＼n广东省广州市海珠区人民法院
＼ n 民 事 判 决 书
＼n（2014）穗海法民二初字第764号＼n原告佳化化学（茂名）有限公司，住所地广东省茂名高新技术产业开发区。＼n法定代表人李金彪，职务执行董事。＼n委托代理人高江雄，广东大同律师事务所律师。＼n被告广东省石油化工建设集团公司，住所地广州市海珠区。＼n法定代表人庄若杉，职务总经理。＼n委托代理人林宇鹏，广东诚挚律师事务所律师。＼n委托代理人江永洋，男，汉族，1973年5月4日出生，系被告员工。＼n原告佳化化学（茂名）有限公司诉被告广东省石油化工建设集团公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年4月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人高江雄、被告的委托代理人林宇鹏、江永洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。＼n原告诉称，2012年2月29日，原告与被告之间签订了编号为20120229号的工程承包合同，约定了工程概况、工程承包范围、工程内容、工期、合同总价、工程质量、竣工验收、工程结算、双方权利和义务等内容。2013年1月该建设工程基本完工并退场，但被告并未依照合同约定向原告提供竣工资料及工程结算资料，不配合原告办理竣工验收。工程监理单位于2013年3月28日向被告发出编号为1103545017的《监理工程师通知单》，要求被告在2013年4月5日前提交竣工验收申请报告并将相关竣工资料完善，但被告并未提交相关资料。工程监理单位于2013年5月4日向被告发出编号为1303545019的《监理工程师通知单》，要求被告必须在2013年5月15日前将竣工验收资料提交复核，并在6月前提交工程结算书，但被告仍未提交。另外被告在施工过程中偷工减料导致工程出现了许多质量问题，但被告至今仍未对工程质量问题进行整改和返修。原告依照被告的申请于2012年3月9日至2012年11月8日期间向被告支付了工程进度款460万元，但被告仅向原告开具了380万元的发票，仍拖欠80万元的发票。故起诉请求判令：1、被告提供所有竣工资料和工程结算资料；2、被告对工程质量问题进行整改和返修；3、被告开具拖欠的80万元工程进度款发票；4、被告承担本案诉讼费用。＼n被告辩称，我方并没有不配合原告办理竣工验收和结算的行为，由于原告没有提供完整的施工蓝图给我方故我方也无法交付全套工程竣工资料，也是因为原告拒不返还工程签证单故项目工程无法结算，原告还迟延支付工程进度款导致工程迟迟未能结算验收。原告在项目工程未竣工时就于2013年1月5日擅自投产使用，故原告应当承担工程整改和返修的责任。＼n原告为支持其诉讼请求，提供了以下证据：＼n1、原告年产4万吨环氧乙烷深加工项目工承包合同，证明原告与被告签署涉案合同的事实。＼n2、监理工程师通知单及送达签收表，证明监理单位多次要求被告提交竣工资料及工程结算资料的事实。＼n3、监理工程师通知单及送达签收表，证明涉案工程存在质量问题。＼n4、会议记录，证明涉案工程存在质量问题。＼n5、工程照片，证明涉案工程存在质量问题。＼n6、被告进度款支付及发票开具情况统计表，证明原告自2012年3月9日至2012年11月8日期间支付工程进度款情况及被告拖欠80万元工程款发票的事实。＼n7、工程进度款支付凭证，证明原告自2012年3月9日至2012年11月8日期间支付工程进度款情况及被告拖欠80万元工程款发票的事实。＼n8、承诺书，证明原告自2012年3月9日至2012年11月8日期间支付工程进度款情况及被告拖欠80万元工程款发票的事实。＼n9、签收单，证明监理单位向被告催告，要求被告提供所欠竣工资料，并由被告资料员朱志良签收的事实。＼n10、协议书，证明被告同意于2014年2月20日前提供完整有效的工程竣工资料及工程结算资料给原告的事实。＼n11、收条，证明被告提供给监理单位的不完整的竣工资料已经返还给被告的事实。＼n被告对上述证据1、2、3、4、6、7、8、9、10真实性均无异议。对证据5认为照片都是在工程未竣工的时候拍摄的并不能证明竣工后的状况。对证据11认为是由于原告没有提供施工蓝图给被告，故导致被告不能提交竣工材料。＼n被告为支持其诉讼请求，提供了以下证据：＼n1、文件、资料收发文登记表，证明竣工资料已经有公证威朗工程咨询有限公司的工作人员张念华签收。＼n2、工程联系单，证明原告和被告合作的项目已经在2013年1月5日竣工，但是原告一直拖延交付签收单，直至2013年7月21日才把签收单交回被告，故原告的拖延才是导致无法进行工程结算的主要原因。＼n3、工程联络单，证明涉案工程的渗漏水问题，被告已经采取措施进行修补，该措施也获得广州威朗工程咨询有限公司项目监理部的同意。＼n4、工程维修确认书，明被告已经就原告的要求对工程出现的问题采取补救措施，该事实有原告的确认，以及广州威朗工程咨询有限公司项目监理部的工作人员的确认。＼n5、协议书，证明被告尚有80万元的发票未开具给原告的原因在于原告尚拖欠被告相应的工程款。＼n原告对证据1、3、5真实性均无异议，对证据2、4认为因没有原件核对故不予认可其三性。＼n经审理查明，2012年2月29日，原告（甲方）与被告（乙方）就年产4万吨环氧乙烷深加工项目签订合同编号为20120229号的《工程承包合同》。合同约定，工程承包范围：1、设计范围内的施工图纸资料、设计变更、甲方的通知单以及采取的相应必须的施工技术措施、安全措施、全部建筑工程。2、包括设备材料到现场或预制场地后的卸车、检验、现场保管及二次搬运等所有费用。3、本项目的防雷防静电专业工程。工期：1、本工程2012年3月1日开工，2012年6月15日竣工。合同工期为107天（设计图纸完备能满足施工要求），按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金。合同总价和承包方式：1、本工程合同总价暂定人民币700万元，最终以实际工程量结算为准。2、竣工结算由甲方聘请由甲乙双方认可的有相应资质的第三方工程造价机构审计；建筑工程按《2010年广东省建筑工程综合定额》，进行决算审计，审计决算金额三方签字认可。3、最终工程结算金额按上述审计决算金额相应的单价税后下浮17%，由甲方付给乙方。工程结算编审原则：2、本工程结算根据建筑工程施工图（包括详细工程设计蓝图、设计变更通知单、设计工作联系单及现场签证单（概算指标费用外工程量）计算工程量，材料价格执行2012年茂名市信息价施工期间平均价调整计算，定额执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》，及省市相关规定收费。检查验收：1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。竣工验收与质量保修：1、本工程全面完工后，由乙方提出交工验收通知，甲方接到通知后十五天内组织交工验收。乙方按相关规定整理交工资料，一式三份装订成册，交付给甲方，甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备查。施工图纸及技术资料交付：甲方向乙方提供的施工图纸、技术资料一式六份。设计变更及经济签证：1、甲方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2、所有设计变更均由甲方代表或监理工程师签字盖章，未经甲方确认的，结算时不予认可，甲方下发的设计变更，乙方必须服从执行。设计变更追加工程量在总工程量超过5%以上，乙方可以提出延长工期的要求。乙方责任：1、编制施工组织设计（或施工方案）、施工进度计划、材料准备计划报甲方。工程正式开工后，每月22日向甲方报下工作月（本月23日至下个月22日）进度计划，并向甲方报本工作月（上个月23日至本月22日）工程进度完成月报表以及其他甲方需要的资料。5、竣工验收后30天内向甲方报送本工程结算书，甲方在收到工程结算书后40天内审核完。工程付款：3、工程进度款支付到合同总价的60%时，停止拨付，余款待竣工验收、交付交工材料、办理结算后15天内，支付至结算价95%，留5%的价款作为质量保证金。交工验收满一年后15天内，证实没有明显质量问题后，将质量保证金一次无息支付给乙方。违约：1、甲方违约，当发生下列情况时：（1）甲方未履行或未适当履行本合同有关责任；（2）甲方未按本合同约定的时间向乙方提供施工图纸；（3）甲方未按本合同规定给乙方支付工程进度款；（4）甲方未按工程施工计划提供设备材料；（5）甲方不按本合同约定的时间内支付工程竣工结算价款；（6）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。2、甲方违约，当发生下列情况时：（1）乙方不履行或不完全履行本合同属于乙方责任；（2）乙方不按批准的安全技术措施、施工方案施工；（3）因乙方原因不能按合同约定的工期或甲方同意顺延的工期竣工；（4）因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准和质量要求；（5）乙方将不合格物资用于工程；（6）乙方不按合同要求擅自变更设计；（7）乙方不按合同要求提交交工文件和竣工图；（8）乙方未能在规定期限内提交完整合格的结算书；3、乙方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。等。＼n庭审中，原、被告均确认该项目于2013年1月5日竣工。＼n2012年3月9日至2012年11月8日，原告向被告共支付工程进度总款人民币4600000元，被告向原告开具了3800000元的发票，被告确认其仍有800000元发票未开具给原告。＼n江永洋、张展山于2013年1月14日向原告出具《承诺书》一份，载明：佳化化学（茂名）有限公司：广东省石油化工建设集团公司在承建贵公司年产4万吨环氧乙烷深加工项目，由于贵公司在结算进度款时，给我公司项目是银行承兑汇票，广东省石油化工建设集团公司未能将开发票资料寄到项目部，故未能及时给贵公司开具发票。现本人（江永洋）及张展山承诺在12天内给贵公司开具未补完的发票。承诺人署名为江永洋、张展山。签署日期为2013年1月14日。被告对该份证据的真实性及合法性无异议，但提出当时签署该承诺书时与原告口头约定开具发票的前提条件是原告应支付被告方的工程进度款。＼n2013年1月15日，原告和被告签订了《协议书》。主要内容：原告年产4万吨环氧乙烷深加工项目生产装置、包装辅车间所有主体工程和装饰装修工程已于2013年1月5日前基本完工并交付使用。按相关工程统计，在2012年11月前由被告负责施工的工程款已按合同条款支付约70%的进度款；在2012年11月后委托茂名南天工程管理有限公司施工的工程款已按合同支付了2012年11月的工程进度款；12月的工程进度款由于被告部分发票暂时未开具给业主方和工程质量方面的问题，故业主方要求尽快开具相关发票给原告并对存在的质量问题进行解决。因此，2012年12月份工程款约98万元（以结算为准），按合同应按80%即78.4万元不做支付。经业主方、承包方、施工方劳务人员代表协商，同意暂时由原告支付支付400000.00元人民币（其中现金200000.00元，银行承兑汇票200000.00元）作为承包方的工人工资发放。余款待承包方向业主递交工程结算书并解决工程遗留问题后另行商议。在结算工程完成前，承包方（包括承包人个人）与施工方、劳务工人的一切经济纠纷与业主方无关。承包方及工人在结算前不得有阻碍业主方生产及上访讨薪等一切影响佳化化学（茂名）有限公司正常生产经营及企业形象的行为。任何施工工人个人的过激行为由个人负责，如果承包方（江永洋）有意集合工人闹事，产生的一切后果由承包方（江永洋）负责，业主保留追究相关人员法律责任的权利及最终结算的解释权。待承包方将广东省石油化工建设集团公司未开具的发票开具并交付佳化化学（茂名）有限公司，工程遗留的质量问题妥善解决，佳化化学（茂名）有限公司积极配合承包方办理竣工结算，支付工程结算款。承包方（江永洋）收到业主付款后，应及时支付工人工资，否则，承包方江永洋应负相关法律责任，由此产生的一切后果业主概不负责。所有结算事项，仍按合同约定执行，业主在结算付款前，承包方必须将工程发票提前开具给业主方，并且必须完成所有施工资料供业主方验收备案。＼n2014年1月26日，在高新区财政社保局、规划建设和交通局的协调下，原告和被告签订了《协议书》，主要内容：一、此协议以此前佳化化学（茂名）有限公司和广东省石油化工建设集团公司、茂名南天工程管理有限公司所签订的工程合同（包括双方签订的协议）为依据，此协议书未约定的，以此前佳化化学（茂名）有限公司和广东省石油化工建设集团公司、茂名南天工程管理有限公司所签订的工程合同（包括双方签订的协议）为准。二、被告在2014年2月20日前提供完整有效的工程竣工材料和工程结算资料给原告。若有错失，则被告必须在5日内更正。三、原告按照合同规定，在收到上述资料40日内完成审核工作。对于已确认、无争议的工程，原告应在审核完成后的15个工作日内支付相应的工程款。有漏算工程量、签证以及有争议部分委托第三方核定（由黄建军所签的工程量和相关文件，视为有效）。四、被告必须在收到工程款5个工作日内用此结算工程款支付所拖欠的工人工资，不得他用。由此造成的劳资纠纷与原告无关。五、在结算完毕后、付款前，由原告和被告共同到税务部门开出相应数额发票（包括之前所欠数额）。费用由欠款单位先行代付。六、任何一方，违反此协议的约定，由此造成的任何不良影响，均由违约方承担。＼n诉讼中，被告称其曾向监理单位广州威朗工程咨询有限公司提交了竣工资料，但原告称被告提交的竣工资料由于不符合要求已经被监理单位退回给被告。被告在庭审中称需先由原告向其提供施工蓝图，其才能准备符合要求的完整的竣工资料给原告。原告遂于2014年4月23日向本院提起诉讼，在诉讼中表示原告撤回其第二项诉讼请求。＼n本院认为，原告与被告签订的关于年产4万吨环氧乙烷深加工项目签订的合同编号为20120229号的《工程承包合同》，没有违反法律法规的强制性规定，合法有效。合同双方均应当按照约定全面履行自己的义务。＼n原告在诉讼中撤回部分诉讼请求，属于当事人处分自己的权利，并无不妥，本院予以准许。＼n原告起诉要求被告交付竣工资料，根据原、被告签订的合同，被告辩称原告提交施工蓝图是被告提交完整的竣工材料的前提条件，但其不能提交相应证据予以证明，且根据《工程承包合同》之约定，原告应向被告提供施工图纸及技术资料一式六份，并约定了原告交付的设计图纸等均为施工的有效依据，而该工程现已竣工，可见施工所需的施工图纸均已交付完成，原告的交付义务已经履行，合同并约定工程全面完工之后被告应当按相关规定整理交工资料交付给原告，对该竣工验收亦无约定其他需原告完成的先行附加条件。另外，依据原、被告于2014年1月26日签订的协议书，被告亦同意提供完整有效的工程竣工资料和工程结算资料给原告，该协议符合合同约定，可视为被告认可其应当向原告交付相应竣工资料，被告应当依照合同约定履行其向原告交付工程竣工资料的义务。故本院对原告的该诉讼请求予以支持。对于交付竣工资料的具体内容，原告向本院提交了由监理单位广州威朗工程咨询有限公司提供的竣工资料包含材料，被告亦对该证据的三性予以认可，竣工材料的的交付标准以此资料为准。＼n原告起诉要求被告交付所有工程结算资料，由于完整的竣工资料尚未提交，进行工程结算的现实条件尚未成就，故对原告的这一诉讼诉求本院不予支持。＼n关于原告要求被告开具拖欠工程进度款发票的诉求，被告亦在庭审中确认其确实拖欠原告80万元工程进度款发票，但由于开具发票事宜属于行政管理范围，不属于本院的管辖范围，本院对该诉求不予处理。＼n综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，判决如下：＼n一、被告在本判决生效之日起10日内交付合同编号为20120229号《工程承包合同》约定的工程竣工资料给原告，具体应交付的竣工资料见附件。＼n二、驳回原告的其他诉讼请求。＼n本案受理费50元，由被告负担。＼n如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。＼n当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。＼n代理审判员王洁＼n二〇一四年七月二十一日＼n书记员黄一峰＼n邝嘉琦＼n附件：竣工材料包含材料＼n第一卷：工程建设前期法定建设程序文件＼n1、固定资产投资项目年度计划＼n2、建设项目环境影响报告表＼n3、建设用地规划许可证＼n4、土地使用证＼n5、建设工程规划许可证＼n6、工程放线平面图＼n7、施工图设计文件审查批书＼n8、公安消防设计审核意见书＼n9、施工、监理中标通知书＼n10、建设工程项目委托监理核准表＼n11、施工合同及监理合同＼n12、各责任主体资质文件（总监任命书项目经理施工员质安员上岗资格证）＼n13、建设工程质量监督书＼n14、建筑工程施工许可证＼n15、工程建设前期法定建设程序检查表＼n第二卷：建筑工程综合管理资料＼n1、单位工程开工申请报告＼n2、施工现场质量管理检查记录＼n3、单位工程施工组织设计＼n4、单位工程坐标定位测量记录＼n5、工程质量事故报告、停（复）工通知、工程质量事故处理报告＼n6、工程中间验收交接记录＼n7、工程总结＼n8、工程地质勘察报告＼n9、土建工程日志（单独组卷）＼n第三卷：地基与基础工程＼n（一）工程质量控制资料
--
验收记录＼n1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部质量控制资料核查记录＼n2、桩基础、天然基础子分部工程质量验收记录＼n3、地基基础分部工程质量验收记录＼n4、土建隐蔽工程质量验收记录＼n（二）、工程质量控制资料
--施工技术管理资料＼n1、设计图纸会审、变更、洽商记录＼n2、分项工程质量技术交底卡＼n3、新技术、新材料、新工艺推广及应用＼n（三）、工程质量控制资料
--
产品质量合格证、检验、检测报告＼n1、水泥汇总表、进场物理性能检验报告及产品质量合格证＼n2、钢筋汇总表、进场力学性能、工艺检验报告及产品质量合格证＼n3、钢筋焊接试验报告汇总表及试验报告及焊条、焊药产品质量合格书＼n4、钢筋化学成分检验汇总表及检验报告＼n5、砂、碎石及卵石检验汇总表及进场物理性能检验报告＼n6、外加剂物理性能检验报告及产品质量合格证＼n7、防水材料检验报告、产品质量合格证＼n8、预拌混凝土产品质量合格证＼n9、混凝土配合比设计报告＼n10、混凝土试件抗压强度检验结果汇总表＼n11、混凝土试件抗压强度计算表＼n12、混凝土试件抗压强度检验报告＼n13、混凝土抗渗等级报告＼n14、砖合格证及试验报告＼n15、金属硬度检验报告＼n16、基岩芯检测报告＼n17、击实试验报告＼n18、地基荷载试验检测报告＼n（四）、工程质量控制资料
---
施工记录＼n1、工程基线复核＼n2、基坑监测总报告＼n3、基坑支护结构顶部水平位移结果表＼n4、基坑支护结构顶部沉降观测结果表＼n5、地基基坑（槽）开挖、施工检查记录＼n6、地基基坑（槽）回填施工检查记录＼n7、土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表＼n8、混凝土搅拌质量记录表＼n9、混凝土坍落度检测记录表＼n10、混凝土养护情况记录表＼n11、地下室防水效果检查记录表＼n（五）、分项工程质量验收记录＼n1、分项工程质量验收记录＼n2、检验批质量验收记录＼n第四卷：主体结构工程＼n（一）、工程质量控制资料
--
验收记录＼n1、主体结构分部（子分部）质量控制资料核查记录＼n2、主体结构分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录＼n3、主体结构分部（子分部）工程质量验收记录＼n4、主体结构分部（子分部）工程隐蔽验收记录＼n（二）、工程质量控制资料
--施工技术管理资料＼n1、设计图纸会审、变更、洽商记录＼n2、分项工程质量技术交底卡＼n3、新技术、新材料、新工艺推广及应用＼n（三）、工程质量控制资料
--
产品质量证明书、检验、检测报告＼n1、水泥汇总表、进场物理性能检验报告及产品质量合格证＼n2、钢筋汇总表、进场力学性能、工艺性能检验报告及产品质量合格证＼n3、钢筋焊接试验报告汇总及试验报告及焊条、焊剂、焊药产品质量证明书＼n4、钢筋化学成分检验汇总表及检验报告＼n5、砂、碎石及卵石检验汇总表及进场物理性能检验报告＼n6、预拌混凝土产品质量证明书＼n7、混凝土配合比设计报告＼n8、混凝土试件抗压强度检验结果汇总表＼n9、混凝土试件抗压强度计算表＼n10、混凝土试件抗压强度检验报告＼n11、混凝土抗渗等级检验报告＼n12、砌体汇总表、进场物理性能检验报告及产品质量合格证＼n13、砂浆配合比设计报告＼n14、砂浆试件抗压强度检验结果汇总表＼n15、砂浆试件抗压强度计算表＼n16、砂浆试件抗压强度检验报告＼n17、回弹法检测混凝土强度报告＼n18、回弹法检测砂浆强度报告＼n19、外加剂物理性能检验报告及产品质量合格证＼n20、金属硬度检验报告＼n21、膨胀螺栓抗拔检验报告＼n22、楼板厚度检测报告＼n23、沉降量、垂直度观测报告＼n（四）、工程质量控制资料
--
施工记录＼n1、工程基线复核＼n2、混凝土搅拌质量记录表＼n3、混凝土坍落度检测记录表＼n4、混凝土养护情况记录表＼n5、混凝土后浇带施工检查记录＼n6、建筑物垂直度、标高、全高测量记录表（工程安全和功能检验核查资料）＼n7、建筑物沉降观测记录表（工程安全和功能检验核查资料）＼n（五）、分项工程质量验收记录＼n1、分项工程质量验收记录＼n2、检验批质量验收记录＼n第五卷：建筑装饰装修工程＼n（一）、工程质量控制资料
--
验收记录＼n1、建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查记录＼n2、建筑装饰装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录＼n3、建筑装饰装修分部工程验收记录＼n4、隐蔽验收记录＼n（二）、工程质量控制资料
--施工技术管理资料＼n1、设计图纸会审、变更、洽商记录＼n2、分项工程质量技术交底卡＼n3、新技术、新材料、新工艺推广及应用＼n（三）、工程质量控制资料
--
产品质量合格证、检验、检测报告＼n1、水泥进场物理性能检验报告及产品质量合格证＼n2、砂物理性能检验报告＼n3、铝合金材料检验报告、产品质量证明书＼n4、建筑玻璃产品质量检验报告、合格证＼n5、涂料、胶粘剂产品质量检验报告、合格证＼n6、陶瓷墙（地）砖产品质量合格证＼n7、防水材料产品合格证＼n8、建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告＼n9、室内环境检测报告＼n（四）、工程质量控制资料
--
施工记录＼n1、厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表＼n（五）、分项工程质量验收记录＼n1、分项工程质量验收记录＼n2、检验批质量验收记录＼n第六卷：建筑屋面工程＼n（一）、工程质量控制资料
--
验收记录、＼n1、屋面分部工程质量控制资料核查记录、＼n2、屋面分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、＼n3、屋面分部工程质量验收记录、＼n4、隐蔽工程验收记录、＼n（二）、工程质量控制资料
--
施工技术管理资料、＼n1、设计图纸会审、变更、洽商记录、＼n2、分项工程质量技术交底卡、＼n3、新技术、新材料、新工艺推广及应用、＼n（三）、工程质量控制资料
--
产品质量合格证、检验、检测报告、＼n1、防水材料进场检验报告及产品质量合格证、＼n2、隔热材料检验报告、产品质量合格证、＼n3、其它材料产品质量证明文件、＼n（四）、工程质量控制资料
--
施工记录、＼n1、屋面泼水、淋水蓄水试验记录（工程安全和功能检验核查资料）、＼n（五）、分项工程质量验收记录、＼n1、分项工程质量验收记录、＼n2、检验批质量验收记录、＼n第七卷：建筑给排水及采暖工程＼n（一）、工程质量控制资料
--
验收记录＼n1、建筑给水、排水及采暖分部（子分部）工程质量控制资料核查记录＼n2、建筑给水、排水及采暖分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录＼n3、建筑给水、排水及暖分部（子分部）工程质量验收记录＼n4、建筑给水、排水及暖分部（子分部）工程隐蔽验收记录＼n（二）、工程质量控制资料
--
施工技术管理资料＼n1、设计图纸会审、变更、洽商记录＼n2、分项工程质量技术交底卡＼n3、安装工程检测计量具一览表＼n4、新技术、新材料、新工艺推广及应用＼n（三）、工程质量控制资料
--
产品质量合格证、检验、检测报告＼n1、建筑给水、排水工程设备及主要材料产品质量证明文件及汇总表＼n2、塑料给排水管材、管材溶剂型胶粘剂进场检验报告及合格证＼n3、建筑给水、排水工程分部设备及主要材料进场监理检查记录＼n4、管道阀门进场检验报告＼n5、管道压力检测报告＼n（四）、工程质量控制资料
--
施工记录＼n1、给排水设备开箱检查记录＼n2、水箱或水池满水试验记录＼n3、阀门安装前试验记录＼n4、管道水压试验记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n5、管道系统冲洗记录＼n6、水泵安装记录＼n7、水泵检查试运转记录＼n8、卫生器具满水和通水记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n9、生活给水消毒记录＼n10、室内消火栓试射试验记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n11、室内排水管道灌水试验及通水试验记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n12、室内排水管道通球试验记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n13、给水管道通水试验记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n14、室外排水管道灌水试验及通水试验记录（工程安全和功能检验核查资料）＼n（五）、分项工程质量验收记录＼n1、分项工程质量验收记录＼n2、检验批质量验收记录＼n第八卷：建筑电气安装工程＼n（一）、工程质量控制资料
--
验收记录＼n1、建筑电气分部（子分部）工程质量控制资料核查记录＼n2、建筑电气分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录＼n3、建筑电气分部（子分部）工程质量验收记录＼n4、低压配电（含发电机组）安装工程质量验收记录＼n5、建筑电气分部（子分部）工程隐蔽验收记录＼n（二）、工程质量控制资料
--
施工技术管理资料＼n1、设计图纸会审、变更、洽商记录＼n2、分项工程质量技术交底卡＼n3、安装工程检测计量具一览表＼n4、新技术、新材料、新工艺推广及应用＼n（三）、工程质量控制资料
--
产品质量合格证、检验、检测报告＼n1、安装工程材料进场质量文件汇总表材料申报表及监理检查记录＼n2、安装工程设备及主要材料产品质量合格证＼n3、电线电缆进场检验报告及检测报告＼n4、PVC线槽线管进场检验报告＼n5、漏电开关和空气断路器进场检验报告＼n6、家用和类似用途插头插座进场检验报告＼n7、剩余电流动作保护器检测报告＼n8、镇流器检测报告＼n9、电器线路绝缘检测报告＼n10、电气电阻及等电位检测报告＼n（四）、工程质量控制资料
--
施工记录＼n1、设备开箱检查记录＼n2、电缆敷设记录＼n3、防雷引下线连接记录＼n4、电气线路绝缘强度测试记录＼n5、建筑物照明通电试运行记录＼n6、大型灯具牢固性试验记录＼n7、电气接地电阻测试记录＼n8、漏电保护器模拟漏电测试记录＼n9、电气设备送电验收记录＼n10、高压电气装置交接试验记录＼n（五）、各分项工程检验批质量验收记录＼n1、分项工程质量验收记录＼n2、检验批质量验收记录＼n第九卷：建筑节能工程＼n1、建筑节能工程（围护结构部分）工程质量验收表＼n2、墙体节能工程隐蔽工程质量验收记录表＼n3、门窗节能工程隐蔽工程质量验收记录表＼n4、屋面节能工程隐蔽工程质量验收记录表＼n5、墙体节能工程节能分项工程质量验收表＼n6、墙体节能工程检验批／分项工程质量验收表＼n7、门窗节能工程节能分项工程质量验收表＼n8、门窗节能工程检验批／分项工程质量验收表＼n9、屋面节能工程节能分项工程质量验收表＼n10、屋面节能工程检验批／分项工程质量验收表＼n11、配电与照明节能工程节能分项工程质量验收记录表＼n12、配电与照明节能工程检验批／分项工程质量验收表＼n第十卷：竣工图纸＼n1、竣工图纸一套＼n第十一卷：竣工验收资料＼n1、工程质量验收申请表＼n2、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录＼n3、单位（子单位）工程安全和功能检验核查及主要功能记录＼n4、单位（子单位）工程观感质量检查记录＼n5、工程质量评估报告＼n6、勘察文件质量检查报告＼n7、设计文件质量检查报告＼n8、单位工程施工安全评价书＼n9、消防验收文件或准许认可使用文件＼n10、房屋建筑工程质量保修书＼n11、商品住宅《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》＼n12、单位（子单位）工程质量验收记录＼n13、建设工程质量监督报告＼n14、建设工程规划验收认可文件＼n15、环保验收文件或准许认可使用文件＼n16、建设工程竣工验收报告＼n17、房屋建筑工程和市政设施工程竣工验收备案表