四川省泸州市江阳区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)川0502民初412号
原告：泸州市江阳区永鑫电器商贸部，住所地泸州市江阳区莲花街8号楼1层10号门市。
负责人：张永兵。
被告：四川国香酒业有限公司，住所地泸州市江阳区丹林乡长冲村。
法定代表人：罗德强。
委托诉讼代理人：李厚明，四川长松律师事务所律师。
��托诉讼代理人：朱杨，四川长松律师事务所律师。
原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部诉被告四川国香酒业有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部的负责人张永兵，被告四川国香酒业有限公司的委托诉讼代理人朱杨到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付货款168382元；2.判令被告向原告支付违约金38331.5元；3.判令被告向原告支付资金利息45463.14元；4.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2015年1月1日，被告与原告签订了《中央空调购销及安装合同》，合同约定总价值为324784元，随后增加再约定，合同总价款为383315元，当原告按合同约定将价值298295元的货交给被告并按被告指定地点进行安装后，被告并没有按约定支付原告货款，被告产生违约。后经原告多次催收货款，被告仍然没有按约定支付货款并拖欠至今。为此，遂诉至本院请求判如所请。
被告四川国香酒业有限公司辩称原告并没有按照合同约定完成供给货物并安装的义务，依法应承担违约责任，被告及现场负责人还没有组织进行验收，违约责任由原告承担。原告在事实及理由部分陈述将价值298295元的货交付到被告指定地点进行安装后，被告没有按照约定支付原告货款不是真实的，被告方了解到，在原被告签订合同后，工期延误了四个月，因为原告住院，原告方违约停工，造成空调安装的停滞，给被告造成经济损失，被告一共向原告支付了18万元的货款，原告的诉请没有事实及法律上的依据，请求驳回原告的全部诉讼请求。
庭审过程中原告围绕诉讼请求向本院提交证据如下：《合同书》一份，主要设备签收记录表，水系统增加设备及工程清单、排烟系统设备及工程清单报价表一份。被告四川国香酒业有限公司对上述证据的质证意见为：对《合同书》的真实性无异议，但对其关联性有异议，原告没有组织被告进行验收确认，对工程量及价款无法确认，水系统工程清单、排烟系统工程清单及报价表真实性无异议，但是无法证明原告已安装，且排烟工程是胡汉银所做，水系统原告做了一部分，但是无法正常使用。主要设备签收表无法核实是否为胡汉银所签，不予发布质证意见。
庭审过程中被告四川国香酒业有限公司提交证据如下：中央空调选型配置表一份，证明原告没有按照约定进行供货和安装，第二组证据，���行交易记录，证明向原告账户转账四笔，共计转账179913元。原告对上述证据的质证意见为：1.原告按合同约定时间进场，风系统没有做，当时需被告装修完工后才能做，后由于被告拖延货款，就没有再做。被告向原告付款三次共计129913元，被告向何光春支付的50000元不予认可。但是被告未按合同约定时间支付款项。
经原被告诉辩称及举证、质证，本院依法确认法律事实如下：2015年1月1日，原被告签订《合同书》，约定：甲方（四川国香酒业有限公司）委托乙方（泸州市江阳区永鑫电器商贸部）按照甲方提供的冷量要求采购且安装美的品牌中央空调产品，并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。工程地点为泸州市市府路B1，工程范围为美的空调销售及安装。乙方按照甲方签字认可的方案（具体明细见附件《空调平面图》及《中央空��工程报价表》）进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要在中央空调施工作出局部调整或变更，须经双方现场代表共同签字确认后方可施工，且甲方须对调整部分追加相应费用，具体内容须经双方协商另立补充协议。工程总施工周期为室内隐蔽工程施工周期为20个工作日（如因装修原因造成工期推迟乙方不承担责任），工程进场施工日期为2015年1月2日。如遇下列情况工期可相应顺延……甲方未按合同规定支付预付款、工程款、代购材料款而影响施工进度。工程总承包价为324784元，付款方式为乙方材料进场之日起10日内甲方支付货款总额的40%即129913元，主设备（室内机）进场支付货款总额的40%即129913元作提主机设备付款，工程竣工通电试机结束正常甲方验收合格后甲方向乙方7日内支付本工程货款的20%即64956元��设备进场后，由甲方有权对设备进行验收，甲方提供设备堆放处，由甲方进行保管。如乙方违约另一方有权向违约方提出合同金额的10%违约金的主张，违约金不足以弥补损失的部分，违约方还应进行赔偿。如甲方未按时付款，乙方有权暂停至甲方付款后再回复施工，同时给出延期。甲方现场代表为胡汉银、罗德强，乙方现场代表为王先权。原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部在作为乙方盖章，负责人张永兵在乙方负责人处签名，被告四川国香酒业有限公司作为甲方盖章，被告法定代表人罗德强作为甲方负责人签名捺印。2015年1月16日，原被告约定由原告对四川国香酒业办公室一、二楼排烟系统进行供材并安装，双方在四川国香酒业办公室一、二楼排烟系统设备及材料明细报价表上盖章，被告公司法定代表人罗德强在报价表上签名，该报价表载明排烟系统价款为35675元。2015年4月，原被告约定由原告对四川国香酒业有限公司水系统增加设备及工程进行供材并安装。2015年4月6日，双方在中央空调（水系统）增加设备及工程清单上盖章，被告公司法定代表人罗德强在报价表上签名。该清单载明增加水系统价款为22856元。合同签订后，原告按约进场施工，被告于2015年2月3日、2015年2月17日分三次向原告转款50000元、50000元、29913元合计转款129913元，原告于2015年1月15日、2015年1月20日、2015年4月6日将中央空调主要设备交付到被告指定地点。由于被告未按照合同约定支付货款，原告在对合同约定的工程进行了大部分施工后停止施工，原告多次催收货款未果后遂诉至本院请求判如所请。
本院认为：原告与被告于2015年1月1日签定的合同系各方真实意思表示，该合同未违反法律法规禁止性规定，合法有效，对合同各方均具有法律约束力。合同价款包含中央空调的价款及安装款，原告诉请判令被告支付货款、违约金、资金利息等，故本案案由应为买卖合同纠纷。按照双方签订的合同约定，原告方材料进场之日起10日内被告方支付货款总额的40%即129913元，主设备（室内机）进场支付货款总额的40%即129913元作提主机设备付款，工程竣工通电试机结束正常被告方验收合格后被告方向原告方7日内支付本工程货款的20%即64956元。合同签订后，原告按约进场，并已于2015年1月15日至2015年4月6日将主要设备交付到合同指定地点并由被告方现场负责人胡汉银签收。审理过程中被告对主要设备签收记录表质证意见为不清楚是否为胡汉银所签字，因原被告双方签订的合同书中明确被告方的现场代表为胡汉银，被告未能举证证明该签名不是其现场代表人所签收，故本院对被告的该项陈述不���采信。故被告应按照合同约定于主要设备进场之日即2015年4月6日支付第二期款项129913元。关于违约金问题，由于被告未按约支付货款致使工程停工，被告应当承担违约责任，根据双方签订的合同，违约方应向守约方支付合同金额10%的违约金，原被告双方签订的合同经两次变更增加后合同总价款为383315元，故被告应向原告支付违约金33851.5元。原告同时向本院提出请求判令被告支付资金利息的诉请，因双方未对逾期付款时是否支付资金利息作出约定，故本院对原告的该项诉请依法不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律��题的解释》第二十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释第九十条之规定，判决如下：
一、被告四川国香酒业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部支付货款129913元；
二、被告四川国香酒业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部支付违约金33851.5元；
三、驳回原告泸州市江阳区永鑫电器商贸有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2541���，由原告泸州市江阳区永鑫电器商贸部负担905元，被告四川国香酒业有限公司负担1636元（此款原告在起诉时已预付，被告应负担部分在履行上述义务时一并支付给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。
审判员 王兰
二〇一七年六月二十五日
书记员 章贵