宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)宁0104民初1842号
原告（反诉被告）：宁夏富强广告商贸有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市兴庆区富宁街上海新村南4-103号。
法定代表人：林孝坤，该公司经理。
被告（反诉原告）：宁夏云天房地产开发集团有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区欧陆经典花园16号综合楼11层。
法定代表人妥鹏，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈银平，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：韩宾，宁夏兴业律师事务所律师。
原告宁夏富强广告商贸有限公司（以下简称富强广告公司）与被告宁夏云天房地产开发集团有限公司（以下简称云天房地产公司）承揽合同纠纷一案，本院于2016年3月9日立案后，被告云天房地产公司于2016年4月11日提起反诉，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告富强广告公司的法定代表人林孝坤、被告云天房地产公司的委托诉讼代理人陈银平、韩宾到庭参加诉讼。本案经本院院长批准，延长审理期限六个月，现已审理终结。
富强广告公司向本院提出诉讼请求：1.被告退还质量保证金6600元、支付违约金4760元，合计11360元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2010年9月18日，原、被告签订一份《热计量装置供货合同》，约定原告为被告承揽的宁夏区政府后院116号楼改造工程提供热计量表的供货及后续技术服务，合同总价为66000元，质保期为5年，质保金为5%。同年9月底原告安装完毕后，被告支付了59400元，剩余6600元未付。现5年质保期已过，被告拒付质保金。
云天房地产公司辩称，原告至今未向我公司提供竣工报告等验收手续，故仍未完工。原告并未按约定提供足够数量的热计量表，约定的90套热计量表仅提供了88套，原告违约在先，应扣减2套热计量表的价款。同时，合同约定质保金为总价款的5%，原告现在起诉要求质保金以外的款项已超过诉讼时效。
云天房地产公司向本院提出反诉请求：1.富强广告公司向云天房地产公司交付位于银川市兴庆区某楼分户热计量智能远传设备（包括数据采集、连接、发射装置，智能远传管理系统等设备、软件），并完成安装调试及试验手续；2.富强广告公司支付云天房地产公司逾期竣工违约金26466元（以合同总价66000元为基数，每日按照万分之二，自2010年10月11日计算至2016年4月7日）；3.反诉费用由反诉被告负担。
富强广告公司对云天房地产公司的反诉辩称，云天房地产公司已实际使用涉案的热计量装置5年之久，我公司在5年期间也一直对热计量装置进行维修及维护，云天房地产公司在此期间从未对竣工验收、缺装计量表等提出异议，故其提出的反诉主张不成立。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：2010年，云天房地产公司承包位于银川市兴庆区某小区某楼的整体改造工程。同年9月14日，云天房地产公司（甲方）与富强广告公司（乙方）签订了《区政府后院116#楼分户计量装置供货（施工）合同》，约定：1、乙方承包该楼分户热计量、远传智能管理设备供应及安装调试工程，具体内容为：安装90块德鲁DN**超声波热计量表、90户分户改造、数据采集、数据接发射装置、1套智能远传管理系统；2、工程总价款66000元，合同签订后甲方预付30%，货到现场支付30%，安装调试运行验收合格后3日内付至合同总额95%，留5%质保5个采暖期付清；3、供货周期为自合同签订之日起15天供货到现场；4、工程价款结算方式为包干价；5、质保期为5年，质保期内远传系统由乙方免费维修，保修，热计量表有质量问题的免费更换；6、工程验收：乙方提前3天向甲方提交竣工报告单，甲方接到通知后3天内组织验收，经验收合格后2日内向甲就主移交完毕，移交日期必须在10月10日前进行完毕；7、乙方未按约定供货及竣工，甲方未及时验收或未按约付款的，均按照合同总价款的每日万分之二承担违约金。合同签订后，富强广告公司向云天房地产公司交付了超声波热量表88套，该表型号为E-
UWZ（DN25mm），生产厂家为山东德鲁计量科技有限公司，并经宁夏计量测试院检测合格。上述热计量表由云天房地公事自行安装，富强广告公司后续安装了数据采集、远传等设备，并于2010年10月9日进行了调试。2010年9月19日，被告向原告付款39600元；2011年6月23日，被告向原告支付了20000元。审理过程中，本院进行了现场堪验，堪验结果为现场安装了上述装置。
本院认为，富强广告公司与云天房地产公司签订的供货施工合同属有效合同。富强广告公司承揽内容为热计量表供货、后续数据装置安装服务。经本院现场堪验，富强广告公司已在现场安装了数据智能远传设备；涉案工程从供货之日至今已达6年之久，如工程主体未能完工，而云天房地产公司在此期间从未主张权利，违背常理；且截止到2011年6月23日，云天房地产公司所付款项已达合同总价款的90%。再结合富强广告公司于2010年10月9日调试热计量表数据的事实，以及涉案工程交付时间为2010年10月10日的合同约定，可以认定涉案工程已按期竣工并交付。故云天房地产公司的反诉请求不能成立。
依据合同约定，至迟在2010年10月底前，云天房地产公司应付款项就应达到合同总价款的95%，即仅应留5%的质保金待2015年10月以后支付。现富强广告公司未提交证据证明其对质保金以外的未付款项在本案起诉前2年内主张过权利，故对该部分款项的起诉，已超过诉讼时效，本院不予支持。富强广告公司提供热计量表数量为88块，因此应当扣减2块表的款项。综上，云天房地产公司应向富强广告公司支付1833.33元（质保证金3300元-总价款66000元÷90块×2块）。对于违约金，双方约定每日按照合同总价款的万分之二计算，明显过高，本院按欠款金额、欠款时间酌情支持违约金500元。
依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，判决如下：
一、被告宁夏云天房地产开发集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告宁夏富强广告商贸有限公司质量保证金1833.33元、违约金500元，合计2333.33元；
二、驳回原告宁夏富强广告商贸有限公司的其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告宁夏云天房地产开发集团有限公司的全部反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费84元，由宁夏富强广告商贸有限公司负担67元，由宁夏云天房地产开发集团有限公司负担17元；反诉案件受理费330元，由宁夏云天房地产开发集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 任海权
人民陪审员 贾 蓉
人民陪审员 俞跃太
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 张 如
附：本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。