江苏省苏州市虎丘区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)苏0505民初4750号
原告：大义鸥贸易（苏州）有限公司，住所地苏州高新区狮山路88号1幢金河国际中心1016室。
法定代表人：TAKEISHIKOICHI（武石浩一），该公司董事长。
委托诉讼代理人：戴彦君，上海市毅石（苏州）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张俊虹，上海市毅石��师事务所律师。
被告：秋田精密自动化设备（苏州）有限公司，住所地苏州高新区枫桥工业园朝红路505号。
法定代表人：秋田敬三郎，该公司总经理。
原告大义鸥贸易（苏州）有限公司与被告秋田精密自动化设备（苏州）有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年10月13日立案后，依法适用普通程序，于2017年3月2日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人戴彦君、张俊虹到庭参加诉讼。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告大义鸥贸易（苏州）有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告因代替被告进行设备维修、更换、搬运等发生的垫付金（含人工费）共计人民币389162元；2、被告支付迟延交货违约���人民币2406250元；3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2015年2月6日签订了买卖“完成品外装自动组立线及自动焊接线”的《合同》，合同约定被告根据原告的要求制作设备并负责改造工事及现场调试。合同总价3125000元（含17%税），包括设备设计、制造、安装、运输、调试、设备培训及备件等费用，合同签订之日起20个工作日内付款30%，交货后10个工作日内付款90%，验收完毕后15个工作日内支付剩余10%款项；合同约定2015年4月20日交货。合同签订后，原告已依约支付90%价款，即2812500元，但是被告实际交货时间为2015年7月7日，交货后因货物存在质量问题一直无法正式投入生产，直至8月27日才能正式生产产品，但是单位时间的生产产品的数量一直未达标，且交付的设备中有一组“屏蔽板供给装置”因质量问题于8月26日被拆卸并退回被告处��理，该装置的空缺由实际使用方上海某某微波炉有限公司以人工操作进行。后该装置于2015年12月28日交付给松下公司，至2016年1月16日方可投入使用。因被告交付的设备存在严重质量问题，原告曾多次要求被告依照合同履行维修、更换义务，但被告均不予理会。原告无奈自行进行维修和更换。2015年9月起，原告无法联络被告法定代表人，至2015年10月中旬，原告与被告法定代表人秋田敬三郎之女秋田某某子取得联系。后，原告与被告于2015年11月28日达成协议并签订了《协议书》。协议书中明确了被告交付的设备确有质量问题需要更换和重做，被告认可原告对于设备的维修以及设备部件的更换的行为，并确认所有原告代替被告支付的费用都将由被告支付。但是，截止起诉之日，被告并未支付任何款项，原告也无法与被告取得联系，故原告诉至法院。
被告秋田精密自动化设备（苏州）有限公司未作答辩。
本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据，被告未到庭对原告提交的证据质证。原告提交的合同、协议书、经过说明、名片、往来邮件、相关损失资料、付款凭证等证据能够相互印证，本院对其真实性予以确认并在卷佐证，可以作为认定本案事实的依据。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2015年2月6日，原告（需方、甲方）与被告（供方、乙方）签订《合同》一份，载明：项目名称为完成品外装自动组立线及自动焊接线，项目内容为乙方依据甲方要求针对甲方完成品工程的自动组立线和自动焊接线，新规制作，乙方负责改造工事及现场调试。合同约定，项目总价为人民币3125000元，包括设备设计、制造、安装、运输���调试、设备培训及备件（备件约定在技术协议中）等，以上约定项目价款为含17%税价。付款方式为本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效，合同签订之日起20个工作日内，甲方应将合同总金额的30%支付乙方作为预付款项，乙方按期收到款项后，正式安排设计制造，甲方迟付预付款超过六十天，乙方有权解除合同；如有需要在乙方工厂对设备进行预验收，预验收主要对设备的外观、主要功能及运行情况进行初步验收，要求设备达到技术协议规定的要求，并且在发运前对预验收发现的问题进行整改，整改完毕后、在合同规定交货日期内，将设备运到安装地点，甲方收到设备的10个工作日内向乙方支付总价款的60%作为工程进度款；在设备到达甲方工厂5个工作日内，乙方完成设备的安装及调试，甲方在乙方完成现场调试后10个工作日内对设备进行终验���，如果甲方无正当理由，超过35个工作日不进行终验收，乙方将视为终验收合格；工程验收完毕15个工作日内甲方向乙方支付剩余款项，即人民币312500元。交货日期为2015年4月20日，交货地点为上海市浦东新区龙东大道XXX号。乙方将安装调试完毕后的设备交付甲方，设备如无质量问题、符合技术要求、并且满足生产质量要求的，甲方必须在交付后35个工作日内完成设备的验收，如超过35个工作日不进行验收，乙方将视验收合格。由于乙方违约不能按时将合同设备交货时，乙方应提前告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付违约金，每延迟1天，乙方向甲方支付总款价的1%作为违约金，违约金总额最多不超过迟延交货设备价款的80%。在该《合同》的附件三《安全施工承诺书》尾部“本单位在上海某某微波炉有限公司工作期间承诺遵守以上安全注意事项”中，���告在单位盖章处加盖公章，木户某在作业负责人处签字。
上述《合同》签订后，原告按约分别于2015年2月6日、4月24日、5月25日向原告支付937500元、937500元、937500元，合计2812500元，即《合同》项下90%的货款，但被告并未按照合同约定的交货日期交货。2015年7月1日，被告的设计部部长木户某向原告发送电子邮件，附件工程表中注明的出货时间为2015年7月7日。后被告实际也是于2015年7月7日交货，但因所交货物存在质量问题，木户某与原告多次以电子邮件进行沟通。2015年11月28日，原、被告签订协议书一份，该协议书为原告与被告于2015年2月6日签署的合同书的补充协议，顾客名称为上海某某微波炉有限公司，对象设备为完成品外装自动组立线及自动焊接线。该协议书载明：之前，除了“屏蔽板供给装置”以外，其余所有设备均已交付给顾客并��装完毕，但由于有一些残留问题未解决，因此需要对部分零件进行更换或修改。另外，“屏蔽板供给装置”方面，在设计阶段尽管已取得一部分进展，但没有转达给客户知晓，因此遗留了较多问题。现在不得不让顾客进行人工生产，有必要从设备的式样确认阶段重新开始抓紧解决这些问题。为了解决这些遗留问题，更换零件的购买、“屏蔽板供给装置”的设计、制作、搬运、合格运行等费用，本来应该由秋田精密自动化设备（苏州）有限公司承担的，但秋田精密自动化设备（苏州）有限公司在交易客户付款方面发生了一些问题，订货和采购处于困难状态。基于此等情况，更换零件的购买、“屏蔽板供给装置”的设计、制作、搬运、启动等费用，在秋田精密自动化设备（苏州）有限公司必然返还的前提下，由大义鸥贸易（苏州）有限公司垫付，以尽可能最快地速度缩短拖延的交货期并完成交付给顾客。基于以上事情原委，订立以下内容以解决问题：1、所有针对“完成品外装自动组立线及自动焊接线”的遗留问题解决所需的更换零件的购买，及“屏蔽板供给装置”的设计（包括人工费、出差费等）、制作、搬运、启动等相关费用，均由大义鸥贸易（苏州）有限公司垫付；2、原则上，秋田精密自动化设备（苏州）有限公司必须在顾客验收后10天之内支付垫付金，但即使顾客没有完成验收，也有义务将垫付金支付给大义鸥贸易（苏州）有限公司；3、如果秋田精密自动化设备（苏州）有限公司在期限之前没有支付垫付金给大义鸥贸易（苏州）有限公司，则以客户预定在验收后支付的剩余金额来冲抵。并且，如果顾客支付的剩余金额不够冲抵，其不够的金额，将向秋田精密自动化设备（苏州）有限公司要求支付；4、已交付完成的机器���追加费用，应在大义鸥贸易（苏州）有限公司和秋田精密自动化设备（苏州）有限公司双方协商的基础上，经另途提示合理金额，在所有机器验收结束后，支付给秋田精密自动化设备（苏州）有限公司。
上述协议书签订后，原告为被告垫付屏蔽板供应装置改造、解决故障、运输费、现场经费、人工费及差旅费等共计389162元。
庭审中，原告陈述被告并未提前告知原告会逾期交货，更未征得原告同意。原告因被告逾期交货的实际损失为其第一项诉讼请求中的损失，即其为被告垫付的费用。因还有一些小问题，其还要去客户处进行维修整改，而被告一直处于失联状态，客户至今没有进行验收。
本院认为，原告大义鸥贸易（苏州）有限公司与被告秋田精密自动化设备（苏州）有限公司签订的《合��》、协议书，均系双方的真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的，双方均应按约履行。原告按照《合同》约支付了相应的货款，被告未按照《合同》约定的时间交货，系属违约，应承担相应的违约责任。关于被告迟延交货的违约金计算，双方在合同中约定了每延迟1天，支付总款价的1%作为违约金，原告在庭审中明确其就被告逾期交货的实际损失为其主张的第一项诉讼请求中的损失即垫付金，综合被告的违约情况，以及原告的实际损失，本院酌定违约金按合同约定的总价款的20%计算，即625000元（计算方式：3125000×20%）。
另，原告按协议书约定为被告垫付费用，但被告未按约向原告支付垫付金，系属违约，应承担相应的违约责任，故原告的该项诉讼请求于法有据，本院予以支持。
同时，被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为放弃相应的抗辩权利。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告秋田精密自动化设备（苏州）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告大义鸥贸易（苏州）有限公司垫付金389162元、违约金625000元，合计1014162元。
当事人如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费29163元，公告费600元，合计29763元，由被告秋田精密自动化设备（苏州）有限公司负担。
（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户银行：苏州新区农行商业街支行，账号：548401040002924）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10555301040017676。
审 判 长 刘晓夏
代理审判员 刘志华
人民陪审员 徐俊方
二〇一七年三月七日
书 记 员 朱 凤
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成��损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。