陕西省西安市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2017)陕01民终2687号
上诉人（原审被告，原审反诉原告）西安久远置业有限公司，住所地西安市高新区科技五路以北橡树星座第1幢2单元6层20605室。
法定代表人马素丽，该公司董事长。
委托代理人窦江鹏，男，1982年1月9日出生，汉族，系该公司员工，住西安市碑林区。
委托代理人杨天兴，陕西金镝律师事务所律师。
被上诉人（原审原告，原审反诉被告）王路，女，1983年7月3日出生，汉族，住甘肃省兰州市城关区渭源路**号307。
上诉人西安久远置业有限公司（以下简称久远公司）因与被上诉人王路商品房预售合同纠纷一案，不服西安市临潼区人民法院(2016)陕0115民初132号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人久远公司的委托代理人窦江鹏、杨天兴、被上诉人王路到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
久远公司上诉请求：1、依法撤销一审判决第一、二、三、五项；2、一、二审诉讼费用由王路负担。事实和理由：一审判决认定事实错误，适用法律不当。首先，一审判决未涉及商品房买卖合同中约定的久远公司不承担违约责任的相关内容。王路至今未付清房屋面积补差款，按照合同第十一条的约定，久远公司不承担违约责任。其次，一审判决关于已付房款的基数认定错误。王路系按揭购房，对按揭部分久远公司负有担保责任。合同附件九第十七条明确约定买受人已付房价款为首付款加上在久远公司履约期限届满前已偿还的按揭贷款。一审判决不顾合同约定，而以总房款计算基数，加重了久远公司的义务。第三，一审判决变更了双方约定的违约金比例，没有法律依据。第四，一审判决关于天然气未按时开通的责任认定错误。一审中已查清天然气管道按期完工，但对未进行安检的原因未予认定。实际上天然气未按时开通是由业主造成的。第五，一审判决关于房产证迟延办理的原因认定错误。久远公司于2013年12月11日已经办理完毕房屋初始登记，如果王路履行了自己的义务，两年之内仍可能取得房产证。一审的认定纯属臆测。第六，王路不按照约定缴纳面积差价款，应当承担违约责任。
王路辩称：第一，一审判决将购房总价款作为违约金计算基数是正确的，银行将按揭款支付给了久远公司，久远公司已实际收到房屋总价款。第二，关于违约金计算比例的问题，合同中约定的双方分别违约后各自应承担的违约金计算比例相差悬殊，一审判决予以调整是正确的。第三，久远公司认为天然气迟延开通的责任在于业主一方，但其未提供任何证据，一审判决由久远公司承担天然气迟延开通的违约金也是正确的。第四，关于迟延办证的问题，久远公司办好初始登记后留给业主办理房产证的时间只有19天，太过紧促，迟延办证的责任不应由业主承担。因此，王路认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应驳回久远公司的上诉请求。
王路向一审法院起诉称：2010年11月16日，王路购买久远公司临潼区人民西路“花漾青城”小区商品房一套，双方签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，王路按合同约定履行了自己的义务，久远公司未按合同约定的日期交付房屋、天然气也未按期到位并达到使用条件，办理房产证登记的义务至今未履行。王路、久远公司虽然约定了违约责任的标准，但该标准过分低于王路违约应承担的标准，因此，久远公司承担责任的标准应予以调整。久远公司的行为严重损害了业主的权利。故诉至法院，要求久远公司支付迟延交房的违约金1104元，迟延安装天然气的违约金4712元，未取得房产证书的违约金2240元，共计8056元。对久远公司反诉要求的面积补差，因其不知道房屋的实测面积，面积差也不知晓。现对实际存在的面积差，王路同意补交。但对久远公司因此而反诉要求的违约金，因2011年12月，久远公司通知王路领取房屋钥匙，并未告知房屋的实际面积，2012年房屋面积测量报告出来之后，久远公司也未通知业主，故王路并不存在违约行为，因此，久远公司反诉要求支付违约金的行为于法无据。
久远公司辩称，对迟延交房的事实认可,愿意按照合同约定承担相应责任。对天然气迟延开通不予认可，依照合同约定除因不可抗力和非出卖人过错等责任久远公司方承担违约责任，久远公司已于2012年与天然气公司签订协议，由于部分业主未积极配合才导致天然气迟延接通。关于办理房产登记，在合同附件六亦有约定，王路应主动提交相关资料，且王路并没有完成房屋面积的补差，故久远公司并不存在过错。违约金约定系王路、久远公司真实意思表示，不存在违约金过低，不应调整。依据双方《商品房买卖合同》合同附件四第4条约定，王路应在出卖人通知买受人交款日起10日内交清面积差额款，2012年1月12日得出《房屋面积测量报告》，久远公司立即通知王路缴纳面积差额款，但时至今日王路仍拒绝履行交款义务，为维护合同严肃性，故反诉请求判令久远公司立即支付面积差3360元，违约金1061.09元。
一审法院认定事实：2010年11月16日，王路与久远公司签订《商品房买卖合同》，王路购买久远公司开发位于西安市××区文化××路的花漾青城第2幢1单元24层03号商品房，约定建筑面积为32.36平方米，每平方米3461.06元，总金额112000元。交房日期为2011年10月31日前。在逾期付款、逾期交房方面，合同约定：王路逾期付款在60日之内，自应付款期限之第二天起至实际付款之日止按日向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金，合同继续履行；逾期超过60日后，王路愿意继续履行合同的，经久远公司同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款项期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止，王路按日向久远公司支付逾期应付款万分之3的违约金。久远公司逾期交房不超过90日的，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向王路支付已付房价款万分之0.3的违约金，合同继续履行。久远公司逾期交房超过90日，王路有权解除合同。王路要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，久远公司按日向王路支付已付房价款万分之0.5的违约金。在约定的交房期限中，如遭遇不可抗力，且久远公司在发生之日30日内告知王路，除双方协商同意解除合同或变更合同外，久远公司可据实予以延期。遇久远公司自身不能控制的政府及外界因素，久远公司在发生之日起15日内告知王路，除双方协商同意解除合同或变更合同外，久远公司可据实予以延期。对产权登记面积与合同约定面积间的差异，合同约定以产权登记面积为准。面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款。面积误差超过3%，买受人按3%补缴房款差额。在配套设施方面，合同约定：久远公司承诺房屋交付后，天然气按国家规定交纳入户费后，四个月达到使用条件；如果在规定日期内未达到使用条件，除因不可抗力和非久远公司过错影响施工的情况外，久远公司若未能按期交付，按合同约定的逾期交房违约责任处理。在办理产权证方面：合同附件六，关于权属登记办理的特别约定（替换合同第15条）：买受人自愿委托久远公司办理本合同项下房屋的房屋权转移登记的，在合同约定的房屋交付期限届满前，买受人须主动向久远公司提交以下资料和税费：需根据久远公司的要求出具委托书；完成房屋面积补差的结算手续；提供交纳该房屋专项维修基金、契税和办理房屋权属证书所需的各种税费的证明；其他应由买受人填报的与房屋权属转移登记相关的资料和表格。以上费用和资料由买受人在收房前提供给久远公司。如买受人未在上述期限内与久远公司办理完以上各项手续，交齐相关费用和资料，则不能及时办理房屋权属转移登记的后果由买受人承担。久远公司在买受人交清全部资料、税、费及专项维修基金并办理完房屋面积补差手续后365日内，将办理权属登记需由久远公司提出的资料报产权登记机关备案。如因久远公司的责任，致使自房屋交付之日起2年内买受人不能取得房地产权属证书的，久远公司按已付房价款的2%向买受人支付违约金等等。2010年12月8日，该合同在西安市临潼区房地产管理所进行了备案登记。合同签订后，王路按合同约定向久远公司履行了支付房款的义务。2011年12月30日，王路、久远公司办理了房屋交接手续。2013年12月11日，久远公司办结了花漾青城2号楼房屋所有权初始登记手续。2016年1月6日，王路诉至法院。另查明，2012年临潼区房管所出具的实测面积，王路购买的房屋实际面积为33.56平方米，2012年2月21日、28日、3月5日，西安市临潼区燃气有限责任公司市政分公司向久远公司移交小区2#楼1单元、2单元、3、4单元天然气管道安装工程，2013年1月6日涉案楼栋的天然气经安全检测后，投入使用。
原审法院认为，王路与久远公司签订的商品房买卖合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，故合法、有效，双方均应按约定履行各自的义务。在王路按合同约定时间向久远公司交纳全部购房款后，久远公司未按合同约定期限向王路交付房屋，构成违约，王路要求久远公司支付违约金的请求合理合法，法院应予支持。审理中，王路以合同对双方违约金的约定不对等，久远公司违约时的违约金计算标准明显低于其违约时的违约金计算标准，要求对久远公司的违约金计算标准调整为按同期银行贷款利率计算。久远公司承认违约，但抗辩对违约金应按合同约定的比例计算。因合同为久远公司提供的制式合同，且对双方违约约定的违约金计算标准明显不对等。因此，依法应对合同该条款作出不利于久远公司的解释。现王路要求将该合同中对久远公司违约时的违约金计算标准调整为按同期银行贷款利率计算的请求符合法律规定，法院依法予以支持。久远公司虽在房屋交付后4个月内完成了天然气管网的施工，但未达到合同约定的使用条件。久远公司虽对该迟延提出抗辩，称天然气未按时通气是部分业主违规操作造成的，责任不应由其承担。但未提供充分证据证明，且亦无证据证明其就该迟延事由按合同约定向王路进行了告知。因此该迟延构成合同违约。现王路要求久远公司按合同承担违约责任，违约金按同期银行贷款利率为标准计付的请求，符合法律规定，法院依法予以支持。久远公司承认2013年12月11日办理完2号楼的房屋初始登记手续，该时间已距久远公司在合同中承诺的房屋交付后2年内（2011年12月30日房屋实际交付日），买受人取得产权证书期限即将届满。在本案王路未委托久远公司代办产权登记的情况下，由于久远公司办理产权初始登记的时间已近二年，且又未将其办理产权初始登记的情况告知王路，致使王路在合同约定的期限内在房管部门办理产权转移，从而取得房屋权属证书成为不可能。故久远公司的该行为符合双方合同中“因出卖人的责任，致使自房屋交付之日起2年内买受人不能取得房地产权属证书的，出卖人按已付房价款的2%向买受人支付违约金”的约定。久远公司抗辩不能办理的责任在王路方，办证需王路自愿委托其并提供相关资料才能办理。依据相关规定办理产权初始登记是出卖人的义务，该义务无需买受人配合。双方合同约定的应是办理买受人权属证书的约定，且是在买受人自愿委托出卖人代为办理时才需提供的配合。而久远公司并未提供本案王路委托其代办权属证书的手续。久远公司该抗辩不符合合同的约定，故对其抗辩依法不予支持。久远公司反诉要求王路支付面积差价款的请求，王路同意就超出部分向久远公司支付相应价款，故久远公司要求王路支付面积差价款的诉讼请求，法院应予支持。对久远公司主张迟延补差违约金的请求，因无证据证明其已向王路通知补交差额的事实。故对其该请求，法院不予支持。为了保护当事人的合法权益，维护社会经济秩序，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决：一、西安久远置业有限公司在判决生效后十日内以112000元为基数，从2011年11月1日起至2011年12月29日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付王路迟延交房违约金。二、西安久远置业有限公司在判决生效后十日内以112000元为基数，从2012年5月1日起至2013年1月6日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付王路天然气迟延履行违约金。三、西安久远置业有限公司在判决生效后十日内支付王路自房屋交付之日起2年内未能取得房屋权属证书的违约金2240元。四、王路在判决生效后十日内支付西安久远置业有限公司房屋面积差异房价款3360元。五、驳回西安久远置业有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，反诉费25元，由西安久远置业有限公司负担55元，王路负担20元。
本院二审经审理查明，一审法院查明的事实属实。
本院认为，本案的争议焦点问题可总结为以下五个方面：第一个焦点问题，王路未交纳房屋面积差价款的情况下，久远公司应否承担迟延交房的违约责任。虽然王路未交纳房屋面积差价款，但该款项是在后来房管部门最终确定了房屋实测面积之后，才确定需由王路交纳的款项。此款项并不包含在合同约定的房屋总价款之内。久远公司与王路所签订合同中明确约定了房屋总价款、交房时间及迟延交房的违约责任，王路按照合同约定支付了全部房款后久远公司迟延两个月交付房屋，久远公司的行为已构成违约，应当承担迟延交房的违约责任。因此久远公司认为在王路未交纳房屋面积差价款的情况下其公司不应承担违约责任的上诉理由不能成立，本院依法不予采信。第二个焦点问题，天然气未按时开通的责任和房产证迟延办理的责任应由哪一方承担。久远公司陈述天然气未按时开通的责任在于业主一方，但未提供充足证据予以证明，因此其公司应当对天然气未按时开通承担相应的违约责任；久远公司在合同约定的业主取得房产证的两年期限即将届满之时，方才办理完毕房屋产权初始登记，之后又未将初始登记办理完毕的情况及时告知业主，导致业主未能在合同约定的两年期限内取得房产证。因此房产证迟延办理的责任在久远公司一方，久远公司应承担迟延办理房产证的违约责任。久远公司认为一审判决错误认定天然气未按时开通责任和房产证迟延办理原因的上诉理由，不能成立，本院依法不予采信。第三个焦点问题，一审判决调整久远公司应承担的违约金计算标准是否正确。王路以合同约定应由久远公司承担的迟延交房违约金计算标准明显过低为由要求予以调整。王路因久远公司迟延交房而造成的实际损失应参考当地房屋租金标准计算，但按照合同中约定的久远公司承担迟延交房违约金计算标准所计算所得违约金数额确实远远低于王路的实际损失。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条规定：“当事人按照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限”，王路以此理由请求调整违约金，理由正当。一审判决调整久远公司迟延交房违约金的计算标准，并无错误。关于王路请求调整未按时开通天然气的违约金计算标准的请求，因久远公司未按时开通天然气，仅造成了王路生活上的不便。王路以合同约定应由久远公司承担的未按时开通天然气违约金计算标准明显过低为由要求予以调整，并无法律依据。合同中关于久远公司违约金计算标准的约定内容明确，一审判决以久远公司提供制式合同对双方违约约定的违约金计算标准明显不对等、应对合同该条款作出不利于久远公司的解释为由，调高久远公司应承担的未按时开通天然气的违约金计算标准，显属错误，应予纠正。第四个焦点问题，违约金计算基数以合同约定的房屋总价款为准，是否合理。久远公司已实际收到了包括按揭款在内的房屋总价款，一审判决以房屋总价款作为基数计算违约金数额，并无错误。久远公司认为一审判决对已付房款基数的认定错误的上诉理由，不能成立，本院依法不予采信。第五个焦点问题，王路应否承担迟延交纳房屋面积差价款的违约责任。久远公司并未提供充足证据证明其公司已通知王路补交房屋面积差价款，因此其公司要求王路支付迟延交付房屋面积差价款的违约金，并无事实依据。其公司这一上诉理由亦不能成立，本院依法不予采信。
综上所述，久远公司认为不应调整未按时开通天然气违约金计算标准的上诉理由成立，该上诉请求应予以支持；其余上诉请求均不能成立，应予以驳回。一审判决认定事实清楚，唯对久远公司未按时开通天然气的违约金计算标准调整错误，判决主文第二项应予变更。判决主文第一项、第三项、第四项、第五项正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：
一、维持西安市临潼区人民法院（2016）陕0115民初132号民事判决第一项、第三项、第四项、第五项及诉讼费承担部分；
二、变更西安市临潼区人民法院（2016）陕0115民初132号民事判决第二项为：西安久远置业有限公司在本判决生效后十日内以112000元为基数计算，从2012年5月1日起至2013年1月6日止，按每日万分之0.5的标准支付王路天然气迟延履行违约金。
二审案件受理费50元，西安久远置业有限公司已预交，由西安久远置业有限公司负担25元，王路负担25元。
本判决为终审判决。
审判长 焦海林
审判员 李美红
审判员 朱利安
二○二○一七年五月四日
书记员 陈雅贤