湖南省邵阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘05民终827号
上诉人（原审原告、原审反诉被告）：王化恒。
上诉人（原审原告、原审反诉被告）：胡艳霞。
委托诉讼代理人：彭丽琴，湖南鎏芳律师事务所律师。
上诉人（原审被告、原审反诉原告）：湖南湘立房地产有限公司。
法定代表人：袁玉斌，该公司董事长
委托诉讼代理人：刘爱军，湖南楚信律师服务所律师。
上诉人王化恒、胡艳霞因与上诉人湖南湘立房地产开发有限公司（以下简称湘立公司）商品房买卖合同纠纷一案，不服湖南省隆回县人民法院（2016）湘0524民初1544号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年6月20日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人王化恒、胡艳霞的委托诉讼代理人彭丽琴、上诉人湘立公司的委托诉讼代理人刘爱军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人王化恒、胡艳霞的上诉请求：请求撤销一审判决，改判由湘立公司自2015年1月1日起至2016年7月4日止按每日万分之五计付违约金137608.61元，顺延照计；本案一、二审诉讼费由湘立公司负担。事实和理由：一审判决认定按合同约定湘立公司应于2015年1月30日前将房屋交付系认定事实错误，合同中约定交房时间应为2014年12月31日前。一审认定该商品房于2016年6月3日验收合格的证据不足。湘立公司于2016年6月10日通过业主群通知交房没有事实依据。湘立公司延期交房的违约计算应当自2015年1月1日起计算至实际交付房屋时止。王化恒、胡艳霞全额支付了购房款，全面履行了合同义务，湘立公司应按合同约定支付违约金，一审判决以湘立公司主张违约金过高为由，判令湘立公司只承担83000元的违约金无事实与法律依据，湘立公司在一审中没有提供证据证明合同约定的违约金过高。
湘立公司辩称，双方在签订《商品房买卖合同》后又签订补充协议将原约定的交房时间修改变更为2015年1月30日，交房时间应当以补充协议的约定为依据。双方在《商品房买卖合同》中约定商品房经验收合格是指质监机构确认的五方竣工验收合格，2016年7月6日由隆回县建设工程监督站出具《证明》，证明该锦绣桃源项目建设单位已于2016年6月3日组织设计、勘察、建设、监理单位进行了竣工验收。逾期交房的因素不是开发商所能预见和控制的，目前房地产开发行业违约金为每日万分之一，合同约定逾期交房的违约金却高达每日万分之五，湘立公司虽请求降低违约金，但一审判决湘立公司承担的违约金仍明显过高。
上诉人湘立公司的上诉请求：请求撤销一审判决，驳回王化恒、胡艳霞的诉讼请求。事实与理由：湘立公司开发锦绣桃源的地块属于隆回县人民政府处置原隆回县红太阳商贸公司破产的土地，隆回县政府专门成立工作组处理遗留问题和周边宅基地房屋拆迁安置，遗留问题较多，导致整个施工延迟，竣工验收推后。上述情形属于不可抗力，湘立公司不应承担违约赔偿责任。一审判决判令湘立公司支付违约金83000元，远远超过购房方王化恒、胡艳霞可能造成的预期利益损失。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，当事人以违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。本案王化恒、胡艳霞的预期利益损失主要为房屋租赁损失，湘立公司委托湖南邵房房地产评估有限责任公司对该地段租金进行评估为每月每平方米5.17元至6.01元，故一审判决83000元违约金明显过高，远远高于房屋租赁损失。
王化恒、胡艳霞辩称，湘立公司延迟交房不属于不可抗力的情形，湘立公司延迟交房造成购房方不仅是租金损失，还有延迟交房后物价上涨致装修费上涨的损失等其他损失。
王化恒、胡艳霞向一审法院起诉请求：1、判决被告继续履行与原告于2014年10月14日签订的《商品房买卖合同》，按照合同约定的交房标准全面履行交房义务；2、判决被告支付原告迟延交房违约金137608.61元（违约金从2015年1月1日计算至2016年7月4日，此后违约金按每日万分之五计算至被告按合同约定交房标准完成交房义务之日止）；3、本案诉讼费由被告承担。
一审法院认定的事实：2013年10月14日，王化恒、胡艳霞与湘立公司签订了编号为20131295号《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》，原告购买湘立公司位于隆回县桃洪镇桃洪西路238号锦绣桃源小区1栋A2201号商品房。合同双方约定该商品房面积为129.49平方米，单价3670.8元/平方米。房屋总价款为475332元。付款方式为银行贷款，签订合同时付总房款58%（275332元），余下42%（200000元）向银行贷款。原告违约逾期付款违约责任为：逾期30日之内，按应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二支付违约金，合同继续履行。湘立公司违约逾期交房违约责任为：逾期不超过30日自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金。合同同时约定：出卖人应当在2014年12月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格的该商品房交付买受人使用，商品房达到交付使用条件后，湘立公司应书面通知原告办理交付手续，双方进行验收交接时，湘立公司应出示国家和地方人民政府有关规定性文件，并签署房屋交接单，所购商品房为住宅的，湘立公司还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》等。该合同签订的当日，王化恒、胡艳霞湘立公司同时签订了《商品房补充协议》协议第一条第3款第（2）项约定买受人应自出卖人发出通知后的7日内向出卖人提供办理个人住房按揭贷款的相关资料并办理银行按揭；第二条第1款约定出卖人交付商品房的日期为2014年12月31日至2015年1月30日。后原告支付了房屋首付款275332元，并向银行贷款200000元，足额支付了购房款475332元。而湘立公司却没有按合同约定于2015年1月31日前将验收合格的商品房交付原告使用。2016年6月3日该商品房才被有关职能部门验收合格，2016年6月10日湘立公司通过业主群通知交房，但没有按合同约定书面通知原告交房。按照合同约定，从2015年1月31日至2016年6月10月止，湘立公司应支付王化恒、胡艳霞违约金117882.34元［（475332元×496天×0.05%）］。
一审法院认为，房屋买卖合同纠纷是指出卖人将房屋所有权转移给买受人，买受人支付价款的合同，故本案系房屋买卖合同纠纷。王化恒、胡艳霞与湘立公司签订的商品房买卖合同，系双方真实意思的表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，为有效合同，双方均应按合同的约定遵照履行。现王化恒、胡艳霞按合同约定全额支付了购房款，湘立公司则应按合同约定的交房时间及交房条件交付王化恒、胡艳霞所购商品房，现湘立公司未能按合同约定交房，其行为构成违约，理应承担违约责任。本案争议焦点为：1、湘立公司未按合同约定履行了交房义务，是否为不可抗力原因导致，可以免责；2、违约金是否过高应予调整；3、湘立公司的反诉请求能否得到支持。对此法院评判如下：湘立公司主张不能按期交房系不可抗力因素所致，法院认为“不可抗力”是不能预见，不能避免并不能克服的客观现象，如战争、自然灾害等。只在符合法律规定的不可抗力的要件，开发商才能免除延期交房的违约责任。本案湘立公司作为房地产开发商，在对项目开发建设期限的确认过程中，理应对可能影响工期的各种因素进行充分的估计，在合同约定的工期内合理扣除，况且湘立公司所举的周边房屋拆迁等情形也不属于不可抗力的范畴，因此对湘立公司该抗辩理由不予采纳。关于违约金是否过高应予调整的问题，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题解释（二）》第29条规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当根据实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的30%的，一般可认定合同法第一百一十四条第二款规定的”过分高于损失”，同时《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。”现湘立公司主张对违约金以当地房屋租赁价格予以调整，法院考虑王化恒、胡艳霞预期利益的损失（主要为房屋租赁损失）等相关因素，根据公平原则予以衡量，认为王化恒、胡艳霞主张的违约金过高，计算至2016年6月10日为宜，酌情确定违约金83000元。湘立公司主张王化恒、胡艳霞未按合同约定的时间办理银行按揭手续构成违约，应当解除双方签订的《商品房买卖合同》并赔偿湘立公司违约金6300元。经查王化恒、胡艳霞与湘立公司同时签订了《商品房补充协议》协议第一条第3款第（2）项约定买受人应自出卖人发出通知后的7日内向出卖人提供办理个人住房按揭贷款的相关资料并办理银行按揭。但湘立公司并未提供证据证明其履行了通知王化恒、胡艳霞义务，故湘立公司反诉请求予法无据，不予支持。据此判决如下：一、湘立公司在本判决生效后十日内将位于隆回县桃洪镇桃洪西路238号锦绣桃源小区1栋A2201号商品房交付给王化恒、胡艳霞；二、湘立公司支付王化恒、胡艳霞违约金83000元；三、驳回王化恒、胡艳霞其他诉讼请求；四、驳回湘立公司的反诉请求。一审本诉受理费3052元，由湘立公司负担，反诉受理费50元，由湘立公司负担。
本院二审期间，湘立公司围绕其上诉请求依法提交了证据。本院组织双方当事人进行了质证。王化恒、胡艳霞在二审期间没有提交新证据。
本院二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。
本院认为，王化恒、胡艳霞与湘立公司签订的《商品房买卖合同》约定交房时间是2014年12月31日，但双方在《补充协议》中又将交房时间约定为2014年12月31日至2015年1月30日。按照通常理解，补充协议应是对原合同或协议的补充或修改，本案《商品房买卖合同》约定的交房时间与《补充协议》中约定的交房时间不一致，应以《补充协议》中约定交房时间为依据。双方签订的《商品房买卖合同》第八条列举了以下交付条件：1、该商品房经验收合格，2、该商品房经综合验收合格，3、该商品房经分期综合验收合格。4、该商品房取得商品住宅取得使用批准文件。当事人双方约定选择第一种即该商品房经验收合格为交付条件。现隆回县建设工程质量监督站证明该锦绣桃源项目于2016年6月3日竣工验收合格。原判据此予以认定房屋经验收合格并无不当。锦绣桃源经竣工验收后，湘立公司虽于2016年6月10通过业主群通知交房，并提出已交付350余户，入住200余户，但合同约定湘立公司应以书面方式通知交房，本案中湘立公司并未书面通知王化恒、胡艳霞交房，王化恒、胡艳霞亦未认可接到湘立公司通知交房的电话，故应视为湘立公司未履行交房义务，房屋尚未交付。一审判决认定房屋于2016年6月10日交付不妥。湘立公司提出锦绣桃源地块属于隆回县人民政府处置原隆回县红太阳商贸公司破产改制的土地，遗留问题多，隆回县政府亦专门成立工作组处理遗留问题，整个工程施工延迟是湘立公司不能预见、不能避免也无法克服的情形，属于不可抗力所致，应免除湘立公司逾期交房的违约责任。虽然，湘立公司延迟施工客观上与该地块属政府处置土地、遗留问题较多有一定的关联，但并非法律规定的不可抗力的情形，湘立公司提出其延期交房可免除违约责任的理由不成立。湘立公司提出原判判令违约金83000元过高，请求调整为根据该房屋的租金计算违约损失。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题解释（二）》第二十九条规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当根据实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可认定合同法第一百一十四条第二款规定的过分高于损失”。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。”第十七条规定：“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：……逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”王化恒、胡艳霞购买的是住宅房屋，其因逾期交房受到的损失应主要为租金损失，亦包括因物价上涨导致房屋装修成本增加的损失。根据湘立公司提交的湖南邵房房地产评估有限责任公司对该地段同类房屋租金评估为每月每平方米5.17元至6.01元，王化恒、胡艳霞该房屋的租金在每月700元至800元之间。湘立公司提出一审判决判令的违约金远远高于房屋的实际损失的理由成立。根据王化恒、胡艳霞因逾期交房遭受的损失、兼顾合同履行合同的履行情况，本院认为，湘立公司应支付的违约金确定为37000元（自2015年1月31日起至2017年8月24日止）为较为妥当。
综上所述，王化恒、胡艳霞的上诉理由不成立，其上诉请求不予支持，湘立公司的上诉理由部分成立，其上诉请求部分予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：
一、维持湖南省隆回县人民法院（2016）湘0528民初1544号民事判决第一、三、四项；
二、变更湖南省隆回县人民法院（2016）湘0528民初1544号民事判决第二项为由湖南湘立房地产开发有限公司支付王化恒、胡艳霞违约金37000元，限判决生效后十日内付清。
一审本诉受理费3102元，由湖南湘立房地产开发有限公司负担。二审案件受理费3085元，由湖南湘立房地产开发有限公司负担1720元，王化恒、胡艳霞负担1365元。
本判决为终审判决。
审 判 长 谭晓飞
审 判 员 李盛刚
审 判 员 莫佩华
二〇一七年八月二十四日
代理书记员 李林玉
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
…… （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
……