金华市婺城区人民法院
民 事 判 决 书
〔2016〕浙07**民初5596号
原告金华市天一装饰工程有限公司，住所地金华市婺城区兰溪街855号江南名家Y幢18室。
法定代表人潘云锦，总经理。
委托代理人季建平，浙江杰正律师事务所律师。
委托代理人朱红海，浙江杰正律师事务所实习律师。
被告倪晓峰，男，1979年5月18日出生，汉族，住金华市婺城区。
原告金华市天一装饰工程有限公司为与被告倪晓峰装饰装修合同纠纷一案，于2016年5月25日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法由代理审判员迟庆娟独任审判，于同年6月22日公开开庭进行了审理。原告金华市天一装饰工程有限公司的法定代理人潘云锦及其委托代理人季建平，被告倪晓峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金华市天一装饰工程有限公司起诉称：2015年6月17日，原、被告就金华永盛商场6楼特雷斯密码智能餐厅装修工程签订了《金华市装饰装修施工合同》。合同约定，工程价款为人民币五十五万元，于2015年6月20日前支付合同价的40%工程款，2015年7月20日前支付工程总价30%的工程款，余款于竣工后2个月内付清。同时，合同约定，如被告未按合同约定付款的，每逾期一天，被告需向原告支付逾期未付款10%违约金。合同签订后，原告按约履行了合同义务，2015年9月8日工程完工并验收合格，2015年9月15日交付被告使用。但被告并未按约支付工程价款，至今尚欠165000元工程款未予支付，按照合同约定违约金已高达4032500元，因合同约定违约金数额过高，现原告主动要求适当减少，原告诉请法院判令：1.被告倪晓峰立即支付原告工程款165000元及逾期付款违约金165000元（主动调整为按合同价款30%计算），共计330000元；2.被告负担诉讼费。
为证明上述主张及事实，原告金华市天一装饰工程有限公司向本院提交的证据有：1.营业执照（副本）、法定代表人身份证明书、身份证复印件各1份，证明原告的诉讼主体资格；2.身份证复印件1份，证明被告的诉讼主体资格；3.《金华市装饰装修施工合同》1份，证明合同约定的工程价款及违约责任等权利义务；4.《天一装饰公司竣工工程验收单》1份，证明原告完成装修工程并经被告验收合格的事实；5.收款收据6张，证明被告支付及逾期支付工程款的事实。
被告倪晓峰答辩称：一、原告主张的165000元工程款与事实不符，未经我方同意，原告私自更改设计方案，导致装修效果与设计图纸严重不符，被告曾提出见面部分装修费用作为赔偿；二、原告主张的违约金与事实不符，实际情况是，到目前为止，原告承接的装修合同还有多处没有完工。因未完工部分系整体效果的关键所在，被告多次提出让原告尽快完工，协商尾款事宜，原告始终采取消极拖延态度；三、原告承接的装修工程存在巨大的质量问题，如墙面开裂，地面破损严重，灯具质量差等，并先后在被告营业期间进行了二次大规模维修，给被告正常的经营活动带来极大影响，并造成巨大经济损失；四、由于原告没有在合同约定期限内完工，如灯具在2015年9月13日才完工，墙纸于2015年11月10日下午才进场施工，给被告造成巨额经济损失；五、由于地面破损严重，原告在没有征得被告同意的情况下，直接在原地面基础上浇筑4厘米左右的水泥地面，导致被告的智能餐桌无法正常检测和维护。因为地面的抬高，桌椅的最佳高度比遭到破坏，影响了入座舒适度；六、原告未按图施工，工程质量问题，延期交付以及工程未完工等事实，直接导致被告的巨额经济损失如：房租（商铺和员工宿舍）45000元，员工工资（厨房25人，前厅33人）170000元，智能餐桌设备技术人员工资及食宿费用（5名工程师，每人每天补助500元）75000元，营业损失30万元，营业期间两次大规模维修导致3天无法正常营业，直接营业损失36000元，负面影响造成的损失没有包括，被告餐厅原计划于2015年9月8日开张，由于原告无法在合同约定期限内完工，导致被告前期投入广告全部作废，直接损失2万元，并造成恶劣影响。综上，请求驳回原告的诉讼请求，并赔偿被告各项损失50万元。
为证明其上述主张及事实，被告倪晓峰向本院提交的证据有：照片打印件15张，证明未完工部分及工程质量有问题。
在审理过程中，本院依法组织到庭当事人对双方提交的证据进行了当庭质证。根据质证意见及证据审核认定的有关规定，本院认证如下：
1.对原告提交的证据1-3、5，被告无异议，本院确认其证明力。
2.对原告提交的证据4，被告质证称原告方来找被告签字时验收单是对折起来的，内容是空白的，被告因很忙就签字了，实际并未组织过验收。本院认为，被告未提交证据证明其质证时所主张事实，且其作为完全民事行为能力人，应自行承担其本人签署相关文件时因未尽审慎义务产生的法律后果，本院对其质证意见不予采信，对该证据的证明力予以确认。
3.对被告提交的证据，原告质证称对现场照片的真实性无异议，设计图与现场照片的差异系因施工过程中设计方案的变动造成，不然被告也不会在验收单上签字。水泥地面照片不能反映出形成时间。本院认为，原告的异议成立，本院对该组证据的证明力不予确认。
根据上述确认证明力的证据及到庭当事人的当庭陈述，本院认定本案事实如下：
原告金华市天一装饰工程有限公司系一家从事室内外装饰工程施工的企业。2015年6月17日，原告作为承包方（乙方）与被告倪晓峰作为发包方（甲方）签订《金华市装饰装修施工合同》一份，合同约定：项目名称为特雷斯密码智能餐厅；项目地点为金华永盛商场6楼；承包范围和内容为部分承包，详见图纸及做法说明；项目建筑面积为780平方米，属框架结构；双方商定工程价款为五十五万元。甲方于2015年6月20日前负责腾空或部分腾空施工房屋，接通施工现场所需的水源、电源，组织双方现场技术交底工作等；乙方组织施工管理人员和材料、施工机械进场等。工程总工期为60天，自2015年6月20日开工至同年8月20日竣工验收；如遇下列情况，工程相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地水、电源，障碍物未能清楚，影响进场施工。2.凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。3.不属包工系数范围内的设计变更，或因资料不准，致使施工无法进行而影响进度的。4.在施工中如因停电、停水二小时以上或连续间歇性（每次连续0.5小时以上）停水、停电一天以上，影响正常施工。5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。6.因不可抗力及甲方其他任何可能因素而延误工期。工程评定质量等级的依据为施工图纸、做法说明及《金华市家庭装饰工程质量规范》Q/JSZ01-2000。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后二日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。因甲方原因造成的质量原因，责任由甲方负责并负担返工费用。合同签订后甲方于2015年6月20日前支付不少于合同价的40%，计22万元，合同正式生效；于2015年7月20日前支付总价的30%，计165000元；余款在竣工后二个月内付清。合同造价为预算价，竣工验收后一天内，由乙方提交决算书，甲方收到决算书之日起五日内如无异议，乙方决算书即视为已被确认。违约责任为因甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方应赔偿200元；甲方未按照合同约定付款的，每逾期一天，甲方需向乙方支付逾期未付款的10%违约金，逾期超过六天，即视为甲方终止执行合同。除应按上述支付违约金外，另应赔偿乙方已付预付工程材料款项的一倍违约金后，乙方同意终止合同。由于乙方原因逾期施工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付赔偿金2000元，逾期二十天以上的，甲方可要求解除合同，乙方同时应向甲方支付已付款项的10%作为违约金，并另应赔偿甲方因逾期造成的各种合理损失；实际施工时乙方原因逾期超过20天以上，甲方未要求解除合同，施工完毕后，乙方按20天逾期计算赔偿金，不需作其他赔偿。乙方未经甲方同意，擅自更改图纸或拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的事故或损失，由乙方负责并承担损失。本次装修包含780平方内的地面、墙面、顶面造型及材料费和人工费，780平方外的过道、公共区域不计算在55万元装修工程款内，甲方自行承担，包括内部灯具、开关插座，不包括家具、电器智能化、空调、音箱、消防。除上述内容外，双方还约定了其他权利、义务。
合同签订后，原告于2015年6月20日进场施工。被告历次付款时间及金额如下：2015年6月18日支付5万元，同年6月26日支付5万元，7月22日支付7万元，8月4日支付5万元，8月12日支付10万元，8月18日支付65000元，共计385000元。2015年9月8日，《天一装饰公司竣工工程验收单》验收评定处记载为“按公司流程及质量标准施工，合格”。2015年9月15日，被告倪晓峰在上述验收单中签字确认。
本院认为，原告金华市天一装饰工程有限公司与被告倪晓峰签订的《金华市装饰装修施工合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院依法予以确认。双方均应恪守约定，全面履行各自的合同义务。原告于2015年6月20日开工，但此时被告尚未支付第一期工程款，对此造成的相应工期延误等后果，按约应由被告自行负担。按照双方合同约定，被告应于2015年6月20日前支付工程款22万元，同年7月20日前支付165000元，竣工后二个月内支付余款165000元。依据原告提交的收款收据及双方陈述，被告支付前二期工程款均明显违约，应承担违约责任。关于尾款支付是否违约，被告以墙纸于2015年11月份完工，灯具于2015年9月份安装等为由主张案涉工程尚未完工，支付尾款的期间尚未到达。本院认为，原告向本院提交了经被告签字的竣工工程验收单，即已完成工程已经竣工验收的举证责任。本院认定被告在竣工验收单上签字的日期即2015年9月15日为案涉工程的竣工日期。被告应按约于工程竣工后二个月内支付尾款，即应于2015年11月15日前支付165000元。显然，被告至今未支付尾款的行为亦构成违约，应承担违约责任。关于违约金金额，双方约定“因甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方应赔偿200元；甲方未按照合同约定付款的，每逾期一天，甲方需向乙方支付逾期未付款的10%违约金……”原告据此计算后主动将违约金金额调整为按合同总价款的30%计算，即165000元。经本院释明，被告仍认为原告主张的违约金过高，请求法院予以调整。本院认为，原告未提交证据证明其因被告违约造成的实际损失，现按总合同价款的30%主张违约金过高，本院酌情调整为以逾期付款金额为基数，按年利率24%计算。据此计算，截至2016年5月23日，被告应支付违约金26623.56元。关于工程质量问题，被告抗辩案涉工程出现墙面破裂、地面破损等质量问题，要求原告赔偿损失，但又当庭表示想与对方协商解决，如协商不成再委托律师进行诉讼。本案经调解不成，因被告未明确提起反诉，故对其要求对方赔偿损失等请求，本院不予处理，被告可另行主张权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百四十四条、第二百六十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告倪晓峰于本判决生效之日起十日内支付原告金华市天一装饰工程有限公司工程款165000元及违约金26623.56元（已计算至2016年5月23日止，此后违约金以165000元为基数，按年利率24%计算至实际付款日止。）
二、驳回原告金华市天一装饰工程有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费3125元（已减半收取，原告已预交），由原告金华市天一装饰工程有限公司负担1310元，被告倪晓峰负担1815元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。
代理审判员 迟庆娟
二〇一六年十一月二十日
代书 记员 褚海燕