福建省福州市仓山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0104民初3218号
原告：朱诚和，男，汉族，1976年4月7日出生，住福建省浦城县。
被告：北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司，住福建省福州市仓山区。
负责人：岳献峰。
被告：北京冠盛家居装饰有限公司，住所地北京市丰台区。
法定代表人：岳献峰。
原告朱诚和诉被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司（以下简称冠盛家居福州分公司）、北京冠盛家居装饰有限公司（以下简称冠盛家居公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年7月11日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人李丹、实习律师林双到庭参加诉讼，被告冠盛家居福州分公司、冠盛家居公司经本院公告传唤，期限届满未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出如下诉讼请求：1.判决被告返还余款35000元；2.判决被告支付违约金15611元；3.判决被告承担全部诉讼费用。事实与理由：2015年12月13日，原告与被告冠盛家居福州分公司签订《住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定：原告为甲方，被告冠盛家居福州分公司乙方，由乙方承包原告的住宅室内装饰装修工程。装饰装修工程地点为华润橡树湾20#503；工程装饰装修面积为75m2；合同约定工程造价为78056.80元，其中包括工程直接造价74431.8元（包含套餐造价、套餐升级价、套餐外造价）、工程管理费6000元、设计费2625元，同日，双方在特批单中约定，工程总造价包含设计费优惠5000元；开工日期为2016年1月9日，工程期限为90个工作日（法定节假日、物业特殊情况下要求停工、跨年工程除外）；竣工日期为合同约定的工程内容全部完成并按约定验收标准验收合格之日，若乙方提出验收邀请而甲方未予以配合的，以验收邀请三日为竣工日期。合同还约定甲方分4期向乙方支付工程款，首期款（开工前三日）31222.4元、中期款（水电验收完）31222.4元、第三期款（油漆前）13269.5元、尾款（竣工验收合格）2341.6元。
目前为止，原告已向被告支付首期款31000元、二期款31000元，合计62000元。工程按合同约定本应于2016年5月20日结束，但截止2016年5月13日为止，已完成砌墙、水电、防水、瓷砖、腻子粉进场，没有进场的项目有：油漆、淋浴房、集成吊顶、门、三个金刚板、橱柜、吊柜、五金配件、马桶、洗脸池、淋浴头、水龙头、水槽、洗衣池、全屋开关面板、晾衣架、海尔灶具。自2016年5月13日起至5月20日，被告也未再履行合同义务。原告预计经济损失35000元。
原告按照合同约定积极配合被告履行合同义务，按期缴纳工程款，但被告收到工程款后，未按工程款缴纳情况完成装修工程。未完成项目部分，被告应该返还余款35000元。另外被告未按时完工只履行了部分义务，已违反合同约定，致原告无法按照约定日期入住，按照合同约定，被告还应支付违约金15611元。因被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司为法人依法设立的分公司，具有诉讼主体资格，不能独立承担民事责任，故北京冠盛家居装饰有限公司应承担连带责任。
被告冠盛家居福州分公司、冠盛家居公司未作答辩，亦未提交书面证明材料。
被告放弃到庭质证的诉讼权利，原告提交的证据来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院确认原告所提交的证据均可以作为本案认定事实的依据。
根据本案现有证据，本院确认如下法律事实：
2015年12月13日，原告与被告冠盛家居福州分公司签订《住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定：原告为甲方，被告冠盛家居福州分公司乙方，由乙方承包原告的住宅室内装饰装修工程。装饰装修工程地点为华润橡树湾20#503；工程装饰装修面积为75m2；合同约定工程造价为78056.80元，其中包括工程直接造价74431.8元（包含套餐造价、套餐升级价、套餐外造价）、工程管理费6000元、设计费2625元，同日，双方在特批单中约定，工程总造价包含设计费优惠5000元；开工日期为2016年1月9日，工程期限为90个工作日（法定节假日、物业特殊情况下要求停工、跨年工程除外）；竣工日期为合同约定的工程内容全部完成并按约定验收标准验收合格之日，若乙方提出验收邀请而甲方未予以配合的，以验收邀请三日为竣工日期。合同还约定甲方分4期向乙方支付工程款，首期款（开工前三日）31222.4元、中期款（水电验收完）31222.4元、第三期款（油漆前）13269.5元、尾款（竣工验收合格）2341.6元。
合同签订后，原告于2016年1月9日向被告支付首期款31000元，于2016年4月24日，向被告支付第二期款31000元，总计62000元，并由被告冠盛家居福州分公司出具两张收款收据，并盖有冠盛家居福州分公司财务专用章。2016年6月20日，由冠盛家居福州分公司设计师及项目经理向原告出具一份《装修进度确认表》，内容为：“兹有华润橡树湾20#503室的业主朱诚和，同冠盛家居福州分公司于2015年12月13日签订的装修工程施工合同（包工包料）。在业主方严格按合同规定付款的情况下，冠盛家居福州公司前期施工进度严重滞后，目前工程进度锦完成合同工程量的40%左右，主材均没上。但施工工期已超出合同约定期限（90天），且该公司经营出现严重问题，无法继续履约，现我方代表朱诚和请北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司项目经理张彪，设计师孙俊杰共同对现场已完成工程量做确认，截止2016年5月13日现场确认如下：完成砌墙+水电+防水+瓷砖+腻子粉进场，截止5月13日一直未动工，业主急着装修，公司欠项目经理工资不肯开工，5月13日经项目经理与公司沈亚奇沟通，油漆工资如公司为付给项目经理，业主直接付油漆工资给项目经理从第三期款项中扣除5000元。才开工做腻子扒底，6月13日开始业主自行装修。以上内容真实有效。合同以内，没有进场的项目有：油漆，淋浴房，集成吊顶，门，三个房间金刚板，橱柜，吊柜，五金配件，马桶、洗脸池、淋浴头、水龙头、水槽、洗衣池、全屋开关面板、晾衣架、海尔灶具。预估价格为3.5万元左右。出具该份确认表后，被告未再履行合同。
本院认为，原告与被告冠盛家居福州分公司签订《住宅室内装饰装修工程施工合同》，该合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，系合法有效的。合同签订后，被告冠盛家居福州分公司未按合同约定履行义务，应承担违约责任。原告要求解除与被告冠盛家居福州分公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）款：“当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，本院对原告的该诉求予以支持；原告主张被告返还余款35000元的诉求，因被告只履行部分合同义务，且被告未出庭应诉，应视为放弃抗辩权利，故本院对原告的该项诉请予以支持；因合同约定：“合同当事人双方任何一方违约（或部分违约）均须向对方支付约定的违约金未开工为合同金额的10%计7805元，已开工20%计15611元；违约金不足以赔偿经济损失的，违约方赔偿因违约而给对方造成的损失，本合同另有约定的，按约定处理”，故对原告主张被告支付违约金15611元的诉请予以支持；根据《中华人民共和国公司法》第十四条：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具备有法人资格，其民事责任由公司承担…”的规定，被告冠盛家居公司应向原告承担返还余款35000元及支付违约金15611元的民事责任。被告冠盛家居福州分公司、冠盛家居公司经本院公告传唤，期限届满未到庭参加诉讼，依法缺席审理和判决。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告北京冠盛家居装饰有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告朱诚和装修余款35000元并支付违约金15611元；
二、驳回原告朱诚和的其他的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1066元由被告北京冠盛家居装饰有限公司负担。被告北京冠盛家居装饰有限公司应于本判决生效之日起七日内向本院交纳，逾期本院将依法予以强制执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。
审 判 长 黄 文
人民陪审员 林秀娟
人民陪审员 陈 云
二〇一七年一月九日
书 记 员 许玉桂