安徽省太和县人民法院
民 事 判 决 书
(2017)皖1222民初5766号
原告：太和县中原机动车检测有限公司，住所地安徽省太和县。
法定代表人：刘晓翔，该公司经理。
委托诉讼代理人：李璞君，安徽皖太律师事务所律师。
被告：东芝电梯（中国）有限公司，住所地上海市。
法定代表人：幡野一尋，该公司董事长。
委托诉讼代理人：牟泰锋，该公司员工。
委托诉讼代理人：仰阳，该公司员工。
原告太和县中原机动车检测有限公司（以下简称太和中原公司）诉被告东芝电梯（中国）有限公司(以下简称东芝电梯公司)承揽合同纠纷一案，本院于2017年11月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告太和中原公司的委托诉讼代理人李璞君、被告东芝电梯公司的委托诉讼代理人牟泰锋、仰阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
太和中原公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令解除原被告签订的电梯销售合同及电梯安装合同；2、判令被告返还原告已支付的电梯款85520元、安装费24900元，赔偿原告经济损失459808.3元，鉴定费30000元，合计600228.3元。3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年4月18日，太和中原公司与东芝电梯公司签订了电梯销售合同和电梯安装合同，根据两份合同，太和中原公司向东芝电梯公司购买“全电脑控制变频变压调速乘客电梯”一台安装在太和中原公司的检测大厦内。合同约定总价款106900元。合同签订后，太和中原公司按照合同约定支付了相应的价款及安装费用等费用，在安装电梯过程中，2016年8月31日，东芝电梯公司委托的电梯安装单位在施工期间未经太和中原公司许可将太和中原公司的电梯井道处的结构承载梁凿除、主筋骨筋被截断。事故发生后，双方会同阜阳市建筑勘察设计院等五家单位共同作出决议，要求东芝电梯公司组织修复，东芝电梯公司一直到2017年5月22日才修复完成。双方另于2017年7月2日重新达成补充协议，对电梯的轿厢、规格及工期进行了变更，并约定由原告方15日内完成现场井道的整改，由于被告方迟迟不能拆除原安装电梯，致使原告方无法完成井道整改，其间，原告多次催促被告方抓紧拆除，被告方派仰阳等人于2017年7月24日来原告公司，表示7月25日开始拆除电梯，但其表态拆除后，经原告多次函告催促，电梯井道、机房、电梯设备及整改部分工程至今仍未拆除，致使工程进度一拖再拖。另外，7月24日会商时，仰阳表示拆完后跟着修改后的整改方案，但被告方却又于2017年8月9日回函明确拒绝出整改方案，原告因此无法完成电梯井道整改工作。致使电梯安装工程陷入停顿状态，致使合同目的无法实现，为此，太和中原公司诉讼来院。
东芝电梯公司辩称，原、被告双方在签署电梯安装销售合同之后，原告的土建没有按照双方签认的图纸和电梯规格来进行施工，导致电梯安装迟迟不能进行，随后原告与安装代理公司私下达成协议要求安装公司对电梯井道承载梁进行去除。而后把此工程责任归结于被告，要求被告按照重大工程质量事故的标准来进行检测评估、专家论证、重新设计、施工等一系列复杂流程导致原本的加固方案迟迟不能得到实施也进而导致电梯安装延后。在承重梁修复之后，原、被告双方达成补充协议，约定原告在15日内完成现场井道的整改工作以符合电梯的安装条件，否则工期顺延，并约定新的安装工期始于原告整改结束被告验收合格之日起开始，同时被告对电梯规格进行免费的变更，此协议生效后被告按照协议的要求拆除井道内电梯设备，并发函告知原告，而原告自此之后迟迟不能完成合同约定的整改义务也没有通知被告整改的结果。因此，被告认为原告违反了合同的约定，根据合同法第九十四条的规定，原告没有法律依据解除合同，被告请求法庭驳回原告的诉讼请求并判令其继续履行合同。
本院经审理认定事实如下：2016年4月18日，太和中原公司（甲方）与东芝电梯公司（乙方）签订了编号为GA160720A的《电梯销售合同》一份，该合同约定：甲方向乙方购买用于太和中原公司综合楼项目的东芝牌（TOSHIBA）全电脑控制变频变压调速乘客电梯1台（型号为P14W(1050）-C060-6S/6F)，合同总价为106900元；双方同意，总价款分作3期支付：第一期：甲方须于合同签订后7天内将定金（总价款的10%）计人民币10690元整即RMB壹万零陆佰玖拾元整，汇入本合同中的乙方账户。乙方在收到定金后，合同生效。第二期：甲方须于出货前40天内将出货款（总价款的70%）计人民币74830元整即RMB柒万肆仟捌佰叁拾元整，汇入本合同中的乙方账户。逾预定交货期60天未付清出货款且双方未书面确认变更的情况下，乙方有权视作甲方中途退货（合同生效后，三年内甲方未要求出货，视作甲方中止本合同履行）。第三期：甲方须于电梯安装完毕验收合格后7天内（总价款的20%）计人民币21380元整即RMB贰万壹仟叁佰捌拾元整，汇入本合同中的乙方账户；机件预定交货日期：根据甲方的排产通知以及排产条件符合40天后（合同生效后50天）。交货条件：合同签订后叁天内，甲方须提供正确土建图纸，供乙方绘制电梯规格确认签认图，交甲方签认。甲方确认签认图及选色表与交货需要日之间的期间为二个月（如甲方设计变更，则排产期限重新计算），并且乙方在本合同第三条所约定的各期款兑付后，配合甲方的需要日期交货；对于双方缔结于本合同中的标的物，如甲方未能按本合同第三条的规定履行付款义务的所有权仍属于乙方；乙方未按合同规定条款交货或延期交货，造成甲方损失的，乙方依法承担相应的违约责任。该合同还约定了其他事项。同日，太和中原公司（甲方）与东芝电梯公司（乙方）签订了编号为GA160720B的《电梯安装合同》一份，该合同约定：甲方将太和中原公司综合楼项目销售合同编号GA160720A之电梯委托乙方安装，双方订立合同条款如下：一、规格及数量：1.控制方式1CAR，2.载重（倾斜角度）1050KG，3.速度1.0M/S,4.停止层数（提升高度）6层6站6门，5.数量1；二、工程范围及规格见上述销售合同中的电梯规格及双方确认的电梯土建平面图；三建筑物名称及安装地点1.建筑名称：太和中原公司综合楼2.安装地点：太和县城关工业园区兴业路6号；四、土建要求甲方的建筑土建必须符合双方确认的图纸和乙方的土建技术要求。若不符合规定的要求，甲方应按规定的标准在预定安装期之前整改完毕，以乙方书面确认为准；五、预定安装期1.乙方预定于2016年6月5日进场安装，30天完成安装。（如甲方土建或付款条件情况未能符合安装条件，则安装工期顺延）2.甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后15天完成调试。3.在安装过程中，如因甲方的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延，甲方应在该原因消除之日后三天内书面通知乙方。六、甲方配合事项1.甲方应承担《业主负责相关工程》（详见附件）所述的各项事项，并且不影响乙方的正常施工。2.本工程根据乙方预定的进场日期进行安装施工；七、安装费用及支付方式1.本合同安装费用计人民币49800元整，即RMB：肆万玖仟捌佰元整。仅含安装、调试费，技术部门初次验收取证费，铁爬梯，井道照明，起吊，卸车，不包含其他费用。2.第一期：甲方应在进场前10天预付乙方安装开工费。计人民币24900元整即人民币：贰万肆仟玖佰元（安装费总额的50%）。第二期：电梯安装调试完毕后，由乙方在三天内向当地政府主管部门提出许可验收，并承担验收费用，甲方协助配合验收。验收合格后10个工作日内，甲方付清剩余安装费用，计人民币24900元整，即人民币：贰万肆仟玖佰元（安装费总额的50%）如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付、质保时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。电梯在安装过程中由于甲方工程等原因，造成乙方无法继续履行安装、调试及国家部门验收工作的，在乙方停工180天后仍无法复工的，甲方未付的款项视为已达付款条件，乙方收款后按照甲方的书面通知继续履行合同。…九、安装准备及施工1.为了能顺利如期交货，合同生效后乙方即开始做电梯进场前的勘查土建情况和安装条件，递交甲方现场“工勘备忘录”，甲方根据乙方的要求在合同责任范围及规定期限内进行完善修改。十、其他约定…2.乙方在由其保证并负责电梯安装质量的前提下，可委托乙方认定合格的第三方进行安装。…合同还约定了其他事项。合同签订后，太和中原公司分别于2016年4月29和2016年5月14日向东芝电梯公司支付第一期和第二期电梯款10690元和74830元，太和中原公司又于2016年6月23日向东芝电梯公司支付安装费24900元。2016年7月25日，东芝电梯公司安徽分公司向太和中原公司出具了电梯井道整改方案，内容为：“太和中原车辆检测有限公司：贵司综合楼电梯井道在施工过程中因未按照GB7588-2003及TSG/T7001-2009《电梯监督检验规则-
曳引与强制驱动电梯》附件A第3.6条规定尺寸施工，使该台电梯无法正常安装。为确保电梯顺利安装，我公司特出具以下整改方案：1、在井道内部分原有的圈梁处采用500mm*300mm*10mm的钢板固定下伸，由12mm膨胀螺栓加以固定，满足2.5米以内间距要求。2、每层厅门门头过高，采用12#槽钢两端处固定，使电梯门的装置固定在槽钢之上，加以焊接。为保证电梯的安装进度和质量，请贵单位尽快协调处理此事。谢谢合作东芝电梯公司安徽分公司2016年7月25日”。后因东芝电梯公司在安装电梯过程中破除了电梯井道处承载梁混凝土，需对太和中原公司综合楼进行加固处理，致使安装工程停工，直到2017年5月21日才完成太和中原公司综合楼工程加固项目综合验收。2017年7月2日，太和中原公司（甲方）与东芝电梯公司（乙方）签订了补充协议，内容为“依据双方签订的电梯设备及安装合同（合同编号：GA160720），因乙方委托的安装单位对甲方井道现场查勘的'土建'情况有误，需对电梯规格进行变更。经双方友好协商，作如下补充约定：1、乙方免费对电梯规格进行变更：2、变更前：P14W-1050-CO60-6S/6F轿厢尺寸为1600*1400mm、变更后：P12W-900-CO60-6S/6F轿厢尺寸为1600*1300mm，因轿厢规格变更导致相关部品、部件的规格变更以出厂合格证为准；3、双方约定工期为60日历天，以补充协议签订之日起算，如乙方按照约定工期如约完成电梯安装并通过政府部门验收，甲方放弃追究乙方任何责任的权利（不含修复承载梁乙方赔偿给甲方的17000元，补充协议签订后由乙方委托安装单位支付）；如因乙方原因超过约定工期，每延迟一天，支付给甲方1000元RMB的违约金，且甲方有权追究因乙方在电梯安装过程中毁坏结构承载梁致使电梯安装延期所造成的经济损失的赔偿责任（合同约定的因甲方配合事项未落实而造成的延期，则工期顺延）。4、协议签订后，甲方于15日内完成现场井道的整改工作，以符合电梯的安装条件，否则工期顺延。5、电梯设备、安装相关的未尽事宜，仍按原合同GA160720执行。补充协议2正2副甲乙双方各持1正1副。”。太和中原公司与东芝电梯公司均在该补充协议上加盖印章。2017年7月17日，东芝电梯公司又出具一份关于电梯井道整改方案。2017年7月24日，双方就有关拆除电梯的问题召开会议，并形成意见是由东芝电梯公司拆除电梯，并由太和中原公司对井道进行整改。同时，因东芝电梯公司2017年7月17日出具的关于电梯井道整改方案不符合实际，东芝电梯公司同意重新做一份整改方案，但东芝电梯公司未再出具电梯井道整改方案。后双方因电梯拆除及井道整改问题产生争议，致使电梯安装无法进行，为此，太和中原公司诉讼来院。
本院认为，太和中原公司与东芝电梯公司签订的销售合同和安装合同以及2017年7月2日双方达成的补充协议系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，本院对其效力予以确认。双方均应依约履行各自的权利义务。太和中原公司按照合同约定履行了付款义务及按照东芝电梯公司的电梯井道整改方案履行了对井道的整改义务，但由于东芝电梯公司对电梯井道现场查勘的“土建”情况有误，东芝电梯公司在安装电梯的过程中毁损了建筑物承载梁，致使电梯安装停滞，后双方达成补充协议，对电梯规格进行了变更，但需对电梯井道再次整改，东芝电梯公司有义务提供符合实际的整改方案，但东芝电梯公司拒不提供整改方案，导致太和中原公司无法对电梯井道进行整改，东芝电梯公司存在根本违约，致使太和中原公司的合同目的无法实现，太和中原公司依法有权要求解除合同，并有权要求东芝电梯公司返还已支付的电梯款85520元和安装费24900元。关于太和中原公司要求东芝电梯公司赔偿经济损失459808.3元的问题，虽太和中原公司向法庭提供了安徽天正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，但太和中原公司并未提供因东芝电梯公司未在约定的时间内安装电梯造成太和中原公司实际损失已经发生的证据，双方也没有约定损失的计算方法，且在庭审中太和中原公司明确表示对于违约金保留诉权，因此，太和中原公司要求东芝电梯公司赔偿经济损失的证据不充分，故太和中原公司的该项诉讼请求，不予支持。东芝电梯公司的抗辩理由不足，本院不予采信。
综上所述，太和中原公司的诉讼请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：
一、解除太和县中原机动车检测有限公司与东芝电梯（中国）有限公司于2016年4月18日签订的电梯销售合同和电梯安装合同；
二、东芝电梯（中国）有限公司于本判决生效之日起十日内返还太和县中原机动车检测有限公司电梯款85520元及安装费24900元；
三、驳回太和县中原机动车检测有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9802元，减半收取4901元，由太和县中原机动车检测有限公司负担3647元，东芝电梯（中国）有限公司负担1254元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审判员 栾夫兴
二〇一七年十二月十八日
书记员 付永远
附：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。