甘肃省榆中县人民法院
民 事 判 决 书
(2016)甘0123民初2363号
原告（反诉被告）杨军平，男，汉族，1974年8月17日出生，甘肃省定西市人，农民，住定西市安定区。
委托诉讼代理人：成彩田、刘刚平，甘肃锦荣律师事务所律师。
被告（反诉原告）：兰州泰格消防工程有限公司，住所地兰州市城关区。统一社会信用代码91620102739627848F。
法定代表人：魏莉蔓，女，汉族，1946年9月22日出生，甘肃省兰州市人，系该公司经理，住兰州市城关区。
委托诉讼代理人：冯国旭，甘肃正天合律师事务所律师。
原告（反诉被告）杨军平与被告（反诉原告）兰州泰格消防工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年11月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）杨军平及其委托诉讼代理人成彩田、刘刚平，被告（反诉原告）兰州泰格消防工程有限公司的委托诉讼代理人冯国旭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）杨军平向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告立即支付原告拖欠工程款164000元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告杨军平与被告兰州泰格消防工程有限公司于2012年8月先后签订施工合同二份，劳务合同一份。施工合同约定将位于榆中县和平镇薇乐花园7#、10#、11#、12#楼消防线路工程施工，后劳务合同又约定了薇乐花园一期“如意园”10#、11#、12#楼的消防工程项目。上述工程项目完工后于2016年5月31日移交，并进行了结算。被告兰州泰格消防工程有限公司应付原告工程款293304元，后分次支付，至今收到工程款129304元，尚拖欠164000元。根据《施工合同》“第八条违约责任2：甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一月按应付而未付金额的0.1%计付违约金”的约定。对被告应就164000元自完工移交结算结束的28天后（即2016年6月29日起）开始计付违约金，暂计付计算至2016年10月31日，理应承担违约金205000元。为维护原告的合法权益，特依法向贵院提起诉讼。
被告（反诉原告）兰州泰格消防工程有限公司辩称，一、杨军平所述与事实不符，因其过错，涉案工程截止目前仍未验收。双方签订合同后，约定由杨军平对微乐花园如意园7#、10#、11#、12#楼预埋线工程进行施工。涉案工程施工期间，兰州市公安消防支队于2014年3月10日进行消防监督检查，发现该工程存在火灾自动报警系统损坏，自动喷水灭火系统损坏、消防栓系统未保持完好，消防控制室未设置应急照明等问题，随后作出了兰公消限字[2014]第0032号《责令限期改正通知书》。兰州泰格消防工程有限公司接到通知书后，经检查发现预埋线路问题较多，上述问题均为杨军平在施工时对线路布局不合理导致。兰州泰格消防工程有限公司随即要求杨军平对以上工程返修，但杨军平却仅对10#、11#、12#楼进行返修，对7#楼不予返修且对未完成工程不予完成。多次协商无果后，为保证工程如期完工，兰州泰格消防工程有限公司才与纪元虎签订《劳务合同》，约定由其对7#楼返修。发包方在工程结尾验收时，发现上述工程存在火警、误报等情形，便向兰州泰格消防工程有限公司发出了《通知》，要求兰州泰格消防工程有限公司于2016年6月8日前必须排除障碍，保证复检验收时通过。兰州泰格消防工程于次日向杨军平发出了《整改通知》，但杨军平对此事仍置之不理，兰州泰格消防工程遂安排公司其他人员予以返修。因杨军平不及时返修，造成工期延误，涉案工程截止目前仍未验收合格。杨军平诉称涉案工程项目已于2016年5月31日移交，并进行了工程结算与事实不符。
二、由于涉案工程尚未验收合格，在杨军平对不合格工程拒绝返修、对剩余工程不继续施工的情形下，兰州泰格消防工程有限公司有权不予支付涉案工程款。首先，《劳务合同》第四条第三项约定：“工程完工并通过发包方人及相关政府主管部门验收合格后，双方办理结算。”因此，由于工程尚未验收合格，便不存在支付工程款的问题。其次，在质量不合格需要返修时，兰州泰格消防工程有限公司立即通知杨军平，杨军平却在没有任何合理理由的情形下拒绝返修、返工，致使兰州泰格消防工程有限公司只能与纪元虎签订《劳务合同》，约定由纪元虎对不合格工程予以返修，兰州泰格消防工程有限公司为此额外支付工程款122120元。再次，由于杨军平拒绝对涉案工程7#楼剩余工程进行施工，兰州泰格消防工程有限公司为保证工程如期完工，于2015年5月16日与朱龙签订《劳务合同》，约定由朱龙对7#楼未完成所有工程量予以施工。最后，在工程收尾验收时，因工程质量问题，发包方遂要求兰州泰格消防工程有限公司限期排除障碍，兰州泰格消防工程有限公司通知杨军平及时返修，但杨军平对此事置之不理，为保证复检验收通过，杨军平安排公司人员返修。共支付返修费40000元。
被告（反诉原告）兰州泰格消防工程有限公司向本院提出反诉请求：1、判令被反诉人支付因工程质量问题给反诉人造成的经济损失共计174120元；2、判令被反诉人支付违约金52236元；3、诉讼费用由被反诉人承担。事实和理由：2012年8月先后，兰州泰格消防工程有限公司与杨军平签订《施工合同》两份，《劳务合同》一份。《施工合同》约定杨军平承包薇乐花园7#、10#、11#、12#楼消防线路预埋工程项目，《劳务合同》约定杨军平承包薇乐花园一期“如意园”10#、11#、12#楼消防工程项目。施工过程中，2014年3月10日兰州市公安消防支队对上述工程进行消防监督检查，发现火灾自动报警系统损坏、自动喷水灭火系统损坏、消防控制室未设置应急照明、消防控制室门开启方向错误等问题，随即出了《责令限期改正通知书》，要求兰州泰格消防工程有限公司立即整改。兰州泰格消防工程有限公司接到该通知书后，经检查预埋线路问题较多，遂联系杨军平对不合格工程立即返修，但被反诉人杨军平却对此事置之不理。无奈之下，反诉人兰州泰格消防工程有限公司于2014年3月21日与纪元虎签订《劳务合同》，约定由其对不合格工程返修，现反诉人兰州泰格消防工程有限公司共支付返修工程款122120元。由于7#楼自动报警系统剩余工程量问题，2015年5月16日反诉人兰州泰格消防工程有限公司与朱龙签订《劳务合同》，约定由朱龙对火灾自动报警系统未完成工程量进行施工，工程结束后，反诉人兰州泰格消防工程有限公司共支付工程款12000元。涉案工程尾款验收时，反诉人兰州泰格消防工程有限公司与发包方在检查验收过程中，发现上述工程因线路布局问题，导致自动报警系统存在误报及故障，部分安全出口指示灯不亮等。反诉人兰州泰格消防工程有限公司随应发包方要求，安排其公司人员进行返修，共支付返修费用40000元。被反诉人杨军平在工程出现质量问题后不及时返修，已经违反了合同约定，根据合同第八条违约责任，被反诉人杨军平理应依照每逾期一天，按总工程造价的0.1%支付违约金，但考虑该约定对被反诉人杨军平惩罚过重，现要求其按照反诉人兰州泰格消防工程有限公司实际损失的30%支付违约金。为维护反诉人兰州泰格消防工程有限公司合法权益，特向贵院提起反诉。
原告（反诉被告）杨军平辩称，反诉原告兰州泰格消防工程有限公司所称与事实不符，纪元虎并不是本案当事人，对于其提出的反诉请求不予认可。反诉原告所称自动喷水灭火器损坏不属于我的施工范围。消防控制室未设置应急照明，消防控制室的门开错误，在我干的7#、10#、11#、12#楼中，施工图纸中并没有涉及消防控制室的门。安全出口指示灯不亮的问题与消防报警没有任何关系。火灾报警系统损坏，我们的施工是按照图纸上的标的点位进行的预埋操作，加上监理的监督，并不存在这些问题。对于反诉原告要求的排查维修，都由反诉原告公司的负责人杜亮逐一做了记录，并且进行了自查，检查好之后我们才离开的。之后在2015年12月份工程验收合格。但至今未支付工程款，对于反诉原告的反诉请求我们不予认可。
本院经审理认定事实如下：原、被告于2012年8月签订了二份施工合同，合同约定：1、被告将薇乐花园如意园7#、10#、11#、12#楼的消防线路预埋工程分包给原告。2、分包工程费用为每平米4.00元，付款方式按月总进度的60%支付工程款。双方同时又签订了一份劳务合同，约定：1、原告承包薇乐花园如意园10#、11#、12#楼的消防工程，承包范围为穿线、设备安装。2、工程总价按每点位65元计算，以现场实际点位为支付标准；每期按实际完成工程量支付至双方确定金额的30%；工程完工并通过发包人及相关政府主管部门验收合格后，双方办理结算。结算完毕后十五日内甲方付至结算价的95%。留5%的质保金，于工程完工一年后无质量问题，无息付清。合同签订后，被告于2012年8月11日给原告发了开工令，原告便进入施工现场开始施工，按照合同的约定，原告对7#、10#、11#、12#楼的消防线路预埋全部进行了安装，总面积为52276平方米，并对10#、11#、12#楼的穿线、设备进行了安装，实际安装报警点位700个，工程完工后，经被告的检查，有部分火灾自动报警系统存在误报故障，原告对故障逐一进行了修复，2015年11月至12月，被告组织有关部门对10#、11#、12#楼的消防工程进行了竣工验收，评定意见为10#、11#、12#楼消火栓及自动报警系统安装工程，设备、材料均符合图纸设计要求及施工质量验收规范，并通过了消防验收。原告完成的7#、10#、11#、12#楼的消防线路预埋合同总面积为52090平方米，总价为208360元，10#、11#、12#楼的消防工程合同总价为45500元，二项合计253860元，被告已支付129304元，尚欠124556元未付。
另查，7#楼的消防线路预埋工程由原告完成，7#楼的消防报警系统工程是由案外人纪元虎与被告签订劳务合同后，由案外人纪元虎负责施工，之后又由案外人朱龙与被告签订劳务合同后，对7#楼的消防自动报警系统及未完成所有工程量进行了施工。
上述事实有原、被告的陈述,工程施工合同、劳务合同，工程竣工验收移交单，施工图纸，证人出庭证明等证据在案佐证，予以认定。
本院认为，原、被告双方签订的《施工合同》、《劳务合同》系双方当事人真实意思表示，对双方都具有法律约束力。原告在合同签订后，按照约定对7#、10#、11#、12#楼的消防线路预埋均已完成，并对10#、11#、12#楼的消防自动报警系统进行了安装，在安装后，虽出现过个别误报故障，但随后均进行了修复，在修复后被告组织相关部门进行了竣工验收并进行了移交，至此，原告已经以约定履行了合同义务，被告应当以约定履行支付合同价款的义务，但其拖欠不付酿成纠纷，应当承担相应的义务，故对原告合理的诉讼请求本院予以支持，原告在庭审中自愿放弃对违约金的主张，本院应予准许，对完成的其他零工，因无证据本院不予支持。被告反诉请求原告支付因工程质量问题给其造成的经济损失共计174120元，违约金52236元，其向法庭提交的证据证明7#楼的消防报警系统工程系案外人承包，并非原告承包，原告只对7#楼的消防线路预埋工程进行了承包并已完成，故其反诉请求证据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条，第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、兰州泰格消防工程有限公司支付杨军平工程款124556元，于本判决书生效后十日内付清。
二、驳回杨军平的其他诉讼请求。
三、驳回兰州泰格消防工程有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费3580元，减半收取1790元（实际收取1790元），由兰州泰格消防工程有限公司负担；反诉案件受理费4696元，减半收取2348元（实际收取2348元），由兰州泰格消防工程有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。
审判员 李名庆
二〇一七年八月九日
书记员 张 梅