陕西省咸阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）咸中民初字第00032号
原告西安永秀新型建材有限公司，住所地西安市长安区王寺街道办事处黄堆潭村69号。
法定代表人刘联合，该公司董事长。
委托代理人刘文众，该公司董事。
被告杨凌关天医院有限公司，住所地陕西省杨凌示范区城南路西段。
法定代表人张战备，该院院长。
第三人中航建工集团有限公司西安分公司，住所地西安市经济技术开发区凤城七路凤锦路35号合荣电器大厦十楼。
第三人中航建工集团有限公司，住所地广西壮族自治区钦州市北部湾大道80号。
法定代表人李世龙，该公司董事长。
原告西安永秀新型建材有限公司（以下简称西安永秀建材公司）诉杨凌关天医院有限公司（以下简称杨凌关天医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中发现中航建工集团有限公司及其西安分公司与本案的处理结果可能存在利害关系，为查清案件事实，经研究决定追加其为本案第三人参加诉讼。原告西安永秀建材公司法定代表人刘联合及其委托代理人刘文众到庭参加了诉讼，被告杨凌关天医院、第三人中航建工集团有限公司及其西安分公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。
原告西安永秀建材公司诉称：被告杨凌关天医院将其开发的关天医院项目发包给中航建工集团西安分公司，中航建工集团西安分公司又与我方签订“轻质隔墙施工协议”，约定就该项目轻质隔墙进行施工。后中航建工集团有限公司西安分公司退出，被告承诺本工程建设仍按原协议执行，工程款由其直接负责结算。2014年7月，工程完工，但被告一直拖付工程款，直至2014年12月9日工程竣工验收。经核算，原告完成工程价款共3945319元，扣除被告陆续支付的130万元外，还剩余工程款2645319元。
原告认为，原告就其承接的工程已交工并验收完毕（附质量保证书一份），与被告已就工程量进行了核对，协议中已对相应型号的单价进行了约定，工程款的数额清楚明了。其变更的工程量亦经杨凌关天医院核实。被告之前已承诺支付工程款，至今未付。依照《民事诉讼法》第119条及有关规定向人民法院提起诉讼。请求判令被告支付工程款2645319元，并承担本案诉讼费27962元。
被告杨凌关天医院答辩称，杨凌关天医院是与陕西航天建筑开发有限公司签订的总承包合同，并未与中航建工集团西安分公司签订总承包合同，陕西航天建筑开发有限公司法人邓铁生授权闫朝芬签订合同，故杨凌关天医院与原告无合同关系。我院已支付陕西航天闫朝芬等2690万元左右，其中包含本案所涉工程款。关天医院转账支付原告的130万元是借给原告的，按正常应由航天公司给付。
原告西安永秀建材公司为支持其主张提交如下证据：
1、2013年7月17日中航建工集团有限公司西安分公司与原告签订的轻质隔墙施工协议，该协议约定了施工完成后合格成品计算的单价：GRC120mm为102元／m²，GRC90mm为90元／m²，SGK90mm为78元／m²，SGK120mm为88元／m²。
证明目的：原告与中航建工集团西安分公司已对杨凌关天医院轻质隔墙项目的材料价格进行了约定。
被告杨凌关天医院质证未对其真实性提出异议，认为被告与原告无合同关系，不存在欠原告工程款之事，故不同意该据的证明目的。
2、2014年12月9日工程竣工报验单，该验收单上载有建设单位杨凌关天医院基建处的印章、监理单位项目负责人、建设单位专业工程师、建设单位参加人员、施工单位参加人员的签名。
证明目的：涉案工程已经被告、监理单位验收完毕，且在验收单上签字盖章。
被告杨凌关天医院质证未对该组证据的真实性提出异议，认为该报验单无总承包方的签字签章，不符合报验流程。故不同意该证据的证明目的。
3、2014年12月15日轻质隔墙工程量报表，载明原告施工面积为：GRC120mm面积为10880平方米，GRC90mm面积为12570平方米，SGK90mm面积为15498平方米。三种型号合计38948平方米。但以上面积未减门窗洞口的面积。该报表载有甲方技术人员、监理工程师及甲方项目负责人签名盖章。
证明目的：原告施工面积已经被告、监理单位确认，虽备注未扣除门窗洞口的面积，但依据行业规范，被告项目负责人签字确认了该施工面积。故应以该面积计算原告工程款。
被告杨凌关天医院质证未对真实性提出异议，认为该报表已经清楚注明没有扣除门窗洞口的面积。门窗总面积应为4560平方米，总面积应为34388平方米。又因轻质隔墙规格不同，价格就不同，应对不同规格型号计算各自的总面积，再依据双方约定的单价才能计算出工款总额。
4、2014年12月15日轻质隔墙变更工程量报表，
证明增加面积为728.5平方米，拆除面积1248.84平方米。其中四楼拆除轻质隔板墙的面积为1145.57平方米，二楼拆除面积为743.515平方米。拆除工价建设单位定为拆除成品板墙包干费78元／m²，拆除代垃圾清理包干费22元／m²，包干费不计取任何费用。该报表由甲方技术员、监理工程师及甲方项目负责人的签名盖章。
证明目的：本案所涉增加和拆除工程，其型号均为单价最低的SGK90mm，拆除面积的单价已经被告项目负责人确定为100元／m²，故拆除面积的工程款应以该单价来确定。
被告杨凌关天医院质证未对该证据的真实性提出异议，认为增加面积没有明确材质及规格，故对其证明目的不予以认可。
5、2014年3月20日，杨凌关天医院向原告出具的轻质隔墙付款说明。
证明目的：杨凌关天医院承诺向原告直接结算，故被告应向原告支付拖欠的工程款。
被告杨凌关天医院质证认为，中航建工集团西安分公司与原告签订的该份协议，被告并不知情，对协议中约定的计算方式及单价不予以认可，且被告已给闫朝芬及其指定付款金额2690万元，原告轻质隔墙款项也应在该范围内，故被告不存在直接支付原告该款项的义务。
6、被告杨凌关天医院向原告转账单。
证明目的：原告已收到杨凌关天医院支付的工程款130万元，被告应继续支付拖欠工程款。
被告杨凌关天医院质证认为，该款应为借款而非工程款，被告方保留对该款项及利息追诉的权利。
被告杨凌关天医院与第三人中航建工集团有限公司西安分公司、中航建工集团有限公司均未提交证据。
对于原告提交的证据经评议后对其真实性均予以认定，对证据1、2、3、5、6的证明目的予以认定，对证据4的证据目的不予以认定，因被告在确认四楼拆除面积时，已注明扣除门窗洞口后面积，故应以扣除后的面积计算。
经审理查明，2013年7月17日，原告西安永秀建材公司与第三人中航建工集团西安分公司就被告杨凌关天医院轻质隔墙施工达成协议。该协议约定施工范围为门诊楼、住院部内所有的轻质隔墙；承包方式为包工包料（门诊楼采用SGK，住院部采用GRC）；计算方式为按施工完成后的合格成品计算的单价：GRC120mm为102元／m²，GRC90mm为90元／m²，SGK90mm为78元／m²，SGK120mm为88元／m²；付款方式为根据甲方与业主的总合同付款方式同步支付。
2014年3月20日，被告杨凌关天医院向原告出示了轻质隔墙付款说明一份，称如陕西航天建筑开发有限公司不能偿付施工方相关费用，则由甲方杨凌关天医院直接负责结算。
2014年4月10日，原告接被告通知因净化图纸的变更原告安装的裙楼二楼、四楼隔板墙予以拆除，拆除的隔板墙的型号为SGK90mm，二楼拆除面积为743.515平方米，四楼拆除面积为1145.57平方米。扣除门窗洞口后面积为1068.35平方米，拆除工价待定。
2014年4月20日，被告、监理单位陕西永明监理公司及原告均在二楼、四楼拆除轻质隔墙变更单上签字盖章，被告同意拆除成品板墙包干费78元／m²，拆除代垃圾清理包干费22元／m²，包干费不计取任何费用。
2014年12月9日，被告杨凌关天医院、监理单位陕西永明监理公司、被告单位专业工程师及参加人员与原告进行了工程竣工验收。原告承诺产品质量保证，出现问题随时整改。
2014年12月14日，被告工地技术人员刘刚对原告施工的轻质隔墙工程量进行了审核，意见为：GRC120mm面积为10880平方米，GRC90mm面积为12570平方米，SGK90mm面积为15498平方米。三种型号合计38948平方米。但以上面积未减门窗洞口的面积。同时对变更的工程量亦进行了审核，意见为：增加面积为728.5平方米，拆除面积1248.84平方米。
2014年12月15日，被告技术人员杨博平、监理单位及甲方项目负责人共同对原告工程量及变更工程量进行验收确认。审核后确定三种型号合计为38948平方米。变更工程量为：拆除面积1248.84平方米，增加面积为728.5平方米。
被告杨凌关天医院自2013年12月9日起陆续向原告支付工程款130万元。
原告完成工程价款为：GRC120mm：10880m²×102元／m²=1109760元，GRC90mm：12570m²×90元／m²=1131300元，SGK90mm：15498m²×78元／m²=1208844元；双方确认变更工程价款中拆除面积的工程价款为124884（1248.84m²×（78元／m²＋22元／m²）=124884）元；增加面积的工程价款为56823（728.5×78元／m²=56823）元。综上，原告完成的工程总价款为3631611元，扣除已付工程款130万元，还剩余工程款2331611元。
另查明，现已生效的陕西省咸阳市中级人民法院（2015）咸中民终字第00150号民事判决书中已查明中航建工集团有限公司西安分公司开始以中航建工集团有限公司的名义承建杨凌关天医院项目，后因中航建工集团有限公司的资质等级问题，又以陕西航天建筑开发有限公司名义承建该工程。
本院认为，本案的争议的焦点问题是被告杨凌关天医院是否应向原告西安永秀建材公司支付其因承建关天医院轻质隔板项目拖欠的工程款及该款的具体数额。
原告与中航建工集团有限公司西安分公司在双方自愿的基础上签订了本案所涉的施工协议，是真实意思表示，且不违反法律规定，为有效合同。被告杨凌关天医院向原告出示付款说明承诺由甲方即被告直接负责结算，且被告已实际支付了原告部分工程款，故原告请求被告支付剩余工程款的诉请并无不当，应予以支持。被告关于与原告无合同关系的抗辩理由不能成立。被告虽认可支付原告130万元的数额，但主张系双方之间借款，却未提交相关证据予以佐证，故该主张亦因证据不足，不予采信。
原告施工的工程面积，在被告工地技术人员审验时提出未扣除门窗洞口的面积，但在正式验收确认时，被告项目部负责人确认的三种型号的面积仍为38948平方米，且施工协议中对是否扣除门窗面积无约定，故被告主张应扣减门窗洞口面积，证据不足，不予以支持。
虽变更的工程量中原告拆除的裙楼二楼、四楼轻质隔板墙面积之和大于原被告双方验收确认的拆除面积，但原告并未提交证据证明该报表存在瑕疵，故应以双方盖章确认的拆除面积为准。变更工程量中关于增加面积的型号，变更工程量报表中虽无明确标注，依据施工协议约定及原告自认，以单价最低的SGK90mm取价计算。综上，被告应支付原告拖欠工程款2331611元。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第八十八条、第八十九条之规定，判决如下：
一、被告杨凌关天医院有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告西安永秀新型建材有限公司拖欠工程款2331611元。
二、驳回原告西安永秀新型建材有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费27962元，由被告杨凌关天医院有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。
审判长 陈军伟
审判员 王 磊
承办人张丽艳
二〇一五年十一月十日
书记员 蒋 楠
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第八十八条【概括转让】当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。
第八十九条【概括转让的效力】权利和义务一并转让的，适用本法第七十九条、第八十一条至第八十三条、第八十五条至第八十七条的规定。