湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂0192民初262号
原告：武汉凯迪电力环保有限公司，住所地：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦。
法定代表人：徐尹生，董事长。
委托诉讼代理人：程玮，该公司员工。
委托诉讼代理人：赵小平，该公司员工。
被告：湖北三三重工有限公司，住所地：咸宁市嘉鱼潘湾畈湖工业园。
法定代表人：王爱萍，经理。
委托诉讼代理人：何劲松，该公司员工。
委托诉讼代理人：张杰，湖北朴成勇毅律师事务所律师。
原告武汉凯迪电力环保有限公司（以下简称原告）诉被告湖北三三重工有限公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院于2017年1月12日立案受理后，依法适用简易程序，于2017年3月16日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人程玮、赵小平，被告的委托诉讼代理人何劲松、张杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2016年3月31日，原告与被告签订《福建大唐国际宁德发电有限责任公司1、2号660WM机组脱硫除尘协同改造工程多级离心氧化风机设备采购合同》，合同标的额848100元，约定被告为原告提供2台多级离心氧化风机设备。合同签订后，原告按合同约定向被告共支付设备款608860元，被告未向原告及时交付工程设备，违反了双方约定，为此起诉，请求判令：1、确认原、被告签订的《福建大唐国际宁德发电有限责任公司1、2号660WM机组脱硫除尘协同改造工程多级离心氧化风机设备采购合同》已解除；2、被告返还原告采购款608860元；3、被告向原告支付违约金339240元（848100元×40%）；4、被告承担本案的诉讼费用。
被告辩称：1、对原告叙述的事实予以认可；2、2016年7月被告所在地嘉鱼县遭遇百年一遇的洪水，被告不是故意不履行合同，而是因为不可抗力导致合同不能履行，不可抗力是法定免责条款，并且原告当时也派人在场，知悉整个过程。请求人民法院判决免除被告的全部民事责任。
经审理查明：2016年3月31日，原、被告签订合同编号为KH1603C-T569-008的《福建大唐国际宁德发电有限责任公司1、2号660WM机组脱硫除尘协同改造工程多级离心氧化风机设备采购合同》，约定原告向被告采购2台套多级离心氧化风机设备，用于福建大唐国际宁德发电有限责任公司1、2号660WM机组脱硫除尘协同改造工程，合同价格848100元。合同主要内容为：1、第一台风机需于2016年5月15日前到达项目现场，第二台风机需于2016年5月31日前到达项目现场；2、如果被告未按合同约定的交货时间和地点正确、全部交付合同设备的，应按以下约定支付违约金：……迟交5周及以上的，违约金为该迟交的该套合同设备价格的2%/周……如果被告对任何一批合同设备迟交超过60天时，原告有权解除合同，被告除支付违约金外，还应赔偿原告所有损失；3、由于被告原因导致合同解除的，除本合同其他条款已有特别约定外，被告应按合同价格的40%向原告支付违约金，并赔偿原告的所有损失。2016年5月5日，原告通过网上银行向被告支付合同货款508860元。
2016年5月至2016年8月，原告多次向被告发送传真，要求被告交付设备，其中，2016年8月4日的函件中载明“确保在2016年8月25日前完成宁德项目两台风机交货，并按此提交新的排产计划给我司，请贵司于2016年8月5日传真回复我司，否则我司将依据合同第11.3.2款解除合同，并依据合同第11.3.1和第15.2、15.3等条款提出违约金、迟延交货及对我司造成的一切损失索赔”。2016年7月15日、7月25日、8月8日、8月16日，被告多次通过传真回复原告，表示因资金困难，希望原告支持100000元用于未回厂零部件生产车间铸件的提货以便尽快完工。其中：2016年7月25日的传真内容提及车间淹水问题已作改善，不会存在水患问题。2016年8月8日的传真内容被告承诺于2016年8月18日前完成加工，于2016年8月25日前先发货一台至现场安装。为此，原告与被告、案外人武汉铜兴机械铸造有限公司签订《代付款协议书》，约定原告代替被告支付被告所欠案外人武汉铜兴机械铸造有限公司的货款100000元，原告付款后，即视为原告对被告履行完毕相应金额的付款义务，原、被告原合同条款继续有效。2016年8月23日，原告向案外人武汉铜兴机械铸造有限公司支付100000元。此后，被告一直未向原告发送货物。
被告当庭陈述，其所在地分别于2016年7月6日、2016年8月4日遭遇两次洪水灾害。
被告提供的证据载明其住所地嘉鱼县潘湾曾经于2016年7月5日至6日发生过暴雨受灾，保险公司为此到被告处现场勘察，保险公司的现场查勘记录显示厂内部分设备受损。
庭审后，被告于2017年3月23日向本院申请向嘉鱼县经济和信息文化局和中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司搜集调取证据，以证明发生水灾的情况。本院于2017年4月5日作出不予准许的通知书。
上述事实，有采购合同、传真、邮件、代付款协议书、转账凭证、业务回单、当事人当庭陈述及庭审笔录等在卷予以证明。
本院认为，原、被告签订的采购合同系双方当事人真实意思的表示，且合同内容未违反法律法规及国家强制性规定，该合同合法、有效。原、被告应按合同约定履行合同义务。双方的传真件、邮件往来显示被告于其所述水灾发生时间即2016年7月6日、2016年8月4日期间均未提及因水灾导致被告不能交货，且被告向原告多次发送传真的内容仅提及资金紧张问题，并未提及水灾导致其延迟交货，其中一份传真件还说明淹水问题已作改善，不存在水患问题。被告于2016年8月16日还向原告申明其在正常生产制作原告所要求的产品，因资金紧张要求原告支持采购零件的费用100000元。同时，被告于其所述发生水灾时间之前已经迟延交货，故被告有关水灾的不可抗力因素导致迟延交货的抗辩主张不成立。被告违反合同约定不履行交货义务，已达到合同约定的原告行使合同解除权的条件，原告通过邮件方式向被告发出解除合同通知、被告收到该邮件通知的日期即2016年11月8日为合同解除时间，本院依法予以确认。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，原告有权要求被告返还货款并赔偿损失。关于原告代被告向案外人武汉铜兴机械铸造有限公司支付100000元的问题，因三方明确约定原告代付款后视为原告对被告履行完毕相应金额的付款义务，故该100000元的性质为原告向被告支付的货款，故被告应向原告返还货款的金额为608860元。关于违约金的问题，原告主张按照合同价格40%的标准支付违约金，而不按合同约定的逾期交货违约金以“迟交的该套合同设备价格的2%/周”标准计算，系原告的自由处分行为。被告认为违约金计算标准过高，申请本院予以调整，因原告未提交被告违约给其造成实际损失的证据，本院参照民间借贷的法律规定，酌定违约金计算标准为以608860元为基数，按照年利率24%的标准，起算时间为2016年11月8日即被告应返还货款之日。
综上，原告的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、原告武汉凯迪电力环保有限公司与被告湖北三三重工有限公司之间于2016年3月31日签订的《福建大唐国际宁德发电有限责任公司1、2号660WM机组脱硫除尘协同改造工程多级离心氧化风机设备采购合同》已经解除；
二、被告湖北三三重工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告武汉凯迪电力环保有限公司返还货款608860元；
三、被告湖北三三重工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告武汉凯迪电力环保有限公司支付违约金（以608860元为基数，按照年利率24%的标准从2016年11月8日起计算至本院判决确定的支付之日止）；
四、驳回原告武汉凯迪电力环保有限公司的其他诉讼请求。
如果被告湖北三三重工有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费减半收取6641元，由被告湖北三三重工有限公司负担5977元，由原告武汉凯迪电力环保有限公司负担664元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代理人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一项的规定，预交上诉案件受理费，款汇至武汉市中级人民法院，收款单位全称：湖北省武汉市中级人民法院，账号：17×××67；开户行：农行武汉市民航东路支行。上诉人在上诉期满后七日内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理。
审判员 周琼
二〇一七年四月六日
书记员 谭媛