＼n内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院
＼ n 民 事 判 决 书
＼n（2014）东民初字第2130号＼n原告鄂尔多斯市东胜区巨邦装饰有限责任公司。＼n组织机构代码证号：57062608-0。＼n法定代表人冯彪，系该公司总经理。＼n地址鄂尔多斯市东胜区。＼n被告鄂尔多斯市杭锦旗豪晟商贸公司。＼n法定代表人刘宏波，系该公司总经理。＼n地址鄂尔多斯市杭锦旗。＼n被告刘宏波，男，1983年11月6日出生，汉族，中华联合保险公司员工，现住东胜区。＼n被告张兆，男，1980年9月2日出生，汉族，康巴什交警队员工，现住伊旗。＼n本院于2014年3月18日立案受理了原告鄂尔多斯市东胜区巨邦装饰有限责任公司（以下简称巨邦公司）诉被告鄂尔多斯市杭锦旗豪晟商贸公司（以下简称豪晟公司）、刘宏波、张兆装饰装修合同纠纷一案，本案依法由代理审判员庆达玛尼适用简易程序公开开庭进行了审理。原告巨邦公司，被告豪晟公司、刘宏波到庭参加了诉讼，被告张兆经本院送达传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。＼n原告巨邦公司诉称，2011年4月份，被告将鄂尔多斯市杭锦旗豪门盛夜KTV内装修工程项目交由原告承包，并于2011年4月14日在被告办公室鄂尔多斯市东胜区金辉大厦B座807室签订《装饰工程施工合同》，于2011年4月20日进行装修工程施工。按照合同第2条第2款规定，被告向原告提供水电等设施，但被告未按合同履行，以各种理由先让原告垫付一段时间的电费，直至原告无法再垫付时，被告仍未交纳电费，又由原告垫付。施工中停电及空调、消防施工影响原告的施工进度，导致原告停工、窝工，装修工程陆续进行施工中被告要求与原告签订补充协议，要求整改增加项目。签订补充协议后，被告一直未付工程款，同时被告拒交电费，拖延原告工期对原告进行罚款。在原告的催促下被告陆续支付原告装修工程款3万元。装修工程竣工为2011年12月20日，竣工时被告承诺开业后一年内付清剩余的装修工程款，但至今未付。故诉至法院，请求：1、依法判令三被告向原告支付拖欠的装修工程款1411642.2元；2、本案全部诉讼费用由被告承担。＼n原告巨邦公司向法庭提交如下证据：＼n一、《工程合同书》一份，证明2011年4月14日原、被告签订了《工程合同书》，约定工程款为200万元；＼n二、《装修工程保修单》一份、《工程竣工维修单》一份，证明合同中的工程原告确实干过，干完以后工程有问题，原告又去整改过；＼n三、豪门盛夜KTV工程整改协议合同一张，证明张兆经营和管理豪门盛夜KTV。＼n被告豪晟公司、刘宏波辩称，不同意原告的部分诉讼请求，因为签订合同当时刘宏波和张兆是合伙关系，所以双方都在合同中签字了，这个工程后来在履行过程中我没有参与，我也不清楚张兆还下欠多少，都是张兆一手办理的，原告起诉后，张兆向我说现在不下欠原告钱了。＼n被告豪晟公司、刘宏波就其答辩意见，未向法庭提交证据。＼n被告张兆缺席，未进行答辩，亦未向法庭提交证据。＼n庭审质证中，被告刘宏波、豪晟公司对原告证据一无异议；对证据二不清楚，没见过邢利锋的签字，不知道是不是邢利锋本人签的；对证据三不清楚，因为不是被告刘宏波签订的协议。经本院审查认为，原告证据一，被告刘宏波、豪晟公司对其无异议，被告张兆缺席，视为对其无异议，本院予以确认；原告证据二中，以被告代表的身份签字的邢利锋为涉案工程豪门盛夜KTV总经理，被告应对其雇佣人员的签字进行核实与确认，而不能以不知道、不清楚为由进行抗辩，故上述证据本院予以确认；原告证据三，签订协议合同相对方为被告张兆，被告张兆未进行质证，视为对该证据无异议，本院予以确认。＼n经审理查明，2011年4月14日，原告巨邦公司与被告豪晟公司签订《工程合同书》一份，约定：工程名称为KTV装修工程，工程地点为杭锦旗，承包范围一至五层装修，承包方式包工包料；2011年6月20日竣工；合同价款200万元；工程竣工后，原告应通知被告验收，被告自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续，如被告在规定时间内未能组织验收，需及时通知原告，另定验收日期，但被告应承认竣工日期，并承担原告的看管费用和相关费用；合同生效后，木工完成总工程量30%的工程作业，被告应支付原告工程合同总造价的20%工程进度款40万元，木工、瓦工完成总工程量60%的工程作业，被告应支付原告工程合同总造价的30%工程进度款60万元，木工、瓦工、电工完成总工程量90%的工程作业，被告应付原告工程合同总造价的35%工程进度款70万元，所有工程全部竣工，被告应支付原告工程合同总造价的10%的工程尾款20万元，剩余5%为保修金；工程竣工验收后，原告提出工程结算并将有关资料送交被告，被告自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；工程保修期为竣工之日算起，为期180天；保修期满后7天内结算，将剩余5%保修金退还原告。原告巨邦公司在工程合同书乙方处加盖公章，冯彪在法定代表人处签字，被告刘宏波以甲方法定代表人的身份在工程合同书上签了字。＼n另查明，2011年9月13日，原告巨邦公司法定代表人冯彪与被告张兆签订《豪门盛夜KTV工程整改协议合同》，对整改事项、竣工时间、费用及相关要求进行了明确约定。＼n2012年3月12日，原告法定代表人冯彪与鄂市杭锦旗林荫南路豪门盛夜KTV总经理邢利锋签订《工程竣工维修单》一份，保修项目为水电工种，保修内容为灯带不亮、电视电源、筒灯不亮，保修时间为2012年3月12日。原告法定代表人冯彪与鄂市杭锦旗林荫南路豪门盛夜KTV总经理邢利锋又签订《装修工程保修单》一份，其记载进场施工日期为2011年4月20日，竣工验收日期为2011年12月20日，保修期限自2011年12月20日至2012年6月20日。＼n又查明，被告已付工程款129万元。＼n被告刘宏波系被告豪晟公司法定代表人，投资比例占40%。被告张兆系被告豪晟公司股东，投资比例占30%。被告豪晟公司因逾期未年检被杭锦旗工商行政管理局吊销营业执照。＼n本院认为，原告巨邦公司与被告豪晟公司签订《工程合同书》意思表示真实，且未违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，对双方有约束力，原、被告双方均应当按照约定全面履行自己的义务。关于原告主张的装修工程款1411642.2元，原告提供的证据能够证明工程总价款为200万元，被告已付129万元，下欠工程款应为71万元，原告主张原、被告另有增项工程，但未能提供证据予以佐证，故原告主张的增项工程款701642.2元，本院不予支持。关于合同项内下欠的71万元工程款，工程已于2011年12月20日竣工验收，工程竣工验收后被告应当支付原告95%工程款，即190万元，核减已付工程款129万元，本院支持原告工程款61万元。关于质保金10万元，根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条之规定，保修范围和最低保修期限由国务院规定，双方约定保修期180天低于《建设工程质量管理条例》第四十条之规定的电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限2年，故应按法律规定的2年计算保修期限，即被告应于2013年12月20日后7日内支付原告质保金10万元，故本院支持原告质保金10万元。原告主张三被告共同支付下欠工程款，但未能提供证据予以佐证，且缺乏法律依据，本院依合同相对性原则，判令被告豪晟公司承担给付工程款责任。关于被告豪晟公司、刘宏波的辩称意见，被告未能提供证据证明被告刘宏波和张兆系合伙关系，且二被告间是否存在合伙关系，被告刘宏波是否实际参与合伙经营、劳务不能对抗原告，被告也未能提供证据证明工程款已付完毕，故上述辩称理由本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国建筑法》第六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：＼n一、被告鄂尔多斯市杭锦旗豪晟商贸公司于本判决生效之日起十日内给付原告鄂尔多斯市东胜区巨邦装饰有限责任公司下欠工程款71万元（包括质保金10万元）；＼n二、被告刘宏波、张兆不承担本案民事责任。＼n如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。＼n案件受理费8752元，由原告负担3302元，由被告负担5450元。＼n如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于鄂尔多斯市中级人民法院。＼n代理审判员庆达玛尼＼n二〇一四年七月三十日＼n书记员温智＼n