宁夏回族自治区贺兰县人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
(2017)宁0122民初5111号
原告：向孝胜，男，汉族，1971年8月16日出生，四川省射洪县人，小学文化，个体户，住宁夏回族自治区贺兰县。
被告：张运东，男，汉族，1974年11月12日出生，四川省遂宁市人，初中文化，个体户，住宁夏回族自治区银川市。
被告:胡兴军（曾用名胡飞），男，汉族，1972年10月5日出生，宁夏回族自治区贺兰县人，高中文化，个体户，住宁夏回族自治区贺兰县。
原告向孝胜与被告张运东、胡兴军劳务合同纠纷一案，本院于2017年9月21日立案后，依法由审判员李小强适用简易程序于2017年11月20日公开开庭进行了审理。原告向孝胜、被告张运东到庭参加了诉讼。被告胡兴军经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，现已审理终结。
原告向孝胜向本院提出诉讼请求：1.要求被告支付原告劳务费17万元；2.本案的诉讼费由被告承担。
事实和理由：被告胡兴军以包工包料的方式承包贺兰县月湖荣庭25号楼的建设工程，被告张运东承包了该栋楼的全部劳务。2016年6月11日，被告张运东与原告签订《分包协议书》，约定被告张运东将贺兰县月湖荣庭25号楼的砌砖、二次结构混凝土、内外粉刷房顶找平、地下室地平、散水、坡承包给原告班组，开工日期为4月14日。承包价款为：1、砌砖包括上料二次结构混凝土，不包括支模板，人工费平均价为220元一立方；2、内外墙粉刷包括喷浆一次软网，不包括打爆房顶找平一次，散水坡不包括模板，不包括填土打夯，地下室地平，不包括填土打夯，以上项目按照实际面积每平方平均价格17元；3、如果楼梯要粉刷，按每层850元计算，如果不粉刷只做梯帮按300元一层计算；6、付款方式：乙方自垫付本班组进场费、砌砖费，粉刷完工付，工人离场付80%，余款在交工两个月内付清；7、交工日期：总体交工9月30日，交工后2个月内付清。原被告三方在协议上签字予以确认。实际上在协议签订之前，原告就组织工人进场干活，施工过程中，因被告材料无法供应，导致施工进程断断续续。交工验收后，原告一直找被告进行结算，要求被告支付工程款，但被告一直推拖，2017年8月，原被告对涉案工程进行了结算，但双方就实际的工程量无法达成一致意见，被告拒绝向原告支付劳务费。综上，二被告拒绝还款的行为侵害了原告的合法权益，原告特向贵院提起诉讼，请求判如所请。
被告张运东辩称，1.原告所诉不属实，被告胡兴军是总承包方，其只承包涉案工程的劳务部分，按照合同约定，工人离场付80%，其已向原告支付了80%的工程款，后期因为原告的工程进度跟不上，导致罚款、工程维修等，被告支付了部分工程款，经被告核算，已经超额支付原告一万余元工程款；2.对宁夏中诚信建设工程咨询事务所鉴定意见书认可，原告的诉讼请求不予认可。
被告胡兴军经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状及证据，视为其放弃法律赋予的相关诉讼权利。
本院经审理认定事实如下：2016年6月11日，原告与被告张运东签订《分包协议书》，约定：被告张运东将贺兰县月湖荣庭25号楼的砌砖、二次结构混凝土、内外粉刷房顶找平、地下室地平、散水、坡承包给原告施工。承包价款为：1.砌砖包括上料二次结构混凝土，不包括支模板，人工费平均价为220元一立方；2.内外墙粉刷包括喷浆一次软网，不包括打爆，房顶找平一次，散水坡不包括模板，不包括填土打夯，地下室地平，不包括填土打夯，以上项目按照实际面积每平方平均价格为17元；3.如果楼梯要粉刷，按每层850元计算，如果不粉刷只做梯帮按300元一层计算；......6.付款方式：乙方自垫付本班组进场费、砌砖费，粉刷完工付，工人离场付80%，余款在交工两个月内付清；7.交工日期：总体交工9月30日，交工后2个月内付清。涉案工程交工后，双方对涉案工程量产生争议协商未果，故原告诉至法院，并提出上述诉讼请求。
在审理过程中，原被告双方委托宁夏中诚信建设工程咨询事务所对涉案工程量进行司法鉴定。2017年11月14日，宁夏中诚信建设工程咨询事务所出具了宁夏中诚信（鉴）字第011号《关于贺兰县福兴北街月湖荣庭二十五号楼分包工程造价鉴定意见书》，合计鉴定总造价为：￥683823.98元（其中：1.无争议部分鉴定总造价658494.66元。2.争议项部分鉴定总造价25329.32元），证明涉案工程量无争议的工程造价为658494.66元，有争议的工程造价为25329.32元；层面（找平及找坡层）被告主张：屋面算找平层一层工程量，单价按分包协议书内17元/平方米计入，造价10660.02元。原告主张：屋面算一层找平层工程量，阴影部分（235.84平方米）再算一层找坡层工程量，单价按分包协议书内17元/平方米计入，造价14669.3元。3.分包协议书范围外项目没有相关资料（无签证、施工资料），无法鉴定；如十二层上3个雨棚、楼梯间铁脚线、电梯井门变更、屋顶排气孔及营业房楼梯抺灰。在庭审过程中，被告张运东认可十二层上3个雨棚、楼梯间铁脚线、电梯井门变更、屋顶排气孔及营业房楼梯抺灰项目是原告干的，具体价格按照双方协议中约定的砌砖、抹灰的价格计算。三个雨棚抹灰大概18平方米，每平米17元，合计306元；楼梯间贴脚线14-15平米，每平方米17元，合计238元－255元；电梯井门变更属于砌墙、抹灰，砌墙5立方、抹灰10平方米，合计5立方×220元/立方＝1100元，10平方米×17元/平方米＝170元，以上合计1831元。另查明，被告胡兴军承包贺兰县月湖荣庭25号楼的建设工程，被告张运东从被告胡兴军处承包了该栋楼的劳务工程。被告张运东已支付原告劳务费533500元。
对以上事实，结合宁夏中诚信建设工程咨询事务所出具的宁夏中诚信（鉴）字第011号《关于贺兰县福兴北街月湖荣庭二十五号楼分包工程造价鉴定意见书》以及原、被告当庭陈述予以证实，本院予以确认。
本院认为，原告与被告张运东签订的《分包协议书》，是双方真实意思表示，合法有效，应受法律保护。对于宁夏中诚信（鉴）字第011号《关于贺兰县福兴北街月湖荣庭二十五号楼分包工程造价鉴定意见书》鉴定结论中无争议项部分鉴定总造价658494.66元，本院予以确认；对于争议部分鉴定总造价25329.32元，因《分包协议书》中约定为17元/㎡，应按照合同约定计算工程量，故本院对双方争议的屋面找平层造价确认为10660.02元；对于分包协议书范围外项目没有相关资料（无签证、施工资料），无法鉴定部分，因被告张运东在庭审过程中，认可部分为1831元，故本院对被告张运东认可的1831元予以确认。因被告张运东从被告胡兴军处承包了涉案工程的全部劳务，原告是从被告张运东处转包了部分劳务，根据合同的相对性原则，原告应向被告张运东主张权利，故本院对其要求被告胡兴军承担责任的诉讼不能成立，本院不予支持。对于被告张运东辩称因原告的务工进度跟不上，导致罚款、工程维修费用应由原告承担的理由，因被告张运东提交的罚款单原告不认可，认为该罚款单上没有罚款单位盖章以及涉案工程监理人员的签字，本院无法核实其真实性且经核实被告胡兴军陈述该罚款尚未实际履行，本院对其辩称理由不予采纳；对于其要求原告承担工程维修费用的理由，未向法庭提交相应的证据证明其主张，且在鉴定时双方并未提出异议，故本院对其该辩称理由不予采纳；对于被告张运东辩称通过被告胡兴军已付劳务费553500元的理由，未向法庭提交证据证明且原告不认可，其应与被告胡兴军进行结算，故本院对其该辩称理由不予采纳。
被告胡兴军经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃相应的诉讼权利。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条，《最高人民法院﹤关于适用简易程序审理民事案件的若干规定﹥》第三十条之规定，判决如下：
一、被告张运东支付原告向孝胜劳务费137485.68元，于本判决生效之日起十五日内付清；
二、驳回原告向孝胜的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1850元（已减半收取），由原告向孝胜负担325元，由被告张运东负担1525元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审判员李小强
二〇一七年十二月五日
书记员郭娟
附：本案相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：
（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；
（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。
《最高人民法院﹤关于适用简易程序审理民事案件的若干规定﹥》
第三十条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。
按撤诉处理或者缺席判决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期分批履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。