重庆市潼南区人民法院
民 事 判 决 书
(2015)潼法民初字第03052号
原告：李亮兵，男，1987年2月8日出生，汉族，住重庆市潼南区。
原告：范敏，女，1985年9月2日出生，汉族，住重庆市潼南区。
被告：重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司，住所地重庆市潼南区梓潼街道办事处大同街362号，组织机构代码77176151-0。
法定代表人：宋果，总经理。
委托诉讼代理人陈宏，重庆华立万韬律师事务所律师。
原告李亮兵、范敏诉被告重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司（以下简称辰龙公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告李亮兵、范敏及被告辰龙公司的委托诉讼代理人陈宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告李亮兵、范敏诉称，2011年11月25日，原、被告签订了《重庆市商品房买卖合同》，该合同约定，原告购买被告开发修建的位于潼南县北城丽都二期A幢B单元C-
D号商品房一套，房屋总价款324772元。合同签订后，原告全面履行了义务，但被告却未按合同约定在2013年5月31日前将竣工验收合格登记备案的商品房交付给原告，故请求人民法院判令被告向原告支付逾期交房违约金共计8964.48元。
被告辰龙公司辩称，被告逾期交房系政府部门的原因造成消���验收推迟，并非被告造成；原告的接房行为应视为对交房条件的变更，且原告已承诺放弃追究被告的延期交房违约责任；因原告已实际接房，并未产生实际损失，故被告即使承担责任，逾期交房违约金应按照每日万分之零点一的标准予以计算；原告的诉讼请求已经超过诉讼时效。
经审理查明，2011年11月25日，原告李亮兵、范敏与被告辰龙公司自愿签订了《重庆市商品房买卖合同》，该合同约定：辰龙公司将其开发修建的位于重庆市潼南县EF街道办事处巴渝大道GH号A幢B单元C-
D号房屋一套以预售的方式出让给原告。此外，双方在该合同中还约定：原告所购房屋的建筑面积为83.56平方米；总成交金为322772元；付款方式为按揭付款，即原告于签署本合同当日缴纳人民币102772元给被告辰龙公司作为首付购房款，原告向银行申请220000元20年的个人购房抵押贷款。该合同第七条“交房期限及交付条件”约定：“属预售商品房的，甲方（即辰龙公司）应当在2013年5月31日前依照国家和地方的有关规定，将已进行竣工验收备案的房屋交付乙方（即李亮兵、范敏）使用”。该合同第九条“甲方逾期交房的违约责任”约定：“除本合同第七约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将商品房交付乙方使用，按下列方式处理：…（2）逾期超过180日，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息，并按乙方已付房价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金”。该合同签订后，原告于2013年5月31日前向被告支付了全部房款322772元，被告亦于2013年7月14日将上述房屋钥匙交付原告。原告遂于2015年6月17日诉至本院，请求如诉称。
另查明，原、被告双方在《重庆市商品房买卖合同》中约定的“重庆市潼南县EF街道办事处巴渝大道GH号A幢”对应“北城丽都（二期）”14、15＃楼工程。“北城丽都（二期）”14、15＃楼工程于2011年9月14日取得商品房预售许可证。2012年12月30日，“北城丽都（二期）”项目通过了建设、监理、施工、设计、勘察单位竣工验收；2014年3月18日，上述工程经原潼南县公安消防大队综合评定消防验收合格。2014年4月8日，“北城丽都（二期）”项目取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。
再查明，2013年5月17日，被告辰龙公司与重庆亿润地产开发有限公司、重庆熙阅房地产开发有限公司等十一家公司签订了《关于建设北四路电缆沟的协议》，该协议约定：“由重庆亿润地产开发有限公司作为建设业主承头，由十一家公司共同出资建设北四路电沟。”2015年6月10日，原潼南县新城建设管理委员会出具说明，该说明载明：“为了解决北四路周边地块开发建设的用电问题，根据业主的要求，2012年10月18日下午，新城公司会同规划局和电力公司等相关人员，在六楼会议室召开了联席会，会议同意由北四路周边地块的开发业主共同出资，自行修建1条16回10千伏电力廊道，供‘北城丽都’等新建小区的居民生活用电。同时会议要求相关部门大力支持，积极配合，业主单位要立即启动建设，尽早竣工投入使用。”
又查明，2013年4月1日，被告辰龙公司作出《公告》并予以张贴，该公告载明：“尊敬的北城丽都二期业主：首先感谢全体业主对我公司长期以来的支持和关注！由我公司所开发建设的‘北城丽都二期’项目在全体业主的支持下，现已全体竣工完成，北城丽都二期项目拟定于二○一三年五月三十一日交房，现建设工程各单项工程均已达到职能部门的验收标准，但由于政府及相关职能部门投入电力设施尚未完善。因此导致该项目的消防设施未能入（如）期验收。致此，特向全体业主公告：请业主于二○一三年四月二十一日前来我公司参加北城丽都二期交房沟通会。共同出谋如何解决业主接房后装修入住的用电问题以及及时完成单项验收的问题。由此给您带来的不便敬请谅解，感谢你的支持和配合。特此公告！重庆市辰龙房地产开发有限公司二○一三年四月一日”。2013年4月21日，“北城丽都（二期）”部分业主参加了由辰龙公司召开的座谈会。
上述事实，有原、被告陈述，法定代表人身份证明书、营业���照及组织机构代码证、重庆市商品房买卖合同、收据、建设工程竣工验收意见书、建设工程消防验收意见书、重庆市商品房预售（预租）许可证、收楼书、公告、签到表、原潼南县新城建设管理委员会出具的说明、《关于建设北四路电缆沟的协议》等证据在卷为凭，并经开庭质证和审查，足以采信。
本院认为，当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护。本案中，原告李亮兵、范敏与被告辰龙公司签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人自愿订立；双方当事人均具有订立合同的民事权利和民事行为能力，以及商品房买卖的真实意思表示；双方签订的《重庆市商品房买卖合同》中约定的内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害国家、集体、第三人的合法权利。因此，该合同依法成立，合法有效。
商品房虽然未达到合同约定的交房条件，但已经通过建设工程竣工验收、消防验收，且已经交付房屋钥匙的，可以视为对房屋的交付。本案中，虽然至2014年4月8日，涉案房屋才达到合同约定的取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》的交房条件。但2012年12月30日，“北城丽都（二期）”项目通过了建设、监理、施工、设计、勘察单位竣工验收；2014年3月18日，上述工程经原潼南县公安消防大队综合评定消防验收合格；被告亦于2013年7月14日向原告其交付了房屋钥匙。故可以视为被告于2014年3月18日完成交房义务。根据原、被告双方合同约定，被告应于2013年5月31日前完成交房义务，因此，被告辰龙公司存在逾期交房的违约行为，应当承担逾期交房的违约责任，其逾期交房的期间应为2013年6月1日起至2014年3月18日止。
当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。当事人主张约定的违约金过高请求予以减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况，当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，被告虽然存在逾期交房的违约行为，但该房屋已于2012年12月30日通过竣工验收，原告亦于2013年7月14日接房，在消防验收未能按时通过的情形下被告及时与业主进行了磋商，并保障了已接房业主的供电，且其消防验收亦最终验收通过，故被告延迟通过消防验收的行为并未实际影响原告接房后对本案房屋的居住使用，因此，根据原告损失的具体情况，综合考虑原、被告履行合同的情况及双方当事人的过错程度等因素，本院对原告实际接房之日起（即2013年7月14日）被告应支付的逾期交房违约金调整为按日按已付房价款万分之零点五予以计算，对于原告实际接房之前的逾期交房违约金（即2013年6月1日-2013年7月13日）依照合同约定按日按已付房价款万分之一予以计算。
被告辩称原告主张逾期交房违约金的诉讼请求超过法定的诉讼时效期间，本院认为，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期限为二年，法律另有规定的除外。本案中，被告主张原告诉请已经超过诉讼时效。但根据原、被告签订的《重庆市商品房买卖合同》第九条“甲方逾期交��违约责任”的约定，被告应于2014年3月18日起30日内向原告支付违约金。故原告向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间应从履行期限届满的2014年4月17日起算。原告于2015年6月17日向本院起诉要求被告支付逾期交房违约金，并未超过两年诉讼时效期间，故本院对被告上述辩解意见不予支持。
被告还辩称其逾期交房系政府对该区域供电设施修缮所致，且被告在原告接受房屋后，积极采取措施保证了原告供电需要，履行相应义务，并不存在过错，故不应当由被告承担责任。本院认为，《中华人民共和国合同法》在违约责任一般归责原则上采取了严格责任原则，即除非存在法定或约定的免责事由，违约方不论在主观上是否具有过错，均应对其违约行为承担违约责任。本案中，被告在举证期限内并未举示充分证据证明其存在法定的免责事由，或发生了被告不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，故本院对被告该辩解意见不予采纳。此外，被告辩称，原告自愿接受房屋应视为同意变更合同约定的交房条件，即被告已按照合同约定完成交房义务。本院认为，建设工程通过消防验收系开发商的法定义务，该义务不能通过双方约定的方式予以免除，故本院对被告该辩解意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百二十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如��：
一、被告重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告李亮兵、范敏支付逾期交房违约金共计人民币5390.28元（以322772元为基数，自2013年6月1日起至2013年7月13日止，按每日万分之一计算；以322772元为基数，自2013年7月14日起至2014年3月18日止，按每日万分之零点五计算）；
二、驳回原告李亮兵、范敏的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。
案件受理费50元，由被告重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审 判 长 孙 健
代理审判员 周致余
人民陪审员 周南昌
二〇一六年八月三十日
书 记 员 陈韦杙