新疆生产建设兵团霍城垦区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）兵0401民初36号
原告：博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，统一社会信用代码91652700738399812P，住所地新疆博州博乐市建国路25区。
法定代表人：杜平，董事长。
委托诉讼代理人：李金龙，男，该公司腾龙分公司经理。
委托诉讼代理人：邹玉斌，新疆双湖律师事务所律师。
被告：新疆新赛双陆矿业有限公司，组织机构代码23061214--1，住所地新疆伊犁州霍城县界梁子。
法定代表人：程冠卫，董事长。
委托诉讼代理人：唐远江，男，该公司副总经理。
原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司与被告新疆新赛双陆矿业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月10日立案后，依法适用普通程序，于2018年3月6日公开开庭进行了审理。原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司的委托诉讼代理人李金龙、邹玉斌，被告新疆新赛双陆矿业有限公司的委托诉讼代理人唐远江到庭参加诉讼。2018年5月14日，本案中止诉讼。2018年6月13日，本案恢复诉讼。2018年7月23日，本院组织当事人进行质证。本案现已审理终结。
原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司向本院提出诉讼请求：1．要求被告支付工程款638217.64元，按年利率6%支付2012年11月30日至2017年11月30日的逾期利息191465.29元，合计829682.93元；2．诉讼费用由被告承担。事实与理由：2010年至2011年期间，原告承建了被告的三项工程项目并按施工进度完成了施工任务。原告按期将承建的工程交付给被告，双方对三项工程进行了决算后，被告给原告支付了大部分工程款，尚欠638217.64元经原告催要，被告至今未给付。为维护原告的合法权益，原告遂诉至法院。
被告新疆新赛双陆矿业有限公司辩称，对原告承建被告的三项工程项目并进行了施工，此三项工程已交付给被告使用，分别进行了决算，这些事实被告认可。原告主张的所欠工程款的数额，被告不认可，应当以原、被告对账确认后的数额为准。原告主张的利息被告也不认可，利息应从监理检验后的日期计息，应按分项欠款时间计息。原告主张的利率过高，不合理。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据：原告提交的建设工程施工合同三份、中标通知书、工程结算审核报告书、审查基本建设决算定案表二份、原、被告共同提交的付款对账明细，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据和事实，本院认定如下：1．原告提交的应收账款明细表，该明细表是原告单方制作，其真实性没有相应证据印证，本院不予采信；2．原告提交的工业设备安装联合体协议，该证据表明原告将部分承建工程转包给他人施工与原、被告之间的工程款结算没有关联性，本院不予采信；3．原告提交的工资表三份，工资表仅表明原告在施工期间与其施工工人工资发放情况，与原、被告之间的工程款结算没有关联性，本院不予采信；4．被告提交的付款申请表，仅证明被告欲支付工程款的内部审核情况，实际是否支付没有相应的证据印证，本院不予采信。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年6月8日，被告将其煤矿土建工程施工项目通过招标由原告中标，双方签订了建设工程施工合同，合同价款为13320508元。2010年8月15日，原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司与被告新疆新赛双陆矿业有限公司经过协商签订了建设工程施工合同，原告承建被告煤矿矿井生产指挥中心工程项目，合同价款为2114600元。2010年10月15日，原、被告又签订了建设工程施工合同，原告承建被告煤矿雷管库房、炸药库房、雷管炸药库房值班室、副井提升机基础工程项目，合同价款为279200元。上述三项工程项目原告承建后进行了建设施工。2011年10月19日，煤矿雷管库房、炸药库房、雷管炸药库房值班室、副井提升机基础及地面变电所、天轮架基础、皮带机基础、斜风井护坡工程项目经审核结算，工程造价为1404014.30元，被告支付工程款1192087.20元，原告代扣材料及维修费185416元，被告尚欠工程款26511.10元未支付。2012年5月15日，煤矿矿井生产指挥中心工程项目经审核结算，工程造价为2618550.03元，被告支付工程款2069050元，原告代扣材料费及维修费379603.50元，被告尚欠工程款169896.53元。2016年5月，煤矿土建工程施工项目经审核结算，工程造价为12410041.61元，被告支付工程款11999471.60元，原告代扣维修费2400元，被告尚欠工程款408170.01元。上述三项工程项目被告共计欠原告工程款604577.64元至今未给付。现原告诉至本院。
另查明，2012年中国人民银行一年至三年贷款基准利率为年利率6.65%。2016年中国人民银行一年至五年贷款基准利率为年利率4.75%。
本院认为，原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司与被告新疆新赛双陆矿业有限公司签订了三份建设工程施工合同，分别承建了被告的煤矿矿井生产指挥中心工程项目、煤矿雷管库房、炸药库房、雷管炸药库房值班室、副井提升机基础工程项目和煤矿土建工程施工项目，合同内容是双方的真实意思表示，且符合法律规定，合法有效。原告按照合同约定进行了施工建设，工程竣工并经过结算后，被告没有完全履行工程价款给付义务，尚欠原告工程款604577.64元至今未给付，其行为属违约，应当承担给付工程款和逾期付款利息的违约责任。故原告主张被告给付所欠工程款的请求，符合法律规定，但主张的工程款金额有误，原、被告经核算，三项工程项目被告累计欠原告工程款604577.64元，原告却按638217.64元主张，多主张的部分本院不予支持。原告还主张被告按年利率6%支付2012年11月30日至2017年11月30日的逾期利息191465.29元。原、被告对欠付工程款利息计付标准没有约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。上述三项工程项目的工程款分别于2011年10月19日、2012年5月15日和2016年5月进行了审核结算，被告没有完全按照审核结算的金额履行工程款给付义务，所欠工程款就应当按照年利率6.65%和4.75%自2011年10月20日、2012年5月16日和2016年6月起计付逾期利息。2011年10月19日、2012年5月15日审核结算后，被告拖欠工程款26511.10元、169896.53元，原告主张按年利率6%计付2012年11月30日至2017年11月30日的利息合理，本院予以支持，利息金额分别为7953.33元、50968.96元。2016年5月审核结算后，被告拖欠工程款408170.01元，原告主张自2012年11月30日至2017年11月30日按年利率6%计付利息不合理，应按年利率4.75%自2016年6月起计付逾期利息，2016年6月至2017年11月30日的利息金额为29082.12元，原告主张不合理的部分，本院不予支持。被告提出的拖欠工程款数额应当以原、被告对账确认后的数额为准；原告主张的利率过高，利息应按分项欠款时间计息的辩称意见成立，本院予以采纳。
综上所述，被告新疆新赛双陆矿业有限公司给付原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司所欠工程款604577.64元及逾期付款利息88004.41元。驳回原告的其他诉讼请求。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，判决如下：
一、被告新疆新赛双陆矿业有限公司给付原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司所欠工程款604577.64元及逾期付款利息88004.41元，合计692582.05元，于本判决生效后十日内付清；
二、驳回原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12098元，由原告博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司负担1372元，由被告新疆新赛双陆矿业有限公司负担10726元，被告于本判决生效后十日内给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第四师中级人民法院。
审 判 长 陈玉琼
审 判 员 范海波
人民陪审员 努拉拉
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 张继辉