河南省新郑市人民法院
民 事 判 决 书
(2018)豫0184民初2162号
原告：付鹏鹏，男，1983年3月4日出生，汉族，住河南省郑州市金水区。
委托诉讼代理人：鲁利创，河南信永律师事务所律师。
委托诉讼代理人：ＸＸ位，河南信永律师事务所律师。
被告：郑州丰伟装饰设计有限公司，住所地河南省郑州市金水区文化路北段瀚海北金A座21009号。
法定代表人：李建伟，公司经理。
原告付鹏鹏与被告郑州丰伟装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年4月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告付鹏鹏的委托诉讼代理人鲁利创、ＸＸ位到庭参加诉讼，被告郑州丰伟装饰设计有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告付鹏鹏向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告于2017年10月19日签订的《丰伟装饰设计有限公司装修合同》；2.判令被告立即退还原告预付的工程款114000元、违约金9000元(暂从2017年11月24日以每日200元暂计算至2018年1月7日，2018年1月8日至实际还款日违约金以每日200元另行计算；3.判令被告赔偿原告经济损失共计7500元；4.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年10月19日，原、被告签订《丰伟装饰设计有限公司装修合同》，约定被告对原告位于新郑市玉前路126号的火锅店进行装饰装修设计及施工，工期30天，2017年11月23日竣工，工程价款总计124000元。合同签订后，原告依约定分三次支付工程款项114000元。被告并未按照施工进度施工，截止2017年11月23日竣工日，被告仅完成了少部分装修工程。经原告验收，被告已完成的工程也不符合装修设计以及材料标准。现被告已经严重逾期，并且停止施工，经原告多次催促，仍未继续完成工程。因被告违约，未能如期完成工程并将房屋交付使用，使原告迟迟无法开业经营，对原告造成了极大损失。原告为维护自己的合法权益遂诉至法院。
被告郑州丰伟装饰设计有限公司未作答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2017年10月19日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《丰伟装饰设计有限公司装修合同》，约定主要由被告对原告位于新郑市玉前路126号的饭店进行装饰装修设计及施工，包工包料，工期30天，自2017年10月23日开工至2017年11月23日竣工，工程价款总计124000元；工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整��关工程费用及工期；第一次付款定于2017年10月20日，付款30000元，第二次付款定于2017年10月28日，付款30000元，第三次付款定于2017年11月11日，付款60280元，第四次付款定于2017年11月25日，付款3720元，甲方未按期支付第二、三次工程款的，工期顺延并每延误一天向乙方支付违约金200元；由于乙方原因致使工期延误，工期顺延并每延误一天向甲方支付违约金200元；合同还约定了甲乙双方的其它义务及争议解决方式等内容。同时被告还向原告交付了一份涉案装饰工程的项目及规格说明（即项目明细及价格清单）。合同签订后，原告分别于2017年10月20日、11月2日、11月14日通过网上银行向被告的法定代表人李建伟转账支付装修款30000元、30000元、54000元，合计114000元。被告装修了一部分，但未能完成约定的装修进度和质量，后经原告催促，被告承诺一定在2017年11月30日完工，但被���到期仍然未能履行承诺并停止施工。2017年12月4日，原告向被告发送律师函，建议被告于2017年12月6日前联系原告协商解决此事，继续施工或者就目前已施工工程进行验收、结算；如被告不配合，原告将单方终止合同，另选单位进行施工，同时将自行返工，直至工程质量合格，由此产生的费用由被告承担。由于被告一直未继续施工也未协商结算，随后原告于2017年12月9日另行委托郑州华丽傲欣装饰材料有限公司对被告未完成以及不合格的工程进行装修施工，并于12月27日完工，预算和结算价格均为82000元。现原告以被告严重逾期、已装修部分不符合约定标准为由诉至本院，请求解除合同、退还装修预付款并赔偿损失。
另查明，1.涉案饭店系原告与他人合伙经营，登记字号为新郑市玉前路鸡公虾婆饭店，登记经营者为陈兆健，注册日期为2017年11月1日，目前已营业。2017年10月15日，陈兆健、陈兆霞（承租方，乙方）与张军亭、林阳（出租方，甲方）签订《租房合同》，约定乙方租赁甲方位于新郑市玉前路126号的房屋，租赁期限三年，自2017年11月15日起至2020年11月15日止，第一年租金为90000元，第二年起按周边邻居涨幅随行就市，甲方收取乙方保证金20000元，合同还约定了其它相关内容。随后陈兆健向林阳支付了部分房租。
2.原告在庭审中陈述，水电工程已完工，但是插座铜线不符合标准，插座设计的位置不能正常使用；墙面喷漆大部分已经做完，卫生间没有做，但是被告没有使用约定的漆材，颜色也与约定的不符；大门的窗户总共有四块正窗，两块侧窗，被告实际只更换了两块正窗，其余系原有的窗户；一层和二层楼梯没有按照约定用定制方管进行改造，而是在原有楼梯上面接了圆形钢管；所有的门进行了安装，但��安装的有瑕疵，门缝太大，从一边能看到另一边；二楼的扶手被告也没有按照约定用定制方管而是在原来基础上加的圆形钢管；一层大厅地面铺设虽然进行了施工，但是高低不平导致大门无法正常开关，别的都没有做了；有些被告做的不合格的，他后来找装修公司又重新返工了。原告根据被告向其交付的装饰工程项目及规格说明，参照郑州华丽傲欣装饰材料有限公司预算单对被告已做工程的实际价值进行了估算并制定了详细的表格，原告认为被告已做的工程实际价值为36278.40元。
本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利；被告未到庭，怠于行使法律赋予的权利，应视为放弃举证、质证、反驳、辩论等权利。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以解除合同。本案中，原、被告签订《丰伟装饰设计有限公司装修合同》后，原告依约预付了工程款，但被告未能按照合同约定工程进度进行施工，而且部分施工不符合约定，后经原告催告后仍未能按照承诺完成施工，致使合同目的不能实现，原告有权要求解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。被告经原告催告后，未能继续施工亦未对已施工的工程进行结算，原告起诉后，被告又拒不到庭参加诉讼，视为被告自愿放弃自己的民事权利和诉讼权利，原告根据被告向其交付的装饰工程项目及规格说明，参照郑州华丽傲欣装饰材料有限公司预算单估算被告已做的工程实际价值为36278.40元，本院予以采纳。原告已经向被告预交工程款114000元，扣除已施工部分的价值36278.40元，被告应退还原告未施工和施工不合格的工程款77721.60元。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到因违反合同可能造成的损失。本案中，被告未按照约定完成施工，导致原告交纳房租后不能正常营业，给原告造成了租金损失，该损失期间应从被告承诺完工之日（即2017年11月30）起计算至原告饭店施工结束之日（即2017年12月27日）止，根据原告交纳的租金标准，原告的损失本院酌定为7000元。被告未按照约定完成施工，原告经催告，被告仍未履行后，原告已函告被告会终止合同并另行委托其他装饰装修公司进行施工，且原告业已于2017年12月9日委托其他公司施工，原告主张的每天200元的违约金计算至2018年1月7日已无事实根据，且该项损失与原告的房租损失属重复计算，本院不予支持。
综上所述，原告诉讼请求的合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告付鹏鹏与被告郑州丰伟装饰设计有限公司于2017年10月19日签订的《丰伟装饰设计有限公司装修合同》。
二、被告郑州丰伟装饰设计有限公司应于本判决生效后十日内退还原告付鹏鹏预付工程款77721.60元并支付违约金7000元。
三、驳回原告付鹏鹏的其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案��受理费2910元，减半收取计1455元，由被告郑州丰伟装饰设计有限公司负担945元，由原告付鹏鹏负担510元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，递交上诉状十份，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费后将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审 判 员 赵西璞
二〇一八年五月二十八日
代理书记员 杨 帅