广东省广州市黄埔区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0112民初3037号
原告(反诉被告)：广东省南方环保生物科技有限公司，住所地广州市黄埔区。
法定代表人：罗开明，该公司董事长。
委托诉讼代理人：廖裕芬，住广州市番禺区，系公司员工。
委托诉讼代理人：喻逵旁，系广东华科（北京）律师事务所律师。
被告（反诉原告）：上海治然环保设备工程有限公司，住所地上海市金山区。
法定代表人：陈建英，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：李茂，系北京万思恒（上海）律师事务所律师。
原告广东省南方环保生物科技有限公司（以下简称南方环保）与被告上海治然环保设备工程有限公司（以下简称治然环保）买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月17日以简易程序立案受理后，被告治然环保又提出反诉，本院依法转为普通程序，组成合议庭于2016年9月27日公开开庭合并进行了审理。原告的委托诉讼代理人廖裕芬、喻逵旁和被告的委托诉讼代理人李茂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南方环保向本院提出：1、判令治然环保向南方环保支付货款382050.30元及暂计至起诉之日的违约金53279.27元（其中以318375.25元为基数自2014年1月3日起计，以63675.05元为基数自2015年1月24日起计，均按年利率6.15%计至付清相应款项之日止）；2、判令治然环保承担本案诉讼费用。事实与理由：2013年4月2日，双方签订《腾龙芳烃（漳州）有限公司污水处理场废气处理成套设备采购和安装合同》，约定南方环保承包治然环保总承包的腾龙芳烃（漳州）有限公司污水处理场废气处理成套设备采购和安装工程；合同总价1151228元，先按合同总价的10%支付预付款，货到现场七个工作日内支付至合同总价的70%，安装调试完成（如现场不具备调试条件即货到现场6个月）后七个工作日内付至合同总价的95%，设备调试验收合格后满1年或货到现场18个月（以先到为准）之日起30日内支付保固款即合同总额的5%。同年4月28日，双方又签订了《补充协议》，主要对供货范围、价格、设备技术参数进行了变更，合同总费用变更为1273501元。合同签订后，南方环保于2013年6月25日前将合同约定的设备及技术资料交至工程所在地由治然环保工程负责人陈某签收，并于同年7月3日至25日调试合格。治然环保亦陆续支付了总计891450.70元的货款，但尚有382050.30元未付，经多次催讨仍拒不支付，且曾在2015年10月29日起诉，后因双方达成和解而撤诉，但治然环保并未按和解协议执行。
治然环保辩称应驳回南方环保的全部诉求：一、被告已向原告支付了891450.70元，完全履行了合同相应义务，不存在任何违约行为,因原告尚未完全交付工程设备，被告出于原告同意整改的承诺还是支付了合同约定的70%款项，但直至今日，原告依然未能将系争工程整改到位，导致工程无法进行验收，故其主张被告支付价款至95%没有事实依据。二、原告未完全履行交付设备及安装工程的义务，系争工程未能验收合格，不符合合同约定的验收款、保固款支付条件。原告至今仍有仪表探头等设备尚未交付，且经第三方检测安装工程不合格，后屡经整改仍未达标，不符合竣工验收的基本条件；按照合同24.1条约定，原告应当向被告提供完整的竣工资料及竣工验收报告，但原告至今未向被告提交任何验收材料，保固义务更未履行；原告的证据3、4仅系工程设备及资料的交付记录，并非系争工程最终的验收报告，与其主张的待证事实之间没有关联性，因而不能证明其诉求主张；原告至今未向被告开具正规发票，亦不符合双方合同第6.5条支付款项前须先开具发票的约定。三、原告未全面履行合同约定义务及被告的整改要求，被告有权依据合同第26.1.3条约定延付、拒付相应款项。事实上，原告交付设备不全面、安装不合格、整改不到位，且延迟至今仍未全面履行合同义务，已经构成了该条约定的违约情形。四、原告迟延履行及安装不合格等违约行为导致被告对业主方某成违约，并产生重大经济损失，被告有权减少支付相应款项并主张损害赔偿，被告遭业主方扣除了进度款、验收款及保固款五十余万元及数十万元经济损失的索赔。五、原告主张违约金没有事实依据，不应当得到法律支持。因本案违约方系原告，被告不存在任何违约行为，原告延迟至今没能全面履行合同义务，导致验收款、保固款的支付条件无法成就，其无权主张相应款项，且原告主张的违约金无合同或法律依据，原告并未实际产生损失。综上，被告认为，原告未能全面履行合同义务且严重违约，导致系争工程至今无法验收，其主张的验收款及保固款不符合同约定的支付条件，且基于原告的违约情况被告依法有权拒绝支付；同时，原告关于违约金的主张亦无事实和法律依据，均不应当得到法庭支持。
治然环保向本院提出反诉请求：1、判令南方环保履行合同义务交付仪表设备，并对系争工程质量进行整改，直至能够通过竣工验收并正常投产；2、判令南方环保赔偿因工程质量不合格、环保验收不达标、延期交付设备等违约行为给治然环保造成的经济损失500000元及相应利息损失；3、判令南方环保向治然环保支付延误工期违约金63675.05元。事实与理由：南方环保未能按照合同要求履行义务，整个工程质量不合格，环保验收不达标、延期交付设备，不仅导致工期延误、业主环保验收无法通过，且导致治然环保对业主方承担违约责任而产生重大经济损失。为此，治然环保多次要求南方环保对工程问题进行整改并承担违约责任，但南方环保至今未能解决。
南方环保对治然环保的反诉辩称应驳回全部反诉请求：1、治然环保的第一项诉讼请求是不明确的，该请求不符合民诉法的相关规定；2、第二项诉讼请求缺乏事实和法律依据，依法不成立。因其主张的质量不合格、环保验收不达标、延期交付设备等违约行为不是事实，其并未提供充分证据证明南方环保存在违约的事实，治然环保主张的赔偿损失与合同第26条约定不符，且500000元损失是含混不清的，是其主观臆测而来，并无合同事实和法律依据；3、第三项诉讼请求也是缺乏事实和法律依据的，从现有证据来看，南方环保已经基本按照合同期限履行合同义务，延期竣工的违约责任在合同26.1.1中有相应约定，即使有延期竣工，也只是赔偿治然环保的实际损失，但到目前为止基于这点的实际损失是不确定的，合同约定最高不超过总额的百分之五，不等于损失就按此计算。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织了当事人进行证据交换和质证，对于双方认可合法性、真实性的证据，本院予以确认并在卷佐证；对有异议的，本院分析如下：1、关于治然环保提供的治然环保与业主、南方环保的来往电子邮件及南方环保的回函等，能够相互印证就涉案工程存在的问题进行过沟通，但是否就是本案产品及其安装出现问题应结合其他证据加以判断；2、关于治然环保提供的《检测报告》，没有任何人员的签字和单位盖章，本院不予认定；3、关于南方环保提供的《服务单》，既没有原件，也不清楚签字确认人是哪方人员，又无其他证据佐证，本院不予确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年4月2日，治然环保作为发包人与南方环保作为承包人签订《腾龙芳烃（漳州）有限公司污水处理场废气处理成套设备采购和安装合同》，约定南方环保承包腾龙芳烃（漳州）有限公司污水处理场废气处理成套设备采购和安装工程，合同固定总价1151228元，包含税费、保险、保固等费用及所有工程风险，除发包人原因导致工程变更外不作调整，先按合同总价的10%支付预付款，货到现场七个工作日内支付至合同总价的70%，安装调试验收完成（如现场不具备调试条件即货到现场6个月）后七个工作日内付至合同总价的95%，合同总额的5%作为保固款，待设备调试验收合格后满1年或货到现场18个月（以先到为准）之日起30日内支付，在支付款项前，承包人应当提供与应付款等额的发票给发包人，否则发包人有权拒付；工程质量以国家行业标准、工程施工说明书及图纸等有关规定为准，质量标准的评定以行业的质量检验评定标准为依据，对工程质量有异议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定；工程具备竣工验收条件，承包人按合同有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告，发包人收到竣工验收报告后7天内组织验收或按照合同提出修改意见，承包人按要求修改并承担自身原因造成修改的费用，竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，7天内不组织验收即视为工程验收通过；承包人未能在合同约定的或经发包人书面同意延长的期限内竣工的，应赔偿工期延误给发包人带来的损失，最高不超过合同总额的5%；工程质量达不到合同约定的标准，承包人须按照有关验收部门的要求整改，整改后仍无法达到约定的质量标准，发包人有权委托第三方进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人有权直接从应向承包人支付的工程款中扣除，等等。同年4月28日，双方又签订了《补充协议》，约定对供货范围、价格、设备技术参数进行变更，需要变更的设备、数量、技术参数等以《变更设备及价格一览表》为准，发包人（买方）按照《变更设备及价格一览表》中的金额及付款方式向承包人（卖方）支付新增的费用，其中主合同中液位计、空气流量计和硫化氢报警仪由发包人（买方）提供，承包人（卖方）负责安装；合同总费用变更为1273501元，供货期为签订补充协议且收到预付款后40天，发包人（买方）在签订协议后预付总价的10%，货到现场付至协议总价的70%，安装调试完成（或货到现场6个月，以先到为准）付协议总价的25%，质保期（设备调试验收合格或货到现场6个月起，以先到为准）1年后付清余款。
合同签订后，南方环保于2013年5月21日至6月25日将合同约定的设备及产品说明书、合格证等技术资料交至工程所在地由治然环保工程负责人陈某签收（其中产品在6月7日前送到，但注明压力变送器、PH检测仪未到），并于同年6月27日将废气处理成套设备（生物除臭装置共2套）安装完毕，同年7月3日至25日调试合格。治然环保亦陆续支付了协议总价的70%货款即891450.70元，但尚有382050.30元未付，经南方环保多次催讨未果，治然环保则就相关设备存在问题发函要求南方环保进行整改，南方环保于2015年10月29日起诉治然环保要求支付货款，后因双方达成和解意向而撤诉，但双方此后又因是否整改等发生争议再次诉至法院。
本院认为：本案是一起因是否按约定交付产品和支付货款引起的买卖合同纠纷案件，南方环保与治然环保之间买卖货物的行为及其所签订的合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，属合法有效的民事法律行为，应受法律保护，双方均应按约履行。
本案焦点主要是南方环保是否按约交付产品和治然环保是否依约付款。根据双方签订的《补充协议》，南方环保应在签订补充协议且收到预付款后的40天将货物送到，治然环保则在签订协议后预付总价的10%，货到现场付至协议总价的70%，而南方环保于同年6月7日前就将涉案产品除压力变送器、PH检测仪外送到了约定地点，治然环保则在同年7月支付了协议总价70%的货款，至此，双方均基本按照约定履行义务，不存在治然环保主张的南方环保延误工期问题。此后，治然环保以产品存在质量问题为由拒绝支付剩余款项，但目前证据无法证明是涉案产品本身的质量问题，虽然业主向治然环保提出有质量问题，但业主与治然环保的合同及合同项下的项目内容不等同于治然环保与南方环保的本案合同，业主所认为的设备未能全部交付及已交付的设备质量问题未能有效整改并不当然指向本案涉及产品，且合同约定“对工程质量有异议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定”，目前也缺乏相应的鉴定，所以治然环保提出的该抗辩理由不成立；对于南方环保来说，无论是合同约定的安装调试完成、质保期还是货到现场后的一定时期（6个月和18个月），其要求怡然环保付清所有余款的期限或条件均已达到，尽管合同还约定在支付款项前，南方环保应当提供与应付款等额的发票给怡然环保，但开具发票并非合同主要义务，而是法定附随义务，不能与付款构成对待给付。至于怡然环保要南方环保交付仪表设备的主张，因其没有提出具体明确的设备品名，说明其诉求或抗辩不实，即便怡然环保工程负责人陈某在2013年5月21日的发货单上注明压力变送器、PH检测仪未到，也不能据此否认在此之后没有补交，因陈某在同年6月27日确认废气处理成套设备安装完毕并于同年7月3日至25日调试合格，说明并不存在配套设备不齐的问题，否则不可能调试合格，何况南方环保补交的证据也进一步佐证已交付上述设备。
关于南方环保提出逾期付款违约金的请求，因双方并没有约定逾期付款违约金或者违约金的计算方法，根据相关法律规定可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算，但双方合同约定在支付款项前，南方环保应当提供与应付款等额的发票给怡然环保，换言之，双方约定了开具发票作为付款条件之一，当然亦应遵循，而南方环保对怡然环保应支付的款项未提供证据证实已开具了相应发票，应视为尚未逾期，故对南方环保主张的逾期付款违约金，本院不予支持。
综上所述，南方环保依约交付了涉案产品及进行了必要安装，其主张怡然环保应支付相应货款的请求，本院予以支持；怡然环保主张的南方环保应赔偿其违约造成损失的请求，没有事实依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）上海治然环保设备工程有限公司应在本判决生效并收到原告（反诉被告）广东省南方环保生物科技有限公司开具相应数额增值税发票之日起十日内向原告（反诉被告）广东省南方环保生物科技有限公司支付货款382050.30元。
二、驳回原告（反诉被告）广东省南方环保生物科技有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）上海治然环保设备工程有限公司的所有反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费7830元，由被告（反诉原告）负担6700元，原告（反诉被告）负担1130元；反诉案件受理费4719元，由被告（反诉原告）负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
审 判 长 汤 炜 明
人民陪审员 林 少 畅
人民陪审员 黄 婉 灵
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 罗文娟（代）
附一：本案裁判的主要法律依据
《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
附二：申请执行风险提示
本裁判文书生效后，一方未按判决内容自觉履行的，另一方若需申请法院强制执行的，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，申请执行的期限为二年；期限从裁判文书规定履行期间的最后一天起计算，规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一天起计算。若未在前述规定的期限内申请执行的，法院将不予受理。