江苏省盐城市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2016)苏09民初18号
原告:朱永成,男,1964年6月22日生,汉族,居民，住浙江省象山县。
委托诉讼代理人：李辉，江苏法震律师所律师。
被告：郭传良，男,1948年10月12日生，汉族,个体户，住江苏省盐都区。
被告：盐城市第一建筑工程有限公司，住所地江苏省盐城市开放大道106号。
法定代表人：崔绍坤，该公司董事长。
委托诉讼代理人：田洪群，江苏一正律师事务所律师。
原告朱永成因与被告郭传良、被告盐城市第一建筑工程有限公司（下称盐城一建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年2月4日立案受理，本院依法组成合议庭，分别于2016年9月20日、12月28日、2017年2月10日开庭进行了审理，原告朱永成及其委托诉讼代理人李辉，被告郭传良和被告盐城一建公司的法定代表人崔绍坤及其委托诉讼代理人田洪群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
朱永成向本院提出的诉讼请求：1、郭传良支付朱永成工程价款6170.440057万元，并支付自2014年6月30日起至实际给付之日止的利息（按月利率1.3%的标准计算）。2、郭传良返还朱永成工程履约保证金100万元，并支付自2012年6月9日起至实际给付之日止的利息（按月利率1%的标准计算）；3、盐城一建公司对郭传良应当支付的工程款、工程履约保证金、利息承担连带清偿责任；4、本案的诉讼费用由郭传良、盐城一建公司负担。事实与理由：2012年5月8日，盐城一建公司与盐城洲际置业有限公司（下称洲际置业公司）签订了《建筑安装工程承包协议书》，约定洲际置业公司将洲际逸品小区一期1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#、28#、29#、35#住宅楼工程交由盐城一建公司承建。工程内容为土建、水电安装和一般装饰工程的施工，承包方式为包工包料，工程造价在竣工后根据双方确认的实际完成工作量按实际计算造价；八层主体结构封顶2个月内支付已完工程量的60%，主体验收合格1个月内支付已完工程量的10%，终验收合格交付后支付已完工程量的10%，决算审计报告经双方确认后1个月内支付已完工程量的15%，余款5%作为质保金；单位工程总价下浮3.5%；如付款进度因特殊原因不能及时到位，拖延一个月以上的，应付款额按1.3%计算利息，在下次付款时支付；本协议签订后7日内，盐城一建公司缴纳工程履约保证金200万元至洲际置业公司指帐户，本工程地下室结构封顶，洲际置业公司向盐城一建公司全额返还工程履约保证金及其产生的按月息1%计算的实际利息等内容。
2012年5月28日，盐城一建公司与郭传良签订《公司工程内部承包责任协议书》，约定：盐城一建公司作为洲际逸品一期工程总承包单位，负责与建设方签订工程合同，郭传良负责全面履行实际盐城一建公司与洲际置业公司所签订合同的全部条款；本工程项目按工程结算总价下浮土建7.5%、水电安装9%，此下浮率包括建设单位下浮和公司管理费用；该协议签订五日内郭传良向盐城一建公司缴纳200万元的履约保证金，工程履约保证金的利率及返还按盐城一建公司与建设单位的约定执行。
2012年6月1日，郭传良与朱永成签订了《盐城洲际逸品一期工程项目内部承包责任协议书》，约定：郭传良作为盐城一建公司的工程项目负责人，负责协调与盐城一建公司、建设单位的有关工程项目内的事宜；朱永成负责全面履行实施盐城一建公司与建设单位及郭传良与盐城一建公司所签订合同的全部条款；郭传良负责催讨到期的工程款项；朱永成按照盐城一建公司的财务制度办理审批手续支付工程款；本工程项目按工程结算总价下浮土建8%、水电安装9.5%，此下浮率已包括与建设单位下合同约定的下浮率、盐城一建公司和郭传良的管理费用；该协议签订后朱永成缴纳200万元的履约保证金，履约保证金的利率及返还按盐城一建公司与建设单位的约定执行。
后朱永成履行了上述协议，按约缴纳了200万元的履约保证金，并自行组织施工队进场施工。2013年12月下旬，朱永成按照约定完成了盐城一建公司承包洲际置业公司的全部工程内容，并在盐城一建公司与洲际置业公司办理验收手续后，与郭传良一起向盐城一建公司提交了建设工程决算书，其中土建工程决算总价为17804.515931万元，水电总价约为1450万元。
截止到诉讼之日，盐城一建公司以代付材料款、班组工资等形式，仅支付朱永成工程价款11521.9646万元，余款经多次催要，至今未付。为维护朱永成的合法权益，特提起诉讼。
郭传良辩称：一、朱永成所诉的洲际逸品工程，是2012年5月28日盐城一建公司与我签订的内部承包合同中所约定的工程，后由于我资金不足，经人介绍于2012年6月1日转包给朱永成，并签订了转包合同。合同明确朱永成全面履行盐城一建公司与洲际置业公司签订的该工程合同，全权负责该工程的施工和管理，承担该工程一切经济和法律责任，实行独立结算，自负盈亏。因为该工程项目较大，开始我和朱永成说承接该工程至少要有5000万的垫资能力。因在整个工程实施中开发商洲际置业公司未履行当时帮助贷款5000万元的承诺，导致材料款和人员工资都是由盐城一建公司垫资支付，朱永成也可能垫资了一部分，估计300万元到500万元。二、关于200万元保证金问题，我收取了朱永成200万元保证金属实，收取后立即转给盐城一建公司100万元，另因朱永成使用我的建筑材料70多万元，我还为案涉工程花费了20多万元，该100万元保证金就没有缴纳给盐城一建公司。三、案涉工程从开始实施到现在，我没有经手材料款和人员工资，也没有领取工程款，没有和任何人签订购买材料合同，因为我和朱永成在合同中明确约定是自负盈亏，独立核算。并且我和盐城一建公司、朱永成签订的合同都是无效合同，该两份合同均没有实际履行。另外，朱永成与我在2015年12月24日签订协议书一份，不要我承担任何责任。所以我不应当向朱永成支付工程款和返还保证金。
盐城一建公司辩称：一、朱永成不是洲际逸品一期工程的××，其仅是郭传良书面委托与我公司办理结算的经办人。二、朱永成也不是洲际逸品一期工程的实际施工人，其诉讼中提供的部分帐据资料，不能证明其就是洲际逸品一期工程的实际施工人。三、郭传良在承包洲际逸品工程中与朱永成均没有资金投入，对外的各种材料款也均是由我公司支付的，朱永成的诉讼纯属虚假诉讼。四、我公司已为洲际逸品一期工程上垫资资金本息7400多万元，另有外欠材料款、工人工资等2100多万元债务。五、朱永成起诉我公司的诉讼请求，标的是虚构的，无客观事实。请求驳回朱永成的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。就各方争议的事实，根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院认定事实如下：2012年5月8日，洲际置业公司（发包人、甲方）与盐城一建公司（××、乙方）签订了《盐城洲际逸品一期工程建筑安装工程承包协议书》，约定由盐城一建公司承建洲际置业公司所开发的洲际逸品一期工程建筑安装工程。主要内容为：一、工程概况1、工程名称洲际逸品1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#、28#、29#、35#楼（包含对应的半地下室和地下室）。2.工程地点盐城经济技术开发区内，世纪大道南侧、松江路北侧、黄山路东侧、东环路西侧。3、建筑面积本工程地上面积为：14层或15层10幢住宅楼约70000㎡，2幢局部4层商业和一幢一层小区入口大堂配套用房计约9000㎡；半地下室和地下室部分约31000㎡。4、承包范围土建、水电安装和一般装饰工程。5、承包方式包工包料。二、工期要求1、本工程于2012年6月10日前破土动工（最终开工日期以实际开工通知为准，乙方必须保证在90天内地下室及半地下室结构封顶，如因乙方原因不能按期完成的由乙方承担因延期产生的基础降水及工期延误等费用。）2、28#、29#楼2幢商业地上部分于2012年12月10日前开工，50天内主体结构封顶，100天内主体结构验收合格，160天内外墙脚手架和临时设施清除结束，与一期住宅同日竣工验收合格交付。……三、质量标准，1、工程质量等级要求为合格，如能获得省优的奖励3万元/幢，工程验收一次不合格的由乙方承担违约金1万元/幢，二次不合格的由乙方承担违约金3万元/幢，同时，由乙方承担因此造成的一切损失。……八、工程价款结算依据本工程竣工验收后按照施工图纸、签证单、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、2004《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》和《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、2007《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》、《江苏省施工机械台班2007单价表》、2009年《江苏省建筑建设工程费用定额》、苏建价[2011]812号《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮加固仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》、苏建价站（2012）2号《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》，考虑常用的、合理的施工方法、施工方案，套用定额子目、计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金确定工程预决算价（工程预决算编制除人工单价按有关文件执行外，其他不受开工后施工过程中任何政策性文件调整影响），预决算价下浮一定幅度后计算出本工程的工程造价。竣工后根据甲乙方双方确认的实际完成工程量按实计算造价。……九、工程竣工验收1、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸会审纪要、技术交底、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。2、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料、工程资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。3、竣工验收合格且经主管部门备案后，双方签署交付验收证明书。4、竣工验收日期以终检合格并备案的日期为准。5、已竣工未验收工程，在交付前由乙方负责保管和成品保护。由于乙方原因，应竣工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并由乙方赔偿因此而造成的延期交房等一切经济损失。6、工程竣工验收合格十日内，乙方应向甲方提供与物业公司逐户验收的交接资料和符合办理备案手续的资料，否则不予安排竣工决算并且停止后期工程付款。十、付款方式1、八层主体结构封顶2个月内支付已完工程量的60%，主体验收合格1个月内支付已完工程量的10%，终检验收合格交付后支付已完工程量的10%，决算审计报告经双方确认后1个月内支付已完工程量的15%，余款5%作为质保金，质保金按盐政发[2012]48号文件规定要求分期返还。2、具备付款条件的幢号付款已完工程量的确定：已完工程量在付款前15天乙方据实报甲方审核，双方工程现场人员据实确定。3、工程付款时若每幢楼进度不能同步，可以根据每幢楼实际施工进度按照楼号分开独立支付每幢楼工程款。4、每次付款时必须由乙方出付款证明并开具有效的建安工程票，甲方将工程款转到乙方指定帐户。5、乙方应于各单体工程竣工验收合格交付使用2个月内提交材料齐全的竣工审计报告，甲方应于收到乙方提交的竣工审计报告4个月内审计完毕并交给乙方确认。如果乙方不能及时提交各单体工程竣工审计报告，审计时间顺延，如甲方不能按时提交竣工审计结论给乙方确认，暂按乙方所提交决算报告价付款。十三、违约责任1、如付款进度因特殊原因不能及时到位，拖延1个月以上的，应付款按月息1.3%计算乙方利息，在下次付款时支付。2、当××交验的工程质量达不到图纸、国家相关规范规定的合格标准，××向发包人偿付不达合格标准部分造价的15%违约金并无偿返修，直到达到合同约定标准。3、××未按合同的规定办理有关工程验收合格证明交给发包人或逾期办理或工程逾期移交，影响发包人办理竣工综合验收手续或房屋交付的，每逾期一天，由××按工程造价的万分之五向发包人支付违约金。4、本协议中前面工期、质量、文明施工等条款中的有关违约责任同时适用。十四、其他1、本协议签订后7日内，乙方缴纳工程履约保证金200万元至甲方指定帐户，本工程地下室结构封顶，甲方向乙方全额返还履约保证金及其产生的实际利息（按月息1%计息）。……10、乙方必须提交完整的资料、验收合格备案的证明和结算资料以及有效的现场计量签证，甲方才能给予乙方办理竣工决算审核手续。11、甲方受理乙方提交的合格的竣工决算审核资料后委托造价咨询机构4个月内审核完毕，交给乙方核对，如逾期未审核结束视甲方认可乙方所报结算价格；如审核部门已审计结束但乙方无正当理由不配合、不签字则以审计部门审计的结果为准，超过10日后视为乙方认可审计结果。乙方及造价咨询机构对审计结果均认可签字后，决算资料再报富建集团预算审核部复审，富建集团预算审核部在收到决算资料30日内作出是否同意决算造价的意见书，逾期则视为认同送审造价，如果富建集团预算审核部对已审预决算提出异议，乙方应在收到通知后7日内作出解释并核对完毕，否则视为认同富建集团预算审核部的复审意见。12、乙方所报竣工结算，经甲方及造价审核部门审定后核减部分不能超过结算价的5%，否则审计决算超出部分的审计费用由乙方支付；如果核减部分超过结算价的10%，则同时由乙方承担超出部分总价5%的违约金。13、本工程竣工结算前，乙方需提供由总监及甲方代表出具的是否按图施工的证明资料，否则视为报送资料不全，甲方不予安排审核。如果某些工序图纸虽然标注了，但实际未施工或在满足质量验收要求的前提下，简化了施工程序决算审核时一律按实结算。14、散水等室外工程不在本合同施工范围内。15、本协议是明确双方权利、义务及工程管理、结算、保修等事项的唯一依据。其他与盐城市第一建筑工程有限公司签订的本工程文本合同仅作为办理招标、质监、安监、施工许可证等手续之用，对双方无约束力。16、本项目二、三期工程发包时，同等条件下乙方优先中标。17、本协议未尽事宜双方尽量协商解决，协商不成，向盐城仲裁委申请仲裁。18、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，经双方单位盖章、法定代表人签字后生效，保修期满并结清账目后自行失效。
2012年5月28日，盐城一建公司（甲方）与盐城洲际逸品一期工程项目负责人郭传良（××）签订了《公司工程内部承包责任协议书》。主要内容为：一、承包范围：盐城洲际逸品一期工程中标全部内容。二、双方职责：（1）甲方1、甲方为该工程总承包单位，负责同建设方签订工程合同。2、为乙方提供经营施工所需一切手续和便利。3、负责该工程的质量、安全施工进度的督查并辅助实施。4、不得占用本工程款，实行专款专用。5、甲方派驻项目经理、技术员、安全员、资料员各一名，从开工到竣工，负责总体技术、安全、资料的协调、收集，其工资由甲方承担，并积极配合乙方施工。（2）乙方1、全面履行实施甲方与建设单位所签订合同的全部条款。2、全权负责该工程施工和管理，承担该工程所有发生的一切经济和法律责任；实行独立核算，自负盈亏。3、必须对工程质量、安全生产、工期、综合治理等全部负责，对施工、管理人员必须参加意外伤害保险。备足备齐施工机械和安全设施，因质量安全所发生的一切经济和法律责任均由乙方承担。4、乙方自购材料和使用劳动力，甲方不予干涉，但不得将责任转嫁甲方。5、乙方按甲方财务制度办理审批手续支付工程款，乙方需自建全工程财务账目，必须保证本工程款专款专用。6、本项目按工程结算总价下浮土建7.5%、水电安装9%，此下浮率包括建设单位下浮和公司和管理费用，此下浮率和管理费用按建设单位拨付形象进度款时收取。其他有关本工程的各项费用及税收由乙方承担，甲方负责代收代缴。7、本项目水电安装工程由甲、乙双方各自安排一半的施工队伍。8、乙方必须遵守甲方管理规定、遵纪守法，服从甲方、建设单位及上级主管部门督查管理。9、乙方愿以个人财产作为该工程经济担保。三、本工程必须确保合格，如达不到合格标准，所发生的一切经济责任和法律责任均由乙方承担。三、本协议签订后五日内乙方交纳200万元的履约保证金。履约保证金的利率与返还按甲方与建设单位的约定执行。五、本协议壹式肆份，双方签字后生效，结清账款后失效，未尽事宜协商解决。
2012年6月1日，郭传良（甲方）与朱永成（乙方）签订了《盐城洲际逸品一期工程项目内部承包责任协议书》，主要内容为：一、承包范围：盐城洲际逸品一期工程中标全部内容。二、双方职责：甲方职责1、甲方作为盐城一建公司的工程项目负责人，负责协调与公司、建设单位的有关工程项目内的事宜；。2、与公司一起为乙方提供经营施工所需一切手续和便利。3、负责该工程的质量、安全施工进度的督查并辅助实施。4、配合乙方签订各施工班组的劳务协议、分包协议、材料采购协议并督查实施，但不承担经济及法律责任。5、负责催讨到期的工程款，不得占用本工程款，实行专款专用。6、盐城一建公司派驻项目经理、技术员、安全员、资料员各一名，从开工到竣工，负责总体技术、安全、资料的协调、收集，其工资由盐城一建负责，甲方另派项目副经理一名协调乙方管理施工，工资年薪15万元，由乙方承担。乙方职责1、全面履行实施盐城一建与建设单位及甲方与盐城一建所签订合同的全部条款。2、全权负责该工程施工和管理，承担该工程所有发生的一切经济和法律责任；实行独立核算，自负盈亏。3、必须对工程质量、安全生产、工期、综合治理等全部负责，对施工、管理人员必须参加意外伤害保险。备足备齐施工机械和安全设施，因质量安全所发生的一切经济和法律责任均由乙方承担。4、乙方自购材料，自定施工班组，并自行承担相应的经济和法律责任，乙方不得将责任转嫁甲方。5、乙方按公司财务制度办理审批手续支付工程款，乙方需自建全工程财务账目，必须保证本工程款专款专用。6、本项目按工程结算总价下浮土建8%、水电安装9.5%，此下浮率已包括与建设单位下浮、盐城一建和甲方管理费用。约定的管理费按建设单位拨付形象进度款时收取。其他有关本工程的各项费用及税收由乙方承担。7、本项目水电安装工程由甲、乙双方各自安排一半的施工队伍。8、乙方必须遵守公司和甲方管理规定、遵纪守法，服从甲方、建设单位及上级主管部门督查管理。三、本工程必须确保合格，如达不到合格标准，所发生的一切经济责任和法律责任均由乙方承担。四、本协议签订后乙方交纳200万元的履约保证金。履约保证金的利率与返还按甲方与建设单位的约定执行。五、本协议壹式肆份，双方签字后生效，结清账款后失效，未尽事宜协商解决。
2012年6月8日，朱永成向郭传良汇款200万元，郭传良于同日以江苏弘盛建设工程集团有限公司的名义出具了收据，载明交款单位“朱永成”，交款事由“盐城洲际逸品工程保证金”。庭审中，郭传良认可收取了朱永成交纳的200万元保证金，其将其中的100万元作为履约保证金交给了盐城一建公司，其余100万元作为材料款及案涉工程的实际支出费用由自己收取了。盐城一建公司认可收到郭传良缴纳的100万元工程保证金。朱永成在本案中明确要求郭传良返还的100万元履约保证金，就是郭传良交给盐城一建公司的100万元保证金。
后朱永成成立了盐城一建公司盐城洲际逸品工程项目部（下称洲际逸品工程项目部），柴某、潘兴良、徐某等人均系该项目部的工作人员。项目部的印章由盐城一建公司总经理崔启成负责掌管。
2012年7月26日、27日，柴某作为洲际逸品工程项目部（甲方）的代表，分别与张俊标、史福建签订了《水电安装承包协议书》（其中张俊标的承包范围为2#、3#、6#、7#、9#、11#楼及相应地下车库，史福建的承包范围为1#、5#、8#、11#、12#、28#、29#、35#及相应地下车库），该两份合同中甲方中均加盖了项目部的章印。
2012年7月27日，购方盐城洲际逸品项目部（朱永成）与供方海政达建筑材料有限公司签订了购销合同书，约定购方购买供方线材和螺纹钢总计约5000吨，供货方负责将货送至购方指定工地，结算时以实际结算为准。由供方代办运输，运吊费为180元/吨，由购方承担。具体单价按当日钢铁西本报价为依据，送货前双方先签价格确认单，以项目经理或材料员柴某签字有效。另约定了付款方式和结算、违约责任、合同效力等内容。朱永成作为购货方在合同中签名。钱也坻作为担保方在合同中名。郭传良也作担保方于2012年7月30日在合同最后签名。另2012年8月2日郭传良在该合同最后签有“本合同一切法律责任均由本人负责”的字样，并加盖了项目部的章印。截止至2012年11月8日，盐城一建尚欠钢材款254.400658万元及逾期付款利息，上海政达建筑材料有限公司于2014年9月11日向上海市松江区人民法院提请诉讼，要求盐城一建公司支付剩余货款254.400658万元及逾期付款利息301.346672万元；并承担诉讼费用。该案经审理，上海市松江区人民法院于2014年11月4日作出（2014）松民二（商）初字第2484号民事调解书调解书，调解结案。协议内容：1、由盐城一建公司支付上海政达建筑材料有限公司货款本息计434.400658万元（支付方式为：于2014年11月30日前支付217.2004万元，于2014年12月15日前支付217.200258万元）；2、若盐城一建公司未按上述期限履行付款义务，则上海政达建筑材料有限公司有权就未到期债权提前一并申请执行，另盐城一建公司加付上海政达建筑材料有限公司损失补偿款30万元；3、案件受理费、减半收取，财产保全费合计30351元，由盐城一建公司负担（于2014年12月15日前直接交付给上海政达建筑材料有限公司）。四、双方当事人其他无争议。
2012年8月16日，洲际逸品工程项目部（需方）与盐城市林海建筑工程有限公司建材厂（供方）签订了盐城市新墙材购销合同，该合同中约定供应数量50万块，每块0.4元，由郭传良、潘兴良、柴某在该合同需方处签名并加盖了项目部印章。
2012年9月8日，洲际逸品工程项目部（需方）与江苏韩式基础设施工程有限公司沥青砼分公司（供方）签订了预拌砼销售合同，约定需方因建设案涉工程需要，委托供方生产供应预拌砼，主要条款：一、预拌砼的强度、数量、价格：……计划数量约为55000方，总价约为2000万元。二、质量要求（略）。三、送货地点：盐城市洲际逸品小区工地。六、……，2、需方委派柴创杰及时对供方借到现场的预拌砼的质量、数量进行验收并签字确认，作为供方向需方结算价款的依据。现场的砼经需方表观，如有质量异常现象。需方应及时通知供方核实处理。七、价款结算及支付方式：1、付款方式：本合同生效后，供方按需方要求供货。供方向需方垫资10000m³的砼，然后按每到一个月所供砼结算一次，需方在垫资10000m³的砼后一个月以一周内将前一个月的货款全部付清给供方，以后以此类推，月结月清，如需方有一期未按月付款，供方有权随时停止供应；余款待本工程已订10幢楼全部主体验收及9#、11#、12#楼施工至正负零回弹合格后一个月内付清，如因需方原因导致工程停工达10天以上，则在停工后一个月内将余款付清。如延迟付款，每延迟一天，需方应支付给供方每日按应付未付款总额的万分之五的滞纳金，并承担违约责任。2、结算方式：（1）预拌砼供应数量经供方发货单载明数量经需方收货人签字后累计计算。（2）预拌砼的总价＝预拌砼每立方米的单价×数量+本合同约定费用。八、违约责任：1、合同生效后，需方明确表示不履行合同，应付清全部货款并在十日内支付给供方违约金人民币10万元。供方明确表示不履行合同，应在十日内支付给需方违约金人民币10万元。……。十一、本合同经双方签字盖章后生效，货款全部付清后履约结束。另约定了合同变更、争议解决方式等内容。朱永成作为需方代表人在该合同中签名，另该合同最后注有“本合同签订后承担其法律经济责任。”的字样，并郭传良签名并加盖了洲际逸品工程项目部的章印。
2012年10月22日，洲际逸品工程项目部（甲方、买方）与盐城市金联新型建材有限公司（乙方、卖方）签订了干混砂浆买卖合同，该合同中约定供应数量约为6000吨，其中抹灰砂浆DPM5.0强度4500吨，抹灰砂浆DPM15强度1500吨，价格按当月《盐城工程造价信息》价下浮25%计算，柴某作为需方代表人在该合同中签名，并加盖了项目部的印章。2013年3月20日，双方签订了补充协议，明确2012年10月22日合同中执行价格按当月《盐城工程造价信息》价下浮25%，现调整为抹灰砂浆DPM5.0为240元/吨，DPM10为245元/吨，DPM15为250元/吨等内容，由崔启成（盐城一建公司总经理）签名在该补充协议甲方处签名并加盖了项目部印章。
2012年10月，崔启成（盐城一建公司总经理）、潘兴良作为洲际逸品工程项目部的代表、委托代理人分别与盐城市洲和新型建材有限公司、盐城市盐都区中兴砖瓦厂签订了《蒸压加汽混凝土砌块购销合同》、《淤泥烧结节能保温砌购销合同》，前份合同约定供应两种规格的砌块计6000m³，单价为215元/m³,合计总价为129万元，后份合同约定供应四种规格的砌块计70万块，合计总价计为90.4万元，该两份合同中需方加盖了项目部章印。
2013年2月5日，郭传良向盐城一建公司出具了委托函，内容为：盐城一建公司：阜建集团在市开发区开发的洲际逸品工程，贵我双方签订了发、承包合同，项目部为单独核算单位，为完善手续，该工程竣工交付后，工程审计确认前的各种材料款、各工种的人工工资，本人全权委托浙江象山朱永成同志与贵司办理上述结算、支付手续。
2014年3月3日，洲际逸品工程项目部（需方）与盐城市金联新型建材有限公司（供方）签订了预拌混凝土销售合同，该合同中约定供应数量约为3000m³，单价380元，每提高一个强度等级增加10元/m³，每降低一个强度等级，降低10元/m³，柴某作为需方代表人在该合同中签名。
2015年2月15日、16日，崔启成（盐城一建公司总经理）分别向案涉工程中的施工班组负责人出具了欠条计13张，由盐城一建公司在该12张欠条加盖了盐城一建公司印章，13张欠条中均注明“承担社会利息1.5%，于2015年6月30日前一次性付清。”13张欠条的具体数额为：欠邱伟地库地坪班工人工资15万元、欠王四宝泥工班工人工资20万元、欠王传德油漆班工人工资71.156万元、欠王文广木工班工人工资15万元、欠韦广圣架子班工人工资20万元、欠刘乔琪压力焊接班工人工资10万元、欠韩国文木工班工人工资30万元、欠黄伦云五金电缆款25万元、欠柏玲涛粉刷班工人工资75.73万元、欠薛洪旺内保班工人工资20万元、欠施兆荣粉刷班工人工资50万元、欠胡云昌保温工程款工资67万元、欠朱猛砂浆找平班工人工资15万元。上述各施工班组的负责人均持上述欠条向盐城一建公司主张欠款，盐城一建公司已支付上述条据上的欠款，并将该13张欠条作为证据提交法庭。
另盐城一建公司还于2015年2月15日向吕友永出具欠油漆班工资10万元的欠条。吕友永、刘乔琪、黄伦云三人持上述欠条向盐城市亭湖区人民法院提起诉讼[分别为（2016）苏0991民初初208号、209号及210号]，要求盐城一建公司支付相应欠款本息，该三个案件均调解结案，由盐城一建公司支付相应欠款本息。
在案涉工程施工过程中，木工胡学付受伤经认定为工伤，胡学付申请劳动仲裁，经盐劳人仲字第（2015）第69号仲裁裁决：盐城一建公司支付胡学付工伤保险待遇计131453.6元。盐城一建公司不服仲裁裁决，向盐城市亭湖区人民法院提起诉讼，经（2015）亭民初字第1747号民事判决书判决：盐城一建公司支付胡学付各项工伤保险待遇计142975.6元。该判决已生效。
从2013年1月10日起至2015年2月17日期间，盐城一建公司先后分10次通过现金、转账及承兑的方式向朱永成、王梅芬（系朱永成妻子）支付了436.5万元款项，其中向王梅芬支付了200万元，向朱永成支付了236.5万元。在盐城一建公司提供的案涉工程收支明细表中均包含了支付给朱永成夫妇的上述款项，并列明了相应的用途。
案涉洲际逸品一期1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#、28#、29#、35#工程于2014年6月30日通过竣工验收。洲际逸品工程项目部于2014年10月份撤离工地。
2015年12月24日，朱永成（乙方）与郭传良（甲方）就案涉工程的工程款结算及诉讼事宜进行协商，达成如下约定：1、乙方直接起诉盐城市第一建筑有限公司，不将甲方列为被告；2如受理法院要求追加甲方为诉讼被告，甲方就服从法院要求作为证人或第二被告参加诉讼，并提供涉案的所有资料文件；3、诉讼无论输赢、其结果均由乙方自行承担经济和刑事责任，与甲方无涉，乙方同意放弃起诉甲方；4、甲方转包给乙方的费用，仍按转包建筑工程审计总价（不含盐城市第一建筑工程有限公司指定分包的水电部分）的2.5%计算。在乙方执行到位款项至1000万元前，乙方支付甲方100万元；在乙方执行到位款项至2000万元前，乙方支付甲方款项至250万元；在乙方执行到位款项至3000万元前，乙方按照转包建筑工程审计总价（不含盐城市第一建筑工程有限公司指定分包的水电部分）的2.5%向甲方支付剩余全部款项；5、甲、乙双方应互相协助，完成涉案工程诉讼涉及的相应事项；因本协议履行产生争议，甲、乙双方应协商解决；协商不成的，通过诉讼方式来解决，由涉案工程所在地的法院管辖。6、甲、乙双方在签署本协议时，均具有完全民事行为能力，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿意按协议规定严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。7、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力；本协议经双方签字后生效，具有法律约束力。但该协议中只有乙方朱永成及见证人签字，甲方郭传良未签名，但其作为证据提交了该协议书。
另查明：2015年3月9日，盐城一建公司作为案涉工程××的身份向本院提起诉讼[案号为（2015）盐民初字第00083号]，请求法院判令：一、洲际置业公司立即给付工程款8000万元，并支付自2014年4月30日起至判决确定履行之日止月息1.95%计算的利息。二、盐城一建公司对所建工程折价或者拍卖、变卖该工程的价款享有优先受偿权。三、诉讼费用由洲际置业公司负担。在审理过程中，双方对案涉工程总造价争议较大，本院依法启动了鉴定程序，委托江苏方天工程建设咨询有限公司对案涉工程总造价进行司法鉴定，该案中用于鉴定的案涉工程决算资料均是项目部柴某等人制作报送的，经鉴定机构三次鉴定（两次补充鉴定），案涉工程鉴定总价款为16228.309869万元。
在（2015）盐民初字第00083号中案件中还查明：一、2014年2月12日，洲际置业公司（甲方）与盐城一建公司（乙方）就案涉工程签订补充协议书。主要内容为：1、所有各分包单位都以乙方总包名义施工，各分包单位继续执行与甲方签订的合同所有条款。但甲方承诺各分包单位如发生安全事故所造成的一切经济责任和法律责任均由各分包单位承担，如各分包单位承担不了的责任均由甲方承担，与乙方无涉，乙方仅负责管理。2、经甲乙双方协商：外墙真石漆、防火门安装单位、分户门安装单位、消防安装单位、栏杆安装单位由盐城市第一建筑安装工程有限公司协助管理，甲方承诺按各分包工程结算价的1.5%向乙方交纳总包管理费。3、因外墙大理石干挂施工单位发生安全事故所造成的经济损失及工期延误由甲方和分包单位负责，与乙方无涉。4、为确保后续工程顺利施工，经双方友好协商，乙方不追诉因甲方原因给乙方造成延误工期的经济损失，甲方也承诺不追诉乙方超合同工期的经济损失。5、2014年春节与乙方的付款协议包括1000万元的乙方的代融资，甲方承诺在2014年6月30日前将本息支付给乙方。6、甲乙双方做好各分包单位的管理及协调工作，及时处理工程中出现的各类问题，确保在2014年6月30日前完成整个项目的竣工验收。7、甲方必须承诺以2014年4月30日为乙方承包工程内容的竣工验收时间并以此时间作为决算审计和付款的依据，前提是乙方必须完成不受分包单位影响的承包范围内的全部工作量。8、为办理复工手续，须甲乙双方与各分包单位订立三方协议，此协议为办理复工手续所用，不作为三方履约的依据。9、本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效，与2012年5月8日签订的建安工程承包协议书和2012年5月19日签订的建安工程补充协议书具有同等法律效力。10、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。二、2015年1月15日，洲际置业公司（发包方、甲方）与盐城一建公司（承包方、乙方）签订补充协议书。主要内容为：甲乙双方于2015年元月14日下午经过充分协调，就工程款支付达成如下协议：一、工程暂定总价为1.45亿元，此暂定价不包括外墙保温和甲方分包项目的造价，此价作为暂付款的依据，待结算审计后按实调整。乙方按暂定总价的85%计算付款，计应付款为叁仟万元由甲方用洲际逸品二期27#、22#、18#号三幢中的其中一幢给乙方抵冲约不低于3000万元的工程款。二、乙方要在付总价85%前交齐所有应该交给档案馆的全部资料，甲方分包的由甲方负责收齐交给乙方。甲方与2015年元月31日前达到预售证条件，如达不到所造成的经济法律损失都由甲方负责。三、甲方抵冲给乙方的房源按甲方在房产部门登记备案销售价格下浮15%给乙方，自行车车库不下浮，汽车位按每个8万元计算，配比按一户一库一位。由乙方自主销售，甲方给予积极配合，所给乙方的房源和售房款均凭乙方财务收款收据办理手续及时按实汇至乙方帐户。四、乙方积极做好房屋保修工作，如发生维修和','2018-10-02
19:48:06',0,'web',NULL),(36190931,'b6ff2187-e2ef-4d56-81c5-a8bd009e2eed','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：67次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1109\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）浙0523民初8706号\",\"法院地市\":\"湖州市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"b6ff2187-e2ef-4d56-81c5-a8bd009e2eed\",\"案件名称\":\"朱旭光与高小龙、梅玉佩机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\",\"法院名称\":\"安吉县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"安吉县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1523289600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\"});$(document).attr(\"title\",\"朱旭光与高小龙、梅玉佩机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"朱旭光与高小龙、梅玉佩机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书
（2017）浙0523民初8706号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b6ff2187-e2ef-4d56-81c5-a8bd009e2eed\");$(\"#hidCaseName\").val(\"朱旭光与高小龙、梅玉佩机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）浙0523民初8706号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"安吉县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1109\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"安吉县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-12-11\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"朱旭光与高小龙、梅玉佩机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-04-10\\\\\",\\\\\