char;vertical-align:bottom\'> **
宋体\'>新疆维吾尔自治区博乐市人民法院**
char;vertical-align:bottom\'> **
宋体\'>民事判决书**
text-indent:32.05pt;line-height:25.0pt;layout-grid-mode:char;vertical-align:
bottom\'>
text-indent:32.05pt;line-height:25.0pt;layout-grid-mode:char;vertical-align:
bottom\'>(2016)
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>新2701民初
lang=EN-US>2132号
text-indent:32.05pt;line-height:25.0pt;layout-grid-mode:char;vertical-align:
bottom\'>
char\'>原告：陈绍拉，男，1971年
lang=EN-US>2月1日出生，汉族，住第五师。
char\'>委托诉讼代理人：孔令君，新疆双湖律师事务所律师。
char\'>被告：戚如心，男，1980年
lang=EN-US>3月8日出生，汉族，无固定职业，住博乐市。
char;vertical-align:baseline\'>原告陈绍拉与被告戚如心承揽合同纠纷一案，本院于
lang=EN-
US>2016年8月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈绍拉及其委托诉讼代理人孔令君、被告戚如心到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
char;vertical-align:baseline\'>原告陈绍拉向本院提出诉讼请求：
lang=EN-US>1.要求被告返还装修款76000元；2.要求被告支付违约金
lang=EN-US>16800元。事实与理由：2015年10月
lang=EN-US>21日原被告经协商，签订一份《装饰装修合同》，合同约定，工程承包形式为包工包料，工期为35天。自
lang=EN-US>2015年10月22日至
lang=EN-US>2015年11月28日，工程总价款为
lang=EN-
US>28万元。发包人提供图纸，因被告原因造成工期延误，每延迟一天，按总价的2%支付延期违约金等。合同签订后，双方按合同履行，原告陈绍拉先后向被告支付了
lang=EN-
US>216000元工程款，但被告未施工到工程的一半，即无故停工，虽经原告多次要求其恢复施工，但被告拒绝继续施工，原告申请博乐市公证处对现状予以保全。依据工程施工合同被告仅完成总工程的
lang=EN-US>50%不到，同时由于被告拒绝完成剩余工程，原告只好委托他人完成剩余工程，致使工程到2016年
lang=EN-US>1月才完工，依据合同约定被告应当向原告返还工程款及支付违约金。
char;vertical-
align:baseline\'>被告戚如心辩称，对原告主张的各项费用不同意进行返还，被告并未违约，原告诉称多次要求被告恢复施工，但实际上原告并未找过被告。原告的装修工程被告已经完成
lang=EN-US>90%以上，还有七八天工程量，原告要求被告出具保证完工的承诺，被告未出具，后双方因施工款项及工期等问题产生争议，但被告没有违约行为。
char;vertical-align:baseline\'>本院经审理认定事实如下：
lang=EN-
US>2015年10月21日原告陈绍拉与被告戚如心签订一份《装饰装修工程施工合同》，合同约定被告戚如心为原告陈绍拉装修其经营的位于新友好四楼“诸葛烤鱼”，承包方式为包工包料，原告自行设计并提供施工图纸，工程期限
lang=EN-US>35-40天，开工日期为2015年10月
lang=EN-US>22日，竣工日期为2015年11月
lang=EN-US>28日，合同价款为280000元，合同签订后原告向被告支付装修费
lang=EN-US>140000元，工程进度15天原告支付76000元，工程验收后原告支付
lang=EN-US>50000元，工程验收一年后原告支付14000元。责任与罚则约定因被告选用材料、施工质量等原因造成工期延误，每延迟一天按总价的
lang=EN-US>2%支付延期违约金。合同签订后，原告陈绍拉与被告戚如心按照合同履行权利义务，原告陈绍拉共计向被告支付装修费
lang=EN-
US>216000元。后双方因工期产生争议，被告戚如心未再继续进行装修工程施工，原告申请博乐市公证处对被告装修工程进行保全公证，博乐市公证处于
lang=EN-US>2015年12月15日作出（
lang=EN-
US>2015）新博市证民字第1628号公证书，内容为“该店外被聚乙烯广告部所包裹，门头未见餐饮牌。广告布上有提示牌：“温馨提示诸葛碳鱼正在装修中”等字样。进入该店，见地面有少许零散堆放的装修材料。正门两侧见玻璃已安装。收银区部分已贴文化砖，部分已刷乳胶漆。收银台框架已做好，但未完工。散台区，见散台隔墙部分已贴文化砖，部分未贴。包厢区，隔墙下部已贴樟木松板，上部乳胶漆已粉刷。包厢门均未安装。进入后堂厨房区，见地面及墙体已贴好瓷砖。该区域地下防水未做。厨房门均未做。以上店内屋顶均未做”
。后原告另行委托他人对房屋继续进行装修，原告开设的“诸葛烤鱼”于2016年1月
lang=EN-US>8日进行营业。
char;vertical-
align:baseline\'>另查，原告开设的“诸葛烤鱼”位于新疆友好（集团）股份有限公司博乐友好时尚购物中心四楼，为原告租赁新疆友好（集团）股份有限公司博乐友好时尚购物中心房屋，双方签订了房屋租赁合同，租赁期限为
lang=EN-US>2015年9月27日至
lang=EN-US>2020年9月26日。对于双方当事人无异议的事实，本院予以确认。
char;vertical-
align:baseline\'>本院认为，原告陈绍拉与被告戚如心签订《装饰装修工程施工合同》，为当事人真实意思表示，系有效合同，双方应当按照合同约定履行。原告陈绍拉依据合同约定向被告支付装修款
lang=EN-US>216000元，但被告未能按照合同约定完成装修工程，属于违约行为，应当承担相应责任。原告陈绍拉主张被告施工工程不到总工程量的
lang=EN-
US>50%，但其提供的公证书无法证实工程量，为其自行单方认定，且现在装修已经完成，店铺已经进行营业，无法进行鉴定，故对原告陈绍拉主张被告未完成装修工程的
lang=EN-
US>50%，要求被告戚如心返还工程款76000元的诉讼请求，本院不予支持。被告戚如心未按合同约定完成装修，其辩称原告不让其继续施工，但未能提供证据证实，应当承担违约责任，原告陈绍拉主张被告戚如心支付违约金
lang=EN-US>16800元，符合合同约定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一四条之规定，判决如下：
char\'>一、被告戚如心于本判决书生效后五日内向原告陈绍拉支付违约金
lang=EN-US>16800元；
char\'>二、驳回原告陈绍拉的其余诉讼请求。
char\'>如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条第之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
char;vertical-align:baseline\'>本案案件受理费
lang=EN-US>2480元，由原告陈绍拉负担2033元，由被告戚如心负担
lang=EN-US>447元。
char;vertical-
align:baseline\'>如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。
lang=EN-USstyle=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>
lang=EN-USstyle=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>
lang=EN-USstyle=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>
char\'>审判员
孟明
lang=EN-US>
char\'>
char\'>二〇一六年十月十九日
char\'>
char\'>书记员
苏日娜
**
lang=EN-USstyle=\'font-family:宋体\'>**
**
lang=EN-USstyle=\'font-family:宋体\'>**
**
lang=EN-USstyle=\'font-family:宋体\'>**
**
style=\'font-family:宋体\'>注：申请执行的期限为本判决书生效后履行期间届满之日起二年内。**
lang=EN-US>