广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2015)穗中法民五终字第3762号
上诉人（原审原告、反诉被告）：xxxx局第二工程有限公司，住所地广东省广州市海珠区。
法定代表人梁杰忠，职务总经理。
委托代理人许光玉，李振海，广东海建律师事务所律师。
上诉人（原审被告、反诉原告）：xx省第三工程有限公司，住所地湖南省湘潭市雨湖区。
法定代表人谈毅，职务董事长。
委托代理人王楚之，该公司职员。
上诉人（原审被告、反诉原告）：xx省第三工程有限公司武汉分公司，住所地湖北省武汉市硚口区。
负责人魏斌，职务经理。
委托代理人王楚之，该公司职员。
上诉人xxxx局第二工程有限公司（以下简称中交四航局二工公司）与上诉人xx省第三工程有限公司（以下简称湖南三工公司）、xx省第三工程有限公司武汉分公司（以下简称湖南三工公司武汉分公司）建设工程分包合同纠纷一案，不服广东省广州市海珠区人民法院（2011）海民三初字第242号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，2009年7月8日，湖南三工公司出具了一份《法定代表人授权委托书》，内容为本授权委托书声明：我刘某甲系湖南三工公司的法定代表人，现授权委托王楚之为我的代理人，以本公司的名义签署《咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程分包合同》并组织实施及处理与之有关的一切事务。委托人签署与本工程有关的一切文件及处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委托权；等。
2009年7月17日，中交四航局二工公司（甲方）与湖南三工公司（乙方，代表：王楚之）签订《咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程分包合同》（以下简称分包合同），约定：甲方为xxxx局第二工程有限公司，乙方为xx省第三工程有限公司，业主为中广核工程有限公司，主合同指业主与中交第四航务工程局有限公司签订的“咸宁核电厂永久进场道路工程”施工合同所包括的内容（包括相关附件）；二、工程名称和地点l、工程名称：咸宁核电厂永久进场道路富水大桥分项工程；2、工程地点：湖北省咸宁市通山县城东北的大畈镇；三、合同文件：下列文件构成本合同不可分割的整体，各文件相互补充，有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。1、双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；2、本合同及其附件；3、本工程中标通知书、投标答疑、投标书、招标书、会议纪要等（如果有）；4、主合同（包括构成主合同的一切文件）；5、与本合同有关的其他文件。本合同一经签署生效，双方即被视为已经充分并准确地理解了本合同的全部相关内容，而且同意按本合同规定的全部内容实施和完成本工程及其缺陷的修复；四、合同范围和内容l、工程范围：包括富水大桥砼灌注桩；下部及上部结构砼；现浇砼附属结构；钢筋；预应力钢绞线；桥面铺装和防、排水；桥梁支座；桥梁伸缩缝；桥台、承台开挖及边坡防护：其他预埋件；2、工作内容：主要工作包括但不限于以下几方面：--提供满足工程施工和进度要求的人员、材料和机械设备；--按本工程的技术要求、规范完成本项目的施工……五、承包价款及计量方式1、本合同为单价承包合同，总价暂定为人民币18902166元；2、本合同单价为综合单价，单价中包括乙方根据施工现场条件按合同规定的工期和技术质量、安全、文明环保等要求实施并完成本工程所需的所有费用，包括但不限于调遣费、人工费、材料费、机械使用费、临设费、水电费、地方资源费、检测费（不含甲方负责检测部分）、税费、利润、管理费、定额费、建管费、环保费、施工风险费、办理本工程所需各种施工许可证的费用、保险费、政府收取的资源费等其它规费和所有其他可能发生的费用；3、在合同履行期间，除构成工程主体的钢筋（不包括预应力钢绞线、临时工程用钢筋、施工措施用钢材如钢模板及钢管等、施工消耗用钢材如架立钢筋及钢筋切断损耗等）根据市场价格波动进行合同价格调整外，本合同单价不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化，任何情况下本合同单价不作调整。构成工程主体的钢筋价格调整原则如下：根据主合同规定，钢筋市价格波动超过±5%时业主对钢筋价格进行调整，当业主对甲方的钢筋价格进行调整（包括增加或减少）时，乙方在本合同范围内的钢筋价格相应进行调整（包括增加或减少），甲方对乙方调整的额度以不超过业主调整的额度为限，具体方式双方另行协商确定……7、工程量计量：除预埋件及发电费用总价包干外，其余项目均按业主审核确认的工程量计量；六、工期及进度l、根据业主的工期要求和甲方的施工计划进行施工；工程计划开工时间为2009年6月20日，计划完工时间为2010年4月30日……5、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其他承包商进行施工本合同的任一部分或全部，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失；6、工期改变：除以下原因外工期不得延长：（2）其他经甲方批准的工期延长……九、材料和设备供应1、为满足本工程施工所需一切材料、机械均由乙方按照设计要求和技术标准自行负责；2、机械设备等必须满足本工程施工和进度要求，材料、机械设备进退场时，应征得甲方同意，未经甲方批准的材料、设备不得擅自进退场……十一、转让和分包，本合同项下的所有权益不得转让，不得再分包；十二、劳务用工2、如乙方未遵守上述规定或甲方发现乙方未能及时支付其所雇员工的工资，甲方有权暂停支付乙方部分或全部工程款，或有权但非必须代为乙方支付工资，再从应付乙方的工程款内扣除；十三、双方责任1、甲方责任1、甲方免费负责以下工作：提供搅拌站所需的场地及临时设施所需的场地；开通整个工程的施工便道；土石方围堰填筑……6、及时审核乙方提交的工程进度报表，按本合同规定付款；（二）乙方责任：4、……乙方进入施工现场的人员、设备、材料未经甲方允许，不得擅自离场；十四、甲方代表1、本工程甲方指定的现场代表为胡某甲先生，有关施工的情况应及时通知上述甲方现场代表；除符合本条第二点外，有关免除乙方责任或增加甲方费用的任何指令应由甲方法定代表人专项的书面授权，或另行签订协议；在上述授权范围内，有甲方现场代表的签字或加盖项目部公章的指令是唯一有效的甲方现场指令；2、因乙方实际完成合同规定内容的工作量数量增加而导致的合同费用的增加，或因甲方现场指令导致其他费用增加总额在5万元内的，需有相应记录并经甲方现场代表签字确认或加盖项目部公章的确认文件为符合本合同的有效文件；十五、乙方代表1、本工程乙方指定的现场代表为王楚之先生，乙方的现场代表和本合同的签名人其中任一人的签字或加盖乙方单位或项目部公章的行为均认为是全权代表乙方的行为……十六、工程款支付方式3、进度款：⑴乙方应每月20日前向甲方提交当月完成工程量报表及有关支持资料，包括但不限于工程量统计表、分部分项工程验收表等，在甲方收到业主确认的进度报表后5个工作日内核定乙方的进度报表。⑵按月支付，在甲方收到业主的工程款后5个工作日内按甲方审核确认的产值的85%扣除以下费用后支付给乙方：1）扣除甲方代乙方缴纳或支付的营业税税金及其它有关费用；2)扣除的其它赔偿金或其它应扣留或扣除的费用；十七、结算方式1、本工程通过业主组织的竣工验收，甲方在与或业主结算后一个月内同乙方办理结算手续；收到业主相应的工程结算款后一个月内，扣留保修金后，付清余下款项；2、甲方未与业主办理结算或未收到业主应支付的结算款项时，乙方同意甲方无需按以上方式与乙方办理结算或支付乙方任何结算款项……十九、工程变更和索赔2、施工过程中业主、监理的指令而发生的工程变更，如涉及费用或工期等的改变，以业主、监理确认的事实（如费用调整、工期改变等）为依据，结合本合同中有关条款的原则和乙方实际承担的责任进行相应的调整；业主、监理未确认的，乙方承诺不向甲方提出增加费用及延长工期的要求……二十三、违约责任2、除本合同其它条款有明确规定外，若乙方违约，甲方可以对乙方进行扣罚或有权解除本合同，并根据损失的程度要求乙方赔偿违约损失；损失赔偿或扣罚款将从履约保证金或其它保证金中或从支付乙方的费用中扣除，如费用不足抵扣时甲方将通过有关法律途径向乙方追讨；等。
湖南三工公司在签订上述合同时已经进场施工。
2010年7月20日，中交四航局二工公司（甲方）、湖南三工公司（乙方，代表：王楚之）与武汉市新洲公路工程建设有限公司（以下简称武汉新洲公司，丙方，代表：雷某甲望）签订《咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程分包合同协议书》（以下简称协议书），约定：因种种原因，甲方分包给乙方的咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程（丙方参与承台、墩身及上部结构施工）未能按合同计划完成，为确保2010年10月31日前完成桥梁现浇连续梁的施工任务，三方在各自履行相互间原合同的基础上，结合工程的实际情况，经友好协商，达成以下一致意见，供三方共同遵守；一、工期要求1、2010年7月30日前，完成18#墩剩余2根灌注桩的施工任务，灌注桩分项工程全部完成；2、2010年9月15日前，承台、墩柱分项工程全部完成，并不影响现浇连续梁的施工；3、2010年10月31日前，桥梁现浇连续梁分项工程全部完成；4、2010年11月30日前完成合同的全部工作内容；二、安全、质量、文明施工要求按照甲方与乙方、乙方与丙方已签订的合同执行，乙方、丙方应服从业主、监理、甲方的管理，按国家标准、设计图纸保证工程质量，采取有效措施确保现场的安全、质量、文明施工满足业主、监理、甲方的要求；三、费用1、在乙方、丙方履行前述第一、二点义务的前提下，甲方支付乙方赶工措施及奖励费用含税人民币200万元，其中人民币180万元归丙方所有，分别在以下节点工期完成后5个日历天内支付：1）2010年7月15日前，丙方现场施工人员增加至80人；支付丙方人民币10万元；2)18#墩灌注桩于2010年7月12日开工，并于2010年7月30日前完成全部灌注桩分项工程，支付乙方人民币10万元；3)2010年7月15日前，1孔某架、0.5孔碗扣脚手架到达施工现场，支付丙方人民币15万元；4)承台、墩柱于2010年9月15日前全部完成，支付丙方人民币40万元；5)桥梁现浇连续梁于2010年10月30日前全部完成，支付乙方人民币10万元、丙方人民币100万元，其中：第1联连续梁于2010年7月25日前完成，支付丙方人民币5万元，第2联连续梁于2010年9月15日前完成，支付人民币40万元，第3联连续梁于2010年10月30日前全部完成，支付人民币55万元；若丙方前2个节点工期未能按期完成，但第3个节点工期按期完成，仍按上述费用支付予乙、丙双方；6)2010年11月30日前完成合同的全部工作内容，支付丙方人民币15万元；2、上述赶工措施及奖励费用已包含了围堰决堤、拆迁、搅拌站及临时设施场地等引起的各类增加费用，除业主给予甲方补偿的灌注桩桩长设计变更增加、钢筋材料调差外，乙、丙方同意不再向甲方提出任何索赔……4、灌注桩设计变更桩长增加的费用按含税单价2000元／方某在甲乙双方合同的基础上增加870元／方）计量，工作量为549.3立方米，增加总费用为109.86万元，按甲方与乙方已签订合同的支付方式，由甲方支付予乙方；5、如现浇连续梁因预压需增加2孔某架、2孔碗扣脚手架，该部分的材料费用由甲方承担，乙、丙双方的使用期限为2010年10月30日；6、钢筋材差的计量方法按合同相应条款执行；7、丙方赶工措施及奖励费用人民币180万元已包括本工程工字钢、槽钢、箱梁外模的所有周转材料费用，甲方、乙方已代丙方支付的费用在丙方的工程款中扣除；四、材料1、乙、丙方委托甲方采购的材料进场后，在工程完工前的处置权归属甲方所有，完工后按各自的所有权进行处理；2、乙方委托甲方采购的结构材料所有权归甲方所有，履行合同后续工作的结构材料由乙方报甲方审核同意，可委托甲方支付材料款，甲方在计量当期的工程款中扣除代付材料费用；五、付款1、乙方与丙方、甲方与乙方已签订的合同继续有效，为达到激励现场作业人员的目的，本协议规定的属于丙方的赶工措施及奖励费用，由乙方按甲方的要求出具委托付款证明书，甲方将上述费用直接支付给丙方；2、丙方的工程进度款由乙方审核、确认并出具委托付款证明书，经甲方同意后由甲方直接支付给丙方；3、甲方直接支付给丙方的工程款、赶工措施及奖励费用经乙方委托授权，视为甲方已将上述款项支付予乙方；4、甲方在支付乙、丙方任何款项时，乙方必须向甲方开具当地税务部门的发票；六、本协议及甲方经乙方授权支付款项予丙方，并不表明甲方与丙方具有直接的合同关系，本工程乙方是甲方唯一认可的相对方……八、本协议为乙方与丙方、甲方与乙方已签订合同的一部分，本协议未明确的部分，按已签订的合同执行。
2009年8月21日，湖南三工公司签署了一份《授权委托书》，授权委托湖南三工公司武汉分公司以湖南三工公司的名义管理、执行、实施咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程分包合同；该工程的承包款项委托湖南三工公司武汉分公司收取。
2010年9月9日，中交四航局二工公司向湖南三工公司发出《关于解除咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程分包合同的函》，内容为，因贵司原因，贵司承接的咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程工期严重滞后，经我司多次催告，贵司仍然无法按约定工期完成施工任务。在此情况下，贵司不但不积极采取有效措施，反而在未经我司同意的情况下，擅自将施工用测量设备撤出施工现场，已构成严重违约；根据贵我双方2009年7月17日签订的《富水大桥工程分包合同》之约定及相关法律规定，特通知贵司自2010年9月10日起，解除贵我双方签订的《富水大桥工程分包合同》；我司保留进一步向贵司索赔的权利；等。
2010年9月10日，湖南三工公司撤场。
原审法院另查明，2010年1月15日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的咸宁恒基商品混凝土有限公司供货款，委托支付金额50万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容为，因富水大桥投标单价偏低，且桥梁施工前期投入较大，造成桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转较为困难；为保证现场施工进度，确保按期完成本工程，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付商品混凝土材料款，代付金额50万元整；等。2010年1月22日，中交四航局二工公司向咸宁恒基商品混凝土有限公司支付工程款50万元。
2010年1月17日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的江西新华金属制品有限责任公司供货款，委托支付金额30万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，无法确保钢绞线等施工材料按期进场，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付钢绞线材料款，代付金额30万元；等。2010年1月22日，中交四航局二工公司向江西新华金属制品有限责任公司支付工程款30万元。
2010年1月25日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的湖北山海川经贸有限公司供货款，委托支付金额1814115.81元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为…因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购钢筋等施工材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付钢筋材料款，代付金额1814115.81元；等。2010年2月4日，中交四航局二工公司向湖北山海川经贸有限公司支付工程款1814115.81元。
2010年3月3日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的横水中铁建工程橡胶有限责任公司橡胶支座供货款，委托支付金额254984.3元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购橡胶支座材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付橡胶支座材料款，代付金额254984.3元；等。2010年4月2日，中交四航局二工公司向衡水中铁建工程橡胶有限责任公司支付工程款254984.3元。
2010年3月3日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的合肥建良工贸有限公司锚具供货款，委托支付金额110833元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购锚具材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付锚具材料款，代付金额110833元；等。2010年3月24日，中交四航局二工公司向合肥建良工贸有限公司支付工程款110833元。
2010年3月3日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的咸宁恒基商品混凝土有限公司供货款，委托支付金额50万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购商品混凝土材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付商品混凝土材料款，代付金额50万元；等。2010年3月24日，中交四航局二工公司向咸宁恒基商品混凝土有限公司支付工程款50万元。
2010年4月15日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的杭州宏邦塑料制品有限公司波纹管供货款，委托支付金额90398元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购波纹管材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付波纹管材料款，代付金额90398元；等。2010年5月14日，中交四航局二工公司向杭州宏邦塑料制品有限公司支付工程款90398元。
2010年6月1日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的咸宁恒基商品混凝土有限公司供货款，委托支付金额40万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购商品混凝土材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付商品混凝土材料款，代付金额40万元；等。2010年6月1日，中交四航局二工公司向咸宁恒基商品混凝土有限公司支付工程款40万元。
2010年6月11日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的湖北山海川经贸有限公司供货款，委托支付金额1102113.12元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。2010年6月13日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购钢筋等施工材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付钢筋材料款，代付金额1102113.12元；等。2010年6月23日，中交四航局二工公司向湖北山海川经贸有限公司支付工程款1102113.12元。
2010年7月12日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付武汉市新洲公路工程建设有限公司（代表：雷某甲望）的劳务费用，委托支付金额20万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；武汉市新洲公路工程建设有限公司（代表：雷某甲望）劳务费用收款账户名：武汉凯帆劳务有限公司；等。2010年7月16日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力支付现场工人劳务费用，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付现场工人劳务费用，代付金额20万元；等。中交四航局二工公司于2010年7月16日向武汉凯帆劳务有限公司支付工程款10万元，于2010年7月20日支付工程款5万元，于2010年7月29日支付工程款5万元。
2010年7月12日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的江阴华金纽曼世钢网有限公司材料款，委托支付金额71500元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。2010年7月16日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购钢筋网片等施工材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付钢筋网片材料款，代付金额71500元；等。2010年7月20日，中交四航局二工公司向江阴华金纽曼世钢网有限公司支付工程款71500元。
2010年7月17日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的武汉市硚口区信恒木业经营部木材款，委托支付金额10万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。2010年7月19日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购木方等周转材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付木方材料款，代付金额10万元；等。2010年7月20日，中交四航局二工公司向武汉市硚口区信恒木业经营部支付工程款10万元。
2010年7月30日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付重庆君正橡胶制品有限公司桥预压水袋材料款，委托支付金额60500元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购桥梁预压水袋等周转材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付桥梁预压水袋材料款，代付金额60500元；等。2010年8月3日和8月13日，中交四航局国内工程2项目部分两次共向重庆君正橡胶制品有限公司支付60500元，转账原因为四航局付工程款。
2010年7月30日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的武汉市武昌区启航钢材经营部的钢筋材料款，委托支付金额141000元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。2010年8月1日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购钢筋等施工材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付钢筋材料款，代付金额141000元；等。2010年8月12日，中交四航局国内工程2项目部向武汉市武昌区启航钢材经营部支付141000元，转账原因为四航局付工程款。
2010年8月25日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的嘉鱼县排洲湾镇西流湾模板厂模板材料款，委托支付金额55000元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力采购现场周转材料，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付现场模板材料费用，代付金额55000元；等。2010年8月26日，中交四航局国内工程2项目部向嘉鱼县排洲湾镇西流湾模板厂支付55000元，转账原因为四航局付工程款。
2010年8月25日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的武汉市洪山区恒丰联合租赁站支架租赁费用，委托支付金额30万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司资金周转困难，现已无力支付现场碗口支架租赁费用，为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付现场碗口支架租赁费用，代付金额30万元；其中本期支付金额15万元，剩余款项下期支付；等。2010年9月2日，中交四航局国内工程2项目部向武汉市洪山区恒丰联合租赁站支付15万元，转账原因为四航局付工程款；2010年9月15日，再支付15万元。
2010年8月25日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的咸宁恒基商品混凝土有限公司供货款，委托支付金额1099100元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。2010年9月7日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司（以下简称湖南三工）资金周转困难，现已无力确保现场的正常运行，因湖南三工欠咸宁恒基商品混凝土有限公司（以下简称恒基）材料款长期未支付，导致恒基对施工现场进行阻工，造成现场无法施工；为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付商品混凝土材料款，代付金额1099100元；等。2010年9月8日，中交四航局二工公司向咸宁恒基商品混凝土有限公司支付工程款1099100元。
2010年8月23日，湖南三工公司出具《委托支付函》，内容为，今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程劳务作业人员工资，委托支付金额30万元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算；等。同日，中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部向公司财务部填写了《业务联系单》，内容主要为……因桥梁施工队xx省第三工程有限公司及其劳务分包单位武汉市新洲公路工程建设有限公司资金周转困难，现已无力及时支付现场工人工资，造成班组工人情绪波动大，不利于现场施工生产；为保证现场施工进度，我部申请公司财务部为xx省第三工程有限公司代付现场工人工资，代付金额30万元；为避免分包单位克扣工人工资，确保工人能全额领取工资，我部申请公司财务部由我部直接发放现场工人工资；等。2010年8月25日，中交四航局二工公司分两次向陈某名下的账户支付共30万元，用途为代发代扣。
原审法院再查明，2009年12月20日，湖南三工公司签署了一份字据，内容为“今委托中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付我公司赊欠的材料供货款，委托支付金额人民币539000元，此款在我公司咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥分项工程进度款中扣除，此款项利息按银行利息结算”。
2009年12月28日，湖南三工公司向中交四航局二工公司开具了539000元的收据，收款事由为“收中交四航局咸宁核电厂永久进场道路项目部富水大桥工程款”。
2009年12月30日，湖南三工公司的代表人王楚之填写了《中间付款审批表》，申请进度款为539000.10元，中交四航局二工公司的项目经理李某丙批注“同意支付”。
2010年4月22日，湖南三工公司出具《委托书》，内容为“因桥梁工程施工需要，我司于2010年1月15日至2010年4月17日期间共借中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部439276.14元，现委托贵司财务部在2010年4月份工程进度款支付中扣除该款项。
2010年4月20日，湖南三工公司向中交四航局二工公司出具收到439276.14元的《收据》，收款事由为“收中交四航局咸宁核电厂永久进场道路项目部富水大桥工程款”。计量时间为2010年4月20日的《工程项目已发生费用（合同）支付计量表》中记载“累计应付款”为6694924.99元，“扣除累计已付款”为5680096.20元，“扣除其他应扣除的款项或费用”为439276.14元，胡某甲在《中间付款审批表》中签名确认“同意支付575552.65元”，2010年4月22日。
2010年6月24日，湖南三工公司出具《委托书》，内容为“因富水大桥施工需要，我司于2010年1月1日至2010年6月12日期间共借中交四航局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部273643.22元，现委托贵司财务部在2010年6月份工程进度款支付中扣除该款项。
2010年6月13日，湖南三工公司向中交四航局二工公司出具收到273643.22元的《收据》，收款事由为“收中交四航局咸宁核电厂永久进场道路项目部富水大桥工程款”。
2010年4月21日至2010年6月2日期间的《工程进度款支付申请表》中记载“本期应扣”273643.22元，“实付款”400000元，项目经理胡某甲签名，2010年6月23日。
2010年6月28日，湖南三工公司出具《委托书》，内容为“兹xx省第三工程有限公司委托中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付材枓款71595.18元，用于富水大桥工程施工，我公司委托此款项从我公司咸宁核电厂永久进场道路富水大桥工程进度款中扣除。同日，湖南三工公司向中交四航局二工公司出具收到71595.18元的《收据》，收款事由为“收中交四航局咸宁核电厂永久进场道路项目部富水大桥工程款”。
2010年6月3日至2010年6月23日期间的《工程进度款支付申请表》中记载：“应扣其他100000元”、“实付款”400000元，项目经理胡某甲签名，2010年6月23日。
2010年7月14日，中交四航局二工公司向湖南三工公司武汉分公司转账328404.82元（扣除了71595.18元）。
湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司认为上述100000元扣款为材料款，并非中交四航局二工公司代付的劳务费。
2009年12月28日，湖南三工公司向中交四航局二工公司出具了《收据》，载明收款事由为“中交四航局代交8-11月工地电费155786.13元”。
2009年12月30日，湖南三工公司向中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部支付了8-11月电费106630.25元及12月电费49155.88元。
中交四航局二工公司于2011年1月4日提起本案诉讼，请求判令：1.湖南三工公司返还中交四航局二工公司多付的工程款4545190.44元（包括工程款及2010年7月至9月的电费）；2.湖南三工公司赔偿给中交四航局二工公司造成的其他损失（包括湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司欠付的贝某租金149995元；贝某丢失损坏，中交四航局二工公司赔偿给丢失方的费用62897元；脚手架租金388862元及丢失赔偿费用483615元；中交四航局二工公司代湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司支付给雷某甲望的工程款1091525元）；3.湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司承担连带责任；4.湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司承担与本案有关的诉讼费用；5.湖南三工公司按本案工程实际结算价格扣减9257139.24元（湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司之前只开具了9257139.24元的发票）的差额（暂按2448441.76元计，具体金额以法院生效判决工程结算价格扣减9257139.24元为准）出具发票给中交四航局二工公司。
湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司反诉请求判令：1.中交四航局二工公司向湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司支付欠付的工程款4366225.78元（湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司完成的工程款应为12504794元－中交四航局二工公司已付工程款6445053.57元－中交四航局二工公司代付的材料款1423514.64元－2010年6月24日至7月12日中交四航局二工公司供应的材料款270000元）及其逾期支付的违约金（以4366225.78元为本金，从2010年9月9日起至中交四航局二工公司实际支付之日止，按每日万分之二点一计算）；2.中交四航局二工公司支付钢材调差价429725.20元、项目增加费用159962.1元，两项共589687.3元及其逾期支付的违约金（以589687.3元为本金，从2010年9月9日起至中交四航局二工公司实际支付之日止，按每日万分之二点一计算）；3.中交四航局二工公司赔偿因其违反法律规定、违反合同约定解除合同而给湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司造成的损失，计算方式为18902166元（合同约定总价）－12504794元（至合同解除日实际完成工程量）＝6397372元×7％（预定利润）＝449816.04元；4.中交四航局二工公司赔偿因2010年5月18日富水大桥工程施工便道决堤和2010年7月14日富水大桥工程施工围堰淹没而给湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司造成的损失，按中交四航局二工公司两次向保险公司索赔获得的赔偿金额计算；5.中交四航局二工公司支付赶工措施及奖励费20万元。
湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司在诉讼中撤回第4项反诉请求，中交四航局二工公司对此没有异议。
诉讼中，中交四航局二工公司、湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司均确认湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司退场后，双方对工程量没有进行结算。
中交四航局二工公司主张其分别于2009年8月28日、2009年9月25日、2009年10月30日、2009年12月15日、2010年1月31日、2010年4月22日、2010年6月23日（两次）向湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司分别支付了工程款80万元、340116.68元、1400830.98元、1200148.44元、140万元、575552.65元、40万元和328404.82元共6445053.57元。
湖南三工公司、湖南三工公司武汉分公司确认收到上述款项，但认为上述款项是项目经理部支付给湖南三工公司武汉分公司，而没有支付给湖南三工公司。
诉讼中，中交四航局二工公司向原审法院提交以下证据，证明除上述已支付的工程款和委托代付款外，其还代湖南三工公司支付了其他款项：
证据1、2010年9月1日由咸宁核电有限公司开具的《收款收据》两份，内容为，今收到中交四航局7月电费5884.30元和8月电费5172.29元。
证据2、2010年12月31日由咸宁核电有限公司开具的《收款收据》，内容为今收到陈某安全罚款2000元及陈某于2010年8月6日向咸宁核电有限公司转账2000元的网上记录。
证据3、一张2010年8月5日开具的《借款单》，内容为兹xx省第三工程有限公司从中交第四航务工程局有限公司咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部借款2000元，用于购买水泵款，此款从我公司咸宁核电厂永久进场道路富水大桥工程进度款中抵扣。借款人处签名为周某甲（代）。
证据4、一张2010年8月6日开具的《借款单》，内容为兹xx省第三工程有限公司从中交第四航务工程局局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部借款2000元，用于购买柴油，此款从我公司咸宁核电厂永久进场道路富水大桥工程进度款中抵扣。借款人处签名为周某甲。
证据5、一张2010年8月14日由周某甲开具的《借条》，内容为今借项目部2500元整，用途：做护简和体检。
证据6、发票号码为00016965的《发票》，付款方为中交四航局，收款方为王某甲怀某路门店，“品目及金额”为“劳保防护用品13320元”。
证据7、销货计数单6张，品名分别为灭火器、钢保温桶、帐篷、兰布等。
证据8、赖某的身份证复印件及2010年11月22日由赖某开具的《收据》，内容为今收到中交第四航务工程局局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部代xx省第三工程有限公司支付富水大桥桩基施工费（协议书：XNHD-
SGXY-2010-001）现金8万元整等。
证据9、2010年11月9日由湖北方远新型建材有限公司开具的311612.5元的《收据》，交款单位为中交第四航务工程局局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部商砼款。
证据10、2010年11月8日由湖北方远新型建材有限公司出具的《关于申请解决咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥预拌混凝土材料款的函》，内容为“我司与xx省第三工程有限公司（代表：王楚之）于2010年7月20日签订了关于“咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程”的《预拌混凝土买卖合同》，并于2010年7月20日正式向富水大桥供应预拌混凝土；从2010年7月20日至2010年9月10日，我司共向富水大桥工程供应预拌混凝土772.5㎡，合计材料款311612.5元；我司获悉贵部已于2010年9月10日与xx省第三工程有限公司（代表：王楚之）终止了《咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程分包合同》；在贵部与xx省第三工程有限公司终止合同后，我公司多次向xx省第三工程有限公司（代表：王楚之）催收上述材料款，但都未有结果；为此，我公司恳请贵部解决xx省第三工程有限公司（代表：王楚之）所欠我司材料款的问题；附件：预拌（商品）混凝土价款结算明细单”以及该公司出具的《预拌（商品）混凝土价款结算明细单》。
证据11、湖南三工公司与湖北方远新型建材有限公司签订的《预拌混凝土买卖合同》，工程名称为咸宁核电厂永久进场道路工程富水大桥工程。
证据12、由周某甲于2010年9月6日出具的钢管租金《欠条》，合计金额为387元。
证据13、2010年9月7日出具的钢管租金《欠条》，金额为9000元加车费150元，欠条人为周某甲代王楚之签欠。
证据14、邓某身份证复印件及邓某于2010年10月20日书写的《关于周某甲租赁钢管欠款说明》，内容为“……截止到2010年9月6日，我共收到周某甲现金11200元，尚欠我钢管355米和扣件375个（原价共计7387.00元）及原有租金9150.00元，累计共欠我现金16537元，现请中交四航局咸宁项目部协调解决此事”，邓某于2010年12月14日书写的《收条》1张，内容为“今收到架子管355米，扣件375个”、邓某于2010年12月22日书写的《收据》1张，内容为“今收到中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部代王楚之支付的钢管租金及钢管扣件欠款合计9150元”及其于同日向中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部书写的《承诺书》1张，内容为“本人邓某已全部收到贵部代王楚之支付的钢管租金，现向贵部郑重承诺：1、积极向王楚之追讨欠款，欠款追讨回来后归还贵部；2、不以任何理由阻挠项目部办公及现场施工”。
证据15、2010年9月6日由王楚之书写的《欠条》，内容为“今欠杨某甲、孟某两人工资14127元，杨某甲：6月20日—9月6日，孟某：7月6日—9月6日”；杨某甲的身份证复印件及其于2010年12月4日书写的《收据》，内容为“今收到中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部代王楚之支付的工资欠款合计10350元”及其于同日向中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部书写的《承诺书》，内容为“本人杨某甲已全部收到贵部代王楚之支付的工资欠款，现向贵部郑重承诺：1、积极向王楚之追讨欠款，欠款追讨回来后归还贵部；2、不以任何理由阻挠项目部办公及现场施工”；孟某的身份证复印件及其于2010年10月20日书写的《收条》，内容为“今收到中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部代付xx省第三工程有限公司工资（时间：2010年7月6日至2010年8月31日）计3777元”。
证据16、2010年9月9日的《欠条》，内容为“欠阿某家黄土（止2010.9.8）、房租（止2010.9.8）、付食（止2010.9.8）、电费（止2010.9.8）合计9305元；欠款人：周某甲代王楚之签欠”、阮某甲则的身份证复印件及其于2010年12月3日书写的《收据》，内容为“今收到中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部代王楚之支付的房租、黄土、电费、副食等欠款合计9305元”及其于同日向中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项目经理部书写的《承诺书》，内容为“本人阮某甲则已全部收到贵部代王楚之支付的房租、黄土、电费、副食等欠款，现向贵部郑重承诺：1、积极向王楚之追讨欠款，欠款追讨回来后归还贵部；2、不以任何理由阻挠项目部办公及现场施工”。
证据17、2010年7月3日由周某甲出具的《欠条》，内容为“今欠大海油款壹万元”、阮某乙的身份证复印件及其于2010年11月30日书写的《收据》，内容为“今收到中交第四航务工程局咸宁核电厂永久进场道路工程项','2018-09-20
12:56:12',0,'web',NULL),(6673476,'b977d3a7-67be-4dc9-a8a4-54bdbf6b5bf9','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：50次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"襄阳高新技术产业开发区人民法院\",\"法院ID\":\"1899\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2015）鄂襄新民初字第00917号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"襄阳市\",\"法院省份\":\"湖北\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1444445875000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"b977d3a7-67be-4dc9-a8a4-54bdbf6b5bf9\",\"案件名称\":\"甲公司与张某、邓某保管合同纠纷案一审民事判决书\",\"法院名称\":\"襄阳高新技术产业开发区人民法院\",\"补正文书\":null,\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"甲公司与张某、邓某保管合同纠纷案一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"甲公司与张某、邓某保管合同纠纷案一审民事判决书
（2015）鄂襄新民初字第00917号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b977d3a7-67be-4dc9-a8a4-54bdbf6b5bf9\");$(\"#hidCaseName\").val(\"甲公司与张某、邓某保管合同纠纷案一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）鄂襄新民初字第00917号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"襄阳高新技术产业开发区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1899\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"襄阳高新技术产业开发区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2015-07-16\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"甲公司与张某、邓某保管合同纠纷案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-10-10\\\\\",\\\\\