四川省筠连县人民法院
民 事 判 决 书
(2016)川1527民初1363号
原告：四川芙蓉川南建设工程有限公司,住所地：四川省珙县巡场镇河西街。
法定代表人：李尚先，董事长。
委托诉讼代理人：岳胜（特别授权代理），四川丰宜（屏山）律师事务所律师，执业证号15115200810181683。
委托诉讼代理人：赵琳，四川丰宜律师事务所律师，执业证号15115201411363551。
被告：四川省水利电力工程局，住所地：四川省资阳市雁江区外西街98号。
法定代表人：邬清富，局长。
委托诉讼代理人：张杰（特别授权代理），男，1987年8月26日出生，该单位工作人员。
委托诉讼代理人：ＸＸ波，男，1994年4月13日出生，该单位工作人员。
原告四川芙蓉川南建设工程有限公司与被告四川省水利电力工程局建设工程合同纠纷一案，本院于2016年11月7日立案后，被告对管辖权提出异议，本院作出裁定后原告不服提起上诉，四川省宜宾市中级人民法院以（2017）川15民辖终15号民事裁定书作出裁定：本案由四川省筠连县人民法院管辖。审理中，原告向本院提出财产保全申请，请求对被告在中国建设银行股份有限公司资阳分行账号的存款889000元予以冻结，本院依法作出(2016)川1527民初1363号民事裁定书，裁定冻结了上述财产。本案依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人赵琳、被告的委托诉讼代理人张杰、ＸＸ波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告四川芙蓉川南建设工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款661241.23元，并支付自2016年5月20日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清工程款之日止的资金利息损失；2.判令被告支付原告自2015年12月起至2016年5月止的移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费84444.44元及工人工资和福利报酬118888.89元；3.被告负担案件受理费。事实和理由：原、被告于2013年6月24日签订《爆破工程协议书》，协议主要内容约定：原告为被告承建的XXX工程提供土石方爆破作业；工程量按实际使用量、以现场签核单为依据计算；合同工期为工程开始至工程结束（预计2013年5月至2015年7月）；合同价款分为两部分，一部分为工程费，总价150万元，其中：移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费38万元，提供监控设备和炸药库房修建13万元，工人工资和其他福利53.5万元，管理费25.5万元，办理有关爆破合法手续等10万元，火工材料采购、运输费用10万元；另一部分为火工材料爆破作业费，按实结算。原告按协议履行了相应义务，原、被告于2015年12月进行结算，截至2015年11月30日，被告应付原告工程款总额为230万元。自2015年12月起至2016年5月工程竣工期间，原告为被告继续提供了爆破作业，工程价款为81241.23元。被告共计应支付原告工程款2381241.23元。被告已支付原告172万元，尚差661241.23元尚未支付。对自2015年12月起至2016年5月期间的移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费及工人工资、福利报酬应当由被告承担。双方对被告差欠原告的工程款支付事宜协商无果，原告依法诉至人民法院，请求法院依法支持原告的诉讼请求。
被告四川省水利电力工程局辩称，1.双方在签订协议时未约定逾期利息，不应支持资金占用利息；2.双方已于2015年12月完成了爆破工程款的结算，原告起诉的第二项诉讼请求即判令被告支付原告自2015年12月起至2016年5月止的移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费84444.44元及工人工资和福利报酬118888.89元系重复计算，应驳回该项诉讼请求；3.原告违反协议规定，擅自将专用库房用于其他工程，违反《民用爆炸物品安全管理条例》的强制性规定，由此获得的利益属于不当得利，应予以返还。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告提交了以下证据：1.原告主体身份信息，证明原告诉讼主体适格；2.爆破工程协议书，证明原、被告签订协议的事实；3.川水电后沟【2015】19号支付工程款承诺函，证明被告向原告承诺按时结算并支付工程款；4.XXX工程项目部内部结算单及工程量计算表，证明截至2015年11月30日的工程款已结算为230万元；5.2015年12月至2016年5月期间合计金额为81241.23元的领料单，证明被告应支付原告该期间的材料款81241.23元；6.合计金额为83750元的工资表，证明原告在2015年12月至2016年5月期间发放工资实际，并要求被告向原告支付该工资；7.金额230万元的发票一张和金额38万元的发票一张，证明原告工程款的合法性。
被告提交了以下证据：1.被告主体身份信息，证明被告诉讼主体适格；2.合同编号20130624002号爆破工程协议书，证明双方签订协议的事实；3.XXX工程项目部内部结算单、工程量计算表、建筑业统一发票（金额230万元），证明双方对爆破工程款已结算；4.支付款项统计表，证明被告已向原告支付工程款172万元；5.川水电后沟【2015】17号、【2015】18号、【2016】14号通知，证明被告因原告违反协议约定和法律法规强制性规定多次向原告发出书面通知要求整改。
本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原、被告对双方提交的以上证据真实性、合法性均无异议，对其中部分证据的证明目的有异议，对此本院认定如下：1.被告对原告提交合计金额83750元工资表的证明目的有异议，双方在协议书中约定工程费总价为150万元，双方在2015年12月结算工程款230万元中已包括工程费150万元，本院认为2015年12月起至2016年5月工程竣工期间的工人工资应由原告自行负担；2.对被告出具的川水电后沟【2015】17号、【2015】18号、【2016】14号通知，本院认为，若原告违反协议约定，被告可另行主张权利，若原告涉嫌违反相关法律法规强制性规定，被告应及时向相关主管部门报告，由相关主管部门依法处理。
本院经审理认定事实如下：本案原告即四川芙蓉川南建设工程有限公司系四川芙蓉集团宜宾川南建设工程有限公司进行名称变更后的公司名称。2013年6月24日，原告四川芙蓉川南建设工程有限公司与被告四川省水利电力工程局签订《爆破工程协议书》，约定：“……一、工程名称：XXX工程；二、工程地点：筠连县团林乡；工程内容：土石方爆破……四、工程量：按该工程实际使用量，以现场签核单为依据计算；五、合同工期：该工程开始至该工程结束（预计2013年5月至2015年7月）；六、合同价款：1.工程费：总价150万元人民币，其中：移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费38万元，提供监控设备和炸药库房修建13万元，工人工资和其他福利53.5万元，管理费25.5万元，办理有关爆破合法手续等10万元，火工材料采购、运输费用10万元；2.火工材料单价：甲方（被告）按乳化炸药11920元/吨、瞬发电雷管按2.5元/发……结算；3.如需要其他爆破材料，按爆破材料生产厂家价格计算……。”2015年12月，原、被告对XXX工程进行结算，XXX工程项目部内部结算单载明：“……结算至2015年11月30日……本次结算总金额230万元……。”自2015年12月起至2016年5月工程竣工期间，原告继续进行爆破作业，原告提交了该期间金额为81241.23元的领料单。被告已向原告支付工程款172万元。原告对被告差欠工程款催收无果，原告依法诉至本院。庭审中，被告对原告提交金额为81241.23元领料单的真实性和合法性无异议，被告辩称双方对该领料单未进行结算，本院要求被告在开庭后10日内向本院提交结算清单或对领料单存根进行核实后的情况，否则视为被告认可该领料单的价款为81241.23元，被告在本院确定的期限内未提交对该领料单有异议的证据。
本院认为，原告四川芙蓉川南建设工程有限公司与被告四川省水利电力工程局于2013年6月24日签订的《爆破工程协议书》系双方真实意思表示，依法成立并有效。被告依法应当按照约定全面履行自己的义务。本院对双方计算至2015年11月30日工程款230万元不持异议；对原告提交2015年12月至2016年5月工程竣工期间金额为81241.23元的领料单，结合被告未提交结算清单或对领料单存根进行核实的情况，本院依法认定原告在2015年12月至2016年5月工程竣工期间的工程款为81241.23元；被告应支付原告的工程款合计为2381241.23元。被告已向原告支付工程款172万元，扣减后，被告尚应支付工程款661241.23元，故对原告要求被告支付工程款661241.23元的请求，本院依法予以支持。工程竣工后，被告应及时结算并支付工程款，被告不适当履行造成了原告相应的资金利息损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有损失的，应当赔偿损失”的规定，被告应赔偿原告的资金利息损失。本案工程竣工时间为2016年5月，工程竣工后应预留一定时间由双方进行工程结算，对原告要求被告支付资金占用利息的请求，本院酌定支持被告支付原告自2016年6月20日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至付清工程款之日止的逾期利息。双方在协议书中约定工程费总价为150万元，在2015年12月结算工程款230万元中已包括工程费150万元，对原告要求被告支付自2015年12月起至2016年5月止的移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费84444.44元及工人工资和福利报酬118888.89元的请求，本院不予支持。
综上所述，对原告要求被告支付工程款661241.23元并支付逾期利息的请求，本院予以支持；对原告要求被告支付自2015年12月起至2016年5月止的移动库房、雷管箱、炸药箱租赁费84444.44元及工人工资和福利报酬118888.89元的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条规定，判决如下：
一、被告四川省水利电力工程局在本判决生效后即行支付原告四川芙蓉川南建设工程有限公司工程款661241.23元，并按中国人民银行同期贷款基准利率支付自2016年6月20日起计算至付清工程款之日止的逾期利息；
二、驳回原告四川芙蓉川南建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6288元，由原告四川芙蓉川南建设工程有限公司负担1488元，被告四川省水利电力工程局负担4800元；案件申请费4965元，由被告四川省水利电力工程局负担。
如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省宜宾市中级人民法院。
审判员 刘云峰
二〇一七年六月十三日
书记员 闫志荣