贵州省赫章县人民法院
民 事 判 决 书
(2017)黔0527民初1990号
原告：四川鼎恒建设工程有限公司，住所地：四川省成都市金牛区金府路799号2栋7层17号，统一社会信用代码：9151000068042392XC。
法定代表人：杨春平，董事长。
委托诉讼代理人（特别授权）：刘光欢，泰和泰（贵阳）律师事务所律师。
被告：贵州夜郎源酒业有限公司，住所地：贵州省赫章县城关镇城南文化休闲中心，统一社会信用代码：91520527770577869E。
法定代表人：徐启湘，总经理。
原告四川鼎恒建设工程有限公司（以下简称四川鼎恒公司）诉被告贵州夜郎源酒业有限公司（以下简称贵州夜郎源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告四川鼎恒公司委托诉讼代理人刘光欢、贵州夜郎源公司法定代表人刘启湘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告四川鼎恒公司向本院提出如下诉讼请求：1、依法判令解除原、被告于2015年7月17日签订的《赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目建设工程施工合同》与《工程施工合同补充协议》；2、依法判令被告向原告返还合同信誉金人民币200000.00元，并支付资金占用期间的利息（自2015年7月18日起按年利率6%计算至结清之日止）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由:2015年7月17日，原告与被告就“赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目”订立了《赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目建设工程施工合同》与《工程施工合同补充协议》，合同约定被告将该项目发包给原告作为总承包人承包该技改项目。双方在《工程施工合同补充协议》第七条约定“在本合同签订之日起5个工作日内，即通知承包方作进场准备工作，发包方交付施工所需资料，开进场通知书给承包方，保证承包方进场施工。”同时，第十二条约定“承包方签订合同当日向发包方账户打入贰拾万元合同信誉金，合同即生效。”合同签订后，原告依约将合同信誉金打入被告银行账户。而被告一直未通知原告进场施工，合同无法履行，被告又不予返还合同信誉金。为此，原告特向贵院提起诉讼，请求支持其诉请。
被告贵州夜郎源公司辩称：原告与我公司订立《赫章县金荞桃酒系列特色农产品异地技改项目建设工程施工合同》与《工程施工合同补充协议》，以及将特色农产品异地技改项目发包给原告建设是事实。我公司要求赫章县工业经济贸易和能源局出具施工许可证，该局得答复，备案文件就可以代替施工许可证。于是我公司多次向原告作出解释，如果施工中因手续不全造成的一切损失由我公司负完全责任，催其尽快履行合同。但是，原告还是一推再推，最后不接电话，一直未进场施工，严重损害了我公司的利益。请求判令原告继续履行合同，并赔偿因拖延施工期所造成的间接经济损失2000000.00元。
当事人围绕诉讼请求提供了证据，本院组织双方当事人进行了证据质证。原告提供的两组据，被告无异议，符合证据要求，予以采信；被告提供的四组证据，原告持有异议，也达不到被告的证明目的。
本院经审理认定事实如下：
2015年7月17日，四川鼎恒公司与贵州夜郎源公司签订《赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目建设工程施工合同》与《工程施工合同补充协议》。合同记载，工程名称：赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目，工程地点：可乐乡夜郎工业园区、野马川农产品工业园区。合同约定贵州夜郎源公司将其“赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目”发包给四川鼎恒公司作为总承包人负责施工。《工程施工合同补充协议》第七条约定“在本合同签订之日起5个工作日内，即通知承包方作进场准备工作，发包方交付施工所需资料，开进场通知书给承包方，保证承包方进场施工。”第十二条约定“承包方签订合同当日向发包方账户打入贰拾万元合同信誉金合同即生效。”合同签订当日，四川鼎恒公司通过朱睦兴帐户（62×××16）转入200000.00元到贵州夜郎源公司帐户（24×××76）作为合同信誉金。2015年8月10日贵州夜郎源公司向四川鼎恒公司发出《进场施工通知书》，要求四川鼎恒公司于2015年8月13日开工。四川鼎恒公司接到通知当日以《告知函》形式回复：要求贵州夜郎源公司在开工前办理施工许可证，如贵公司不能提供施工许可证，我司不会违法开工，并不承担逾期开工的法律责任。四川鼎恒公司一直未进场施工。后轩双方对退还合同信誉金协商未果，原告诉来本院请求依法处理。
另查明，2014年4月16日赫章县夜郎源酒业有限公司变更为贵州夜郎源酒业有限公司。赫章县人民政府同意赫章县夜郎源酒业有限公司在可乐乡夜郎工业园区建设金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目万吨生产线，项目用地450亩，用地手续正在办理中。贵州夜郎源公司未入驻赫章县野马川农产品工业园区。
本院认为，原、被告之间属于建设工程施工合同关系，且原告按约定向被告交纳了合同信誉金，该合同成立并生效。被告未按合同约定时间向原告交付相关施工资料，且在本案法庭辩论终结前，被告也未提供涉案工程可以合法施工的相关许可手续。根据《中华人民共和国合同法》第六十八条规定，“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”第六十九条规定，“当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。”之规定，故原告拒绝进场施工，属于法律上的行使不安抗辩权。被告书面通知原告进场施工，原告明确告知被告必须提供施工许可证等手续，但被告既未办理施工许可证，也未向原告提供相应的担保，故原告要求解除双方签订的合同的请求，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，原告请求被告返还200000.00元合同信誉金的请求，本院予以支持。原告要求支付资金占用费的问题，因双方是否支付资金占用费未作约定，但本案中合同未履行，被告又未及时返还合同信誉金，事实上给原告造成期限利益的损失，结合本案约定的进场施工时间等实际，本院酌定按中国人民银行同期贷款利率从2015年9月13日起计付利息。被告提出继续履行合同的请求，因被告无法提供履行条件，合同履行不能，故其请求不予支持。被告要求原告赔偿因延期施工造成的间接经济损失的请求，但其未提供证据予以证实，故本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十八条、第六十九条、第九十七条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告四川鼎恒建设工程有限责任公司与被告贵州夜郎源酒业有限责任公司签订的《赫章县金荞桃酒系列特色农产品深加工异地技改项目建设工程施工合同》与《工程施工合同补充协议》；
二、由被告贵州夜郎源酒业有限责任公司于本判决生效后10日内返还原告四川鼎恒建设工程有限责任公司信誉金200000.00元，并按中国人民银行同期贷款利率从2015年9月13日起计算利息至本判决履行期限到期之日止。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4660.00元，减半收取2330.00元，由被告贵州夜郎源酒业有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。
本判决生效后，如果义务人不履行到期义务的，权利人可在本判决确定的履行期限届满后二年内向本院或者义务人财产所在地人民法院申请强制执行。
审判员 顾成奇
二〇一七年十月十六日
异
法官助理赵明江
书记员郭易