福建省泉州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）闽05民终4305号
上诉人（原审原告、反诉被告）:福建省惠一建设工程有限公司，住所地福建省惠安县螺城镇中新花园6号楼5层，统一社会信用代码：913505211562200770。
法定代表人：张国民，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈适平，福建建达（泉州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告、反诉原告）:石狮市妇幼保健院，住所地福建省石狮市八七路561号，统一社会信用代码：12350581F307598262。
法定代表人：蔡东华，该院院长。
委托诉讼代理人：刘龙福，福建中德律师事务所律师。
上诉人福建省惠一建设工程有限公司（以下简称惠一建设公司）因与上诉人石狮市妇幼保健院建设工程合同纠纷一案，不服福建省石狮市人民法院（2017）闽0581民初394号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年7月12日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人惠一建设公司的委托诉讼代理人陈适平，上诉人石狮市妇幼保健院的委托诉讼代理人刘龙福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠一建设公司上诉请求：撤销原审判决第一项后半段，依法改判石狮市妇幼保健院支付自2010年3月5日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。事实和理由：涉案的工程价款虽然由于石狮市妇幼保健院的原因迟迟未能结算，但工程早在2006年即已竣工验收并交付使用。根据《最高人法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条之规定，本案工程价款的利息应自案涉工程实际交付之日，即2006年7月开始计算。而惠一建设公司主张自2010年3月5日（即提交竣工结算文件30日之后）起计算工程价款的利息，系对自身权利的处分，是完全符合法律规定的，原审判决自2017年1月17日（即起诉之日）起计算本案工程价款的利息显然于法不符，损害了惠一建设公司的合法利益，是不妥的。
石狮市妇幼保健院辩称：1.惠一建设公司工程款的起诉超过诉讼时效，利息请求没有事实和法律依据；2.施工合同及附件3保修金的650000元，以及专用条款第47条中有关工程优良奖励金款项463189元，这两项款项合计是1113189元，两个款项的性质不同于工程款，均没有约定逾期支付的违约责任条款，所以惠一建设公司要求支付利息的主张没有依据，即使存在这两项逾期支付，也不存在利息支付和起算问题，应该驳回惠一建设公司的上诉。
石狮市妇幼保健院上诉请求：撤销原审判决第一、三项，迳行改判驳回惠一建设公司的诉讼请求并支持石狮市妇幼保健院的反诉请求；本案诉讼费用由惠一建设公司承担。事实和理由：双方已视为于2010年3月5日进行结算，石狮市妇幼保健院于2011年1月份支付惠一建设公司工程款300000元至惠一建设公司提起本案诉讼，已达六年之久，惠一建设公司从未向石狮市妇幼保健院催收本案诉争工程款，结合建设工程施工合同及附件3约定的付款期限，应认定惠一建设公司的起诉已超过二年的诉讼时效。原审判决以“但综合考虑石狮市妇幼保健院未按合同约定支付工程款、讼争工程存在工程变更、增补导致工期延长及因不可抗力应顺延工期35天的客观事实，”从而主观臆断地认定“惠一建设公司不存在逾期完工的违约行为”明显太过草率。惠一建设公司在本案中未提供任何施工合同约定的工期顺延工程师的签证证据，本案不存在工期顺延的情形，原审判决不予支持石狮市妇幼保健院要求惠一建设公司支付逾期完工违约金524000元的反诉请求，认定事实不清，依据不足。
惠一建设公司辩称:原审对石狮市妇幼保健院尚欠工程款的认定和判决完全正确，石狮市妇幼保健院的上诉缺乏事实和法律依据，依法应当予以驳回。1.原审对石狮市妇幼保健院工程款的认定是基于妇幼保健院接收了决算资料，却在原审鉴定时故意不提供，导致工程造价无法通过鉴定确定，应由其承担不利的法律后果，以接收的造价汇总表的结算总价确定；2.惠一建设公司的起诉没有超过诉讼时效，石狮市妇幼保健院的上诉请求不能成立，本案的工程没有经过结算，石狮市妇幼保健院对尚欠的工程款拖而不绝，不存在时效问题，其次惠一建设公司自2011年起都发函催讨，石狮市妇幼保健院在一审没有否认催讨的事实，保修金的返还不存在诉讼时效的问题；3.原审驳回石狮市妇幼保健院的反诉是正确的，双方提供的证据表明，在讼争工程施工过程中，石狮市妇幼保健院确实存在严重拖欠工程款，讼争工程大量增加工程量的事实，而且台风等天气原因导致35天不能施工，在这样的情况下，要求惠一建设公司按照原工期完工不合法，原审考虑该事实并予以驳回石狮市妇幼保健院的反诉请求，是合理合法的。即使惠一建设公司确实存在逾期竣工的情况，石狮市妇幼保健院的请求也已经超过诉讼时效，对于是否存在逾期竣工的违约责任，在工程竣工时已经确定了，石狮市妇幼保健院直到起诉才主张，明显超过诉讼时效，并且明确表明没有主张逾期竣工责任，请求二审法院驳回石狮市妇幼保健院的上诉。
惠一建设公司向一审法院起诉请求：判令石狮市妇幼保健院立即偿付尚欠的工程款1962821元并按中国人民银行颁布的银行同期贷款利率计付自2010年3月5日起至实际付清之日止的相应利息（计到起诉的利息约为2150000元）。诉讼过程中，惠一建设公司变更诉讼请求为：判令石狮市妇幼保健院立即偿付尚欠的工程款1307458元并按中国人民银行颁布的银行同期贷款利率计付自2010年3月5日起至实际付清之日止的相应利息。
石狮市妇幼保健院向一审法院提出反诉请求：判令惠一建设公司立即支付石狮市妇幼保健院工程逾期完工违约金524000元。
一审法院认定事实：2005年2月3日，惠一建设公司与石狮市妇幼保健院签订《建设工程施工合同》一份，并约定：石狮市妇幼保健院将该院住院部大楼、宿舍楼工程发包给惠一建设公司施工，合同工期总日历天数为300天，合同价款为13127024元。合同通用条款13.1条约定：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。合同通用条款13.2条约定：承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期；合同通用条款26.4条约定：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。合同通用条款35.1条约定：当发生下列情况时：（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（3）……。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期；合同专用条款26条约定：付款额按承包人每月完成的工作量的85%，若因甲方资金一时不能到位，当月的工程进度款超过次月的20日尚未结付，超过时间的欠款按国家银行同期贷款利率计息，付给乙方。因欠款造成停工，甲方应赔偿乙方的损失，并且工期顺延。工程竣工后7天内，甲方支付合同内工程款的5%，工程验收达到优良后7天内，甲方支付合同内工程款的5%，余下扣除工程保修金后的余款在办妥竣工验收手续及竣工决算并交付使用后7天内付清；合同专用条款39.1条约定：双方关于不可抗力的约定：不可抗力为8级以上（含8级）台风（按气象台公布为准）；24小时连续雨量达100MM以上的暴雨（按气象台公布为准）；战争、地震、洪水等；连续停水、停电8小时以上；不能避免并不能克服的客观情况；合同专用条款47条约定：2、保修金于工程竣工之日算起壹年期满十四天内付清。4、工程质量奖罚：单位工程质量经泉州市级有关部门验收评定为优良工程的，发包人向承包人支付工程结算总价的3%作为工程优良奖……。5、根据合同约定承包范围及工期，工期拖延按200元/天进行处罚（由承包人向发包人支付）。合同签订后，惠一建设公司依约于2005年2月15日组织进场施工。2006年8月30日，讼争工程经竣工验收合格，保修期已届满并已交付。2009年10月20日，讼争工程荣获《刺桐杯》优质工程奖。2010年2月4日，惠一建设公司向石狮市妇幼保健院出具《妇幼保健院住院部大楼及宿舍楼工程工程结算造价汇总表》和《妇幼保健院住院部大楼及宿舍楼工程工程结算资料目录》各一份，石狮市妇幼保健院在上述两份材料“结算资料签收单位：石狮市妇幼保健院。签收人：_____”处均盖章确认。该汇总表载明：合同造价13127024元、土建部分增减2524279元、安装工程增减-211671元、工程评优奖励463189元，工程总造价15902821元。2017年4月20日，石狮市气象局出具《气象证明》一份，该气象证明载明：根据石狮市灵秀站的监测资料显示，2005年2月15日至2006年8月30日，出现100毫米及以上降水日数2天，8级以上台风影响合计33天。2011年1月，石狮市妇幼保健院向惠一建设公司支付工程款300000元。
一审法院认为，石狮市妇幼保健院与惠一建设公司签订的《建设工程施工合同》系当事人的真实意思表示，且未违反法律及行政法规的规定，合法有效，双方应当依约履行合同义务。根据合同专用条款26条“工程竣工后7天内，甲方支付合同内工程款的5%，工程验收达到优良后7天内，甲方支付合同内工程款的5%，余下扣除工程保修金后的余款在办妥竣工验收手续及竣工决算并交付使用后7天内付清”的约定，石狮市妇幼保健院应在竣工决算并交付使用后7天内付清工程款，而讼争工程并没有竣工决算，但讼争工程已竣工验收合格、保修期已经届满，也于2006年交付石狮市妇幼保健院使用长达十一年之久，且石狮市妇幼保健院接收竣工资料后未按合同约定与惠一建设公司办理竣工结算，依据公平原则以及案件的客观情况，应认定合同付款条件已成就，石狮市妇幼保健院应当依约支付尚欠的工程款1307458元。双方并没对讼争工程进行结算，因此惠一建设公司有权要求石狮市妇幼保健院按中国人民银行同期同类贷款利率支付自起诉之日（2017年1月17日）起至实际付清之日止计算的利息，超出的部分，不予支持。虽惠一建设公司提供的催讨函、律师函、快递单并无法直接证明惠一建设公司已向石狮市妇幼保健院主张权利，但讼争工程并没进行竣工结算，因此惠一建设公司于2017年1月17日提起诉讼，并未超过诉讼时效，石狮市妇幼保健院关于本案已超过诉讼时效的抗辩意见，无事实与法律依据，不予采纳。石狮市妇幼保健院反诉要求惠一建设公司向其支付逾期完工262天的违约金524000元，但综合考虑石狮市妇幼保健院未按合同约定支付工程款、讼争工程存在工程变更、增补导致工期延长及因不可抗力应顺延工期35天的客观事实，应认定惠一建设公司不存在逾期完工的违约行为，石狮市妇幼保健院的反诉请求不能成立，不予支持。惠一建设公司的诉讼主张部分可以成立，予以支持。石狮市妇幼保健院的反诉请求不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决：一、石狮市妇幼保健院应在判决发生法律效力后五日内偿付惠一建设公司工程款1307458元及自2017年1月17日起至付清之日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息；二、驳回惠一建设公司的其他诉讼请求；三、驳回石狮市妇幼保健院的反诉请求。本诉案件受理费21614元，由惠一建设公司负担6489元，由石狮市妇幼保健院负担15125元；反诉案件受理费4520元，由石狮市妇幼保健院负担。
二审中，双方当事人对原审法院查明的事实均无异议，本院依法予以确认。
本案争议的焦点为：惠一建设公司的起诉是否超过诉讼时效期间；涉案工程的利息应从何时开始计算；惠一建设公司是否存在逾期完工的情形。
双方当事人对争议焦点的意见与其诉、辩主张基本一致。
本院对争议焦点进行如下分析：
1.惠一建设公司的起诉是否超过诉讼时效期间。石狮市妇幼保健院主张惠一建设公司提起本案诉讼已经超过诉讼时效。本院认为，涉案工程于2006年8月30日竣工验收合格后，惠一建设公司于2009年12月8日对涉案工程总造价，包括合同造价、土建部分增减、安装工程增减、工程评优奖励等进行汇总后编制《工程结算造价汇总表》，2010年2月4日石狮市妇幼保健院在上述《工程结算造价汇总表》“签收人”处签名盖章确认，故可以认定《工程结算造价汇总表》系双方对工程价款的总结算，因《工程结算造价汇总表》未对石狮市妇幼保健院的付款期间进行明确的约定，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条“未约定履行期限的合同，依照合同法第六十一条、第六十二条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算”的规定，惠一建设公司于2017年11月17日提起本案诉讼，并未超过诉讼时效期间。石狮市妇幼保健院又称惠一建设公司起诉主张工程质量保修金亦超过两年的诉讼时效。本院认为，《工程质量保修书》第五条虽然约定“保修金于工程竣工之日算起壹年期满十四天内付清”，但《工程结算造价汇总表》中的“合同造价”对工程质量保修金进行重新结算，“工程总造价”已经包括了工程质量保修金，石狮市妇幼保健院未对《工程结算造价汇总表》中该项目提出异议，因此工程质量保修金的诉讼时效期间亦应从2017年11月17日惠一建设公司提起本案诉讼开始计算。2.涉案工程的利息应从何时开始计算。因《工程结算造价汇总表》未对石狮市妇幼保健院的付款期限及是否支付利息进行明确的约定，惠一建设公司于2017年11月17日提起本案诉讼，原审法院判决惠一建设公司有权要求石狮市妇幼保健院按中国人民银行同期同类贷款利率支付自起诉之日起至实际付清款项之日止计算的利息，并无不当。3.惠一建设公司是否存在逾期完工的情形。石狮市妇幼保健院虽主张惠一建设公司存在逾期完工的情形，但因涉案工程存在增补、变更工程量的情形，且石狮市妇幼保健院未能提供完整的鉴定材料，导致涉案工程是否存在逾期完工的情形无法确认，因石狮市妇幼保健院未能提供充分的证据证明惠一建设公司存在逾期完工的情形，石狮市妇幼保健院上诉惠一建设公司支付逾期完工违约金的请求，无事实和法律依据，本院不予支持。
综上所述，惠一建设公司、石狮市妇幼保健院的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费25607元，由石狮市妇幼保健院负担16199元，多预交的9408元应予退回；由福建省惠一建设工程有限公司负担9408元。
本判决为终审判决。
审判长 丰 兰
审判员 杨钊胜
审判员 王莉莉
二〇一八年八月二十日
书记员 金雅琳
一、引用的法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
二、执行申请提示
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
-1-