少，现原告请求减少违约金，故本院酌定由原告支付给被告违约金136850元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，第一百零七条，第一百一十四条第一款、二款的规定，判决如下：
一、被告宁波新明置业有限公司支付给原告宁波博阳涂装工程有限公司工程款1778715元；
二、被告宁波新明置业有限公司支付给原告宁波博阳涂装工程有限公司自2014年12月29日起至本判决确定的履行之日止按本金1778715元以中国人民银行同期贷款利率计算的利息，限在本判决生效后十日内履行完毕；
三、原告宁波博阳涂装工程有限公司支付给被告宁波新明置业有限公司违约金136850元；
上述第一、三项相折抵，被告宁波新明置业有限公司尚应支付原告宁波博阳涂装工程有限公司1641865元，限在本判决生效后十日内履行完毕；
四、驳回原告宁波博阳涂装工程有限公司的其他诉讼请求；
五、驳回被告宁波新明置业有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确认的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）
案件受理费21800元，保全费5000元，合计26800元，由宁波博阳涂装工程有限公司负担992元，宁波新明置业有限公司负担25808元；反诉案件受理费减半收取2703元，由宁波博阳涂装工程有限公司负担1351.5元，宁波新明置业有限公司负担1351.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，帐号：37×××92，开户银行：宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
审 判 员 凌碧波
二〇一六年三月十日
代书记员 陈芸琦