河南省上蔡县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫1722民初1420号
原告（反诉被告）驻马店盛达钢结构工程有限公司,住所地,驻马店市文化路西段刘阁工业园。
法定代表人白建红，该公司总经理。
委托代理人王龙刚，男，汉族，1969年1月2日。
出生，住上蔡县蔡都镇西环路209—17号，该公司职工。委托代理人聂荣中，河南豫上律师事务所律师。
被告（反诉原告）河南步实贸易有限公司，住所地,上蔡县西工业聚集区。
法定代表人张金迎，该公司经理。
委托代理人付云龙，河南仟问律师事务所律师。
委托代理人王占国，该公司员工。
原告驻马店盛达钢结构工程有限公司诉被告河南步实贸易有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人王龙刚，聂荣中，被告委托代理人王占国、付云龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年8月20日，原、被告双方分别作为承包方和发包方签订上蔡县步实鞋业发包施工合同同，由原告承建河南步实贸易有限公司新建厂房。该合同约定工程总造价445.0711万元，工期2014年12月15日竣工。另约定工程全部完工，一周内验收合格后由被告在6个月后的30天内支付原告所有工程款，若被告在验收合格6个月后的30天内不按时支付所有工程款，应按银行利息两倍加收滞纳金。合同签订后，原告依约施工，该工程完工后经验收合格，所建厂房己于2015年3月20日投入使用。后原告多次追要工程款，被告仅于2015年10月21日支付30万元，此后被告一直推拖，拖欠应支付给原告的工程款，己严重影响到原告所雇佣民工的工资发放及正常生产经营，为维护自身合法权益，原告特提起本案诉讼，请求人民法院依法判令诉讼费用由被告承担，被告支付工程款415.0711万元并支付滞纳金（按同期银行贷款利率的两倍进行计算，从2015年10月20日起算至工程款还清之日止）。
被告辩称，2014年8月20日，原、被告双方分别作为承包方和发包方签订《河南步实贸易有限公司发包施工合同》，由原告承建河南步实贸易有限公司新建厂房一栋，该合同约定工程总造价为445.071万元，2014年12月15日竣工。另外合同还约定：工程全部完工后，经验收合格后，6个月后的30天内支付原告所有工程款。原告施工后，虽然工程已经竣工，但到今天原告仍没有拿到验收合格证。根据合同约定，原告只有在经过相关部门验收合格后，我方才能付清全部工程款。现在原告的工程虽然已经竣工，但未能验收合格，所以我方拒付工程款有理有据。请求人民法院依法驳回原告的诉求，诉讼费用由原告告承担。
反诉原告河南步实贸易有限公司诉称，2014年8月，反诉原告河南步实贸易有限公司作为发包方，将其公司3＃厂房的建造工作发包给驻马店盛达钢结构工程有限公司，双方于2014年8月20日签订了《上蔡县步实鞋业发包施工合同》。合同第三项工程期限条款约定工程应于2014年12月15日竣工，同时合同第八项奖罚条件条款约定：延误工期，每延期一天（按日历算），由承揽方按照每天1000元向建设方支付违约金，然而直至2015年7月31前，被反诉人驻马店盛达钢结构工程有限公司仍未完工及办理竣工验收手续，故依照施工合同被反诉人应当承担延误工期违约责任。此外，被反诉人在承建厂房的过程中因未严格按照设计图纸施工，施工过程中也存在诸多不规范不严格之处，所建厂房存在较严重的质量问题，阴雨天气漏水严重，且由于被反诉人至今仍未办理厂房的竣工验收手续，导致反诉人目前仍不能使用该厂房，给反诉人造成了严重的生产经营损失和经济损失，据此情况，被反诉人作为厂房的承建人，依照施工合同，负有将厂房修补合格的责任及办理厂房竣工验收合格证明的义务，但却始终拒不履行合同应尽义务，反而在未达到工程付款条件的情况下要求反诉人向其支付工程款，鉴于此，为维护自身的合法权益，反诉人根据我国《民事诉讼法》的规定，向贵院提起反诉，请求贵院将本诉与反诉合并审理，查明事实，维护反诉人的合法权益。依法判令被反诉人向反诉人支付延误工期违约金22.6万元；依法判令被反诉人对其所建的河南步实贸易有限公司孟创一房存在工程质量问题的部分进行修补，并在修补合格后巧日内办理竣工验收合格证明，本案反诉费用由被反诉人承担。
反诉被告驻马店盛达钢结构工程有限公司辩称，在反诉被告提交的“竣工验收申请报告”中，明确载明延误工期的原因是“与土建交叉作业及阴雨天气，反诉原告与设计单位均在该报告上签章，证明对此予以认可，这也符合双方在2014年8月20日所签订的施工合同第三项“工程期限”月三条所列举的第3种、第4种工日进场施工至的情形；即使工程未经竣工验收，但本诉原告提供照片证明本诉被告己对本诉原告承建的年厂房投入使用。是否存在工程质量问题，应通过有关专门机构鉴定确认，仅凭反诉原告的单方陈述并不足月以认定。故反诉原告的诉求没有相应事实和法律依据。请求法院驳回反诉原告的诉讼请求。
经审理查明，2014年8月20日，被告（反诉原告）河南步实贸易有限公司（以下简称“步实贸易”）与原告（反诉被告）驻马店盛达钢结构工程有限公司（以下简称“盛达钢构”）分别作为发包方与承包方，在平等协商的基础上签订了《上蔡县步实鞋业发包施工合同》，合同就工程造价、面积、工程验收、工程款支付等做了详细约定。其中合同约定：第一项第六条工程建筑面积（暂按）9890.47平方米。工程单价450元平方米,工程总造价大写肆佰肆拾伍万零柒佰壹拾壹元整；第三项第一条根据使用需要，商定工程总工程为75个工作日，自2014年9月1日进场施工至2014年12月15日竣工；第四项工程款项的支付与结算，1、工程全部完工，一周内验收合格后由甲方在6个月后的30天内支付承包方的所有工程款。4、甲方若在工程全部完工，验收合格6个月后的30天内不按时支付所有工程款，应按银行利息两倍加收滞纳金；第八项第一条奖罚条件延误工期，每延期一天（按日历算），由承揽方按照每天1000元向建设方支付违约金。原、被告双方均在合同上盖章。合同签订后，原告方依约施工，该工程完工后，所建厂房被告己投入使用。2015年3月20日的竣工验收申请报告显示：合同总价约4450711元，合同开工日期2014年9月1日，合同竣工日期2014年12月15日，实际开工日期2014年9月10日，实际竣工日期2015年3月10日。简要说明1、提前竣工或延误工期的主要原因是“与土建交叉作业及阴雨天气，”2、未完成施工主要项目，未完成原因措施意见厂房局部漏水，需修补。同时注明，合格，无未完，本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在3日内组织工程竣工验收工作。施工单位盖章有王龙刚签名，日期2015年3月20日，设计单位盖章，日期2015年7月31日，建设单位盖章，日期2015年10月14日，后因原告追要工程款发生争执，双方于2015年10月14日达成协议书：1、甲方七日内支付乙方工程款的一部分50万元，剩余的工程款，甲方尽快为乙方解决（以合同为准），有被告的法定代表人张金迎签名并加盖公司的公章，同时原告的委托代理人王龙刚亦在协议书上签名。被告于2015年10月21日支付30万元后，一直拖欠应支付给原告的工程款，导致本案纠纷。
上述事实，有上蔡县步实鞋业发包施工合同、竣工验收申请报告、协议书、照片及庭审笔录等在卷佐证。
本院认为：原、被告双方签订的施工合同是当事人的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。2015年10月14日，原、被告签订协议书也系当事人的真实意思表示，且符合相关法律规定，故合法有效。原告约依施工且已经完工，经检查符合合同要求。被告应按约给付工程款，工程总价竣工验收申请报告已显示4450711元，除给付30万元外，下欠4150711元，关于支付滞纳金，因合同已约定，从2015年10月20日起按同期银行贷款利率的两倍进行计算至工程款还清之日止，故原告诉求有理有据，本院予以支持。因此被告主张驳回原告的诉讼请求，对此本院不予以采信。至于反诉原告河南步实贸易有限公司要求反诉被告驻马店盛达钢结构工程有限公司支付延期违约金22.6万元等诉求。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”因被告已加章认可实际竣工日期2015年3月10日。延误工期的主要原因是“与土建交叉作业及阴雨天气，”本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，符合设计文件及合同要求，故对其反诉请求，因证据不足，本院不予以支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第八十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、限本诉被告河南步实贸易有限公司于本判决生效后十日内支付本诉原告驻马店盛达钢结构工程有限公司工程款4150711元及滞纳金（滞纳金从2015年10月20日起按同期银行贷款利率的两倍进行计算至判决确定之日止）。
二、驳回反诉原告河南步实贸易有限公司的诉讼请求。
如被告河南步实贸易有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费20003元，由被告河南步实贸易有限公司承担。反诉案件受理费2345元，由被告河南步实贸易有限公司承担，保全费4000元，由本诉原告驻马店盛达钢结构工程有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。
审 判 长 张永鹏
人民陪审员 胡献中
人民陪审员 景卫民
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 冯云倩