吉林省延吉市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）吉2401民初8371号
原告：崔海荣，住吉林省延吉市。
被告：和龙市吉泰房地产开发有限公司，住所地为吉林省和龙市。
法定代表人：姜羽悦。
原告崔海荣诉被告和龙市吉泰房地产开发有限公司（以下简称“和龙市吉泰公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年11月23日立案后，被告和龙市吉泰公司于2016年12月27日，以与本案结果有关联性的本院（2016）吉2401民初3869号案件尚未生效为由，向本院提出中止审理的申请，本院予以准许。本院于2017年6月6日恢复审理，于2017年6月24日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告崔海荣到庭参加诉讼，被告和龙市吉泰公司经本院传票传唤，拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
崔海荣向本院提出诉讼请求：1.判令和龙市吉泰公司支付逾期交房违约金4万元；2.诉讼费用由和龙市吉泰公司承担。事实与理由：2015年2月4日，崔海荣与和龙市吉泰公司对位于延吉市长白路北侧仁平街西侧警苑小区xx号楼x单元xxx房屋签订商品房买卖预售合同，总房款为350232元，约定和龙市吉泰公司逾期交付房屋时支付违约金。崔海荣交付房款333232元后，和龙市吉泰公司未在合同约定的2015年9月30日交付房屋，至今讼争商品房未达到合同约定的交付条件。
和龙市吉泰公司未作答辩。
和龙市吉泰公司未到庭对证据予以质证，视为放弃质证权利。崔海荣围绕诉讼请求依法提交了证据。本院认为，崔海荣提供的房屋买卖合同书、购房款收据三份、销售不动产统一发票、延边住房公积金提取回执单、照片6张，反映与本案有关的事实，来源合法，故均予以采信。崔海荣提供的本院（2016）吉2401民初7726号民事判决书（原告为呼冬梅，被告为延边朝鲜族民俗风情园置业有限公司，案由为房屋买卖合同）与本案无关联性，水岸新城和水岸新城房屋房屋所有权证照片与本案无关联性，故本院未予采信。本院依职权调取的（2017）吉24民终342号民事判决书系生效判决，故本院予以采信。
根据崔海荣的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年2月4日，崔海荣与和龙市吉泰公司签订商品房买卖合同（预售），合同约定：崔海荣以350232元价格购买和龙市吉泰公司开发建设的位于延吉市长白山路北侧仁坪街西侧警苑小区xxxx幢x单元xxx号、建筑面积为107.93平方米的房屋；付款方式为首付房款215232元，公积金贷款118000元，剩余房款17000元在发放钥匙时一次补齐；讼争商品房取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告时交付房屋，商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》；商品房相关设施设备交付条件的约定（一）基础设施设备的交付条件1.供水、排水的交付：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，已具备标准；2.供电的交付：交付时纳入城市供电网络并正式供电，已具备标准；3.供暖的交付：交付时供热系统符合供热配建标准，使用城市集中供热的，纳入城市集中供热管网，已具备标准；4.燃气的交付：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应，已具备标准……；出卖人应当在2015年9月30日前向买受人交付该商品房……；除不可抗力外，出卖人未在2015年9月30日将商品房交付买受人的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。签订合同后，崔海荣已支付合同约定的购房款333232元。
2015年9月23日，和龙市吉泰公司通过延吉市公安局局域网向其购房职工发送关于办理警苑小区入住登记的通知，内容为：“请购买警苑小区（1、2号楼除外）的民警于9月30日前携带购房合同（购房协议）到原小营派出所1楼开发商处办理入住登记。已转让房屋，由民警本人负责通知购买人，局里一概不予通知。逾期不办理，后果自负”。
2016年6月6日，和龙市吉泰公司通过延吉市公安局局域网向其购房职工发送关于警苑小区领取房屋钥匙的通知，内容为：购买警苑小区7、9号楼的住户请携带内部认购协议（购房合同）、交款收据、身份证明于6月17日前到警苑小区5号楼一楼办理交房手续。
2016年6月8日，和龙市吉泰公司又通过延吉市公安局局域网向其购房职工发送关于警苑小区领取房屋钥匙的通知，内容为：购买警苑小区5、6、7、8、9、10、11号楼的住户请携带内部认购协议（购房合同）、交款收据、身份证明于6月17日前到警苑小区5号楼一楼办理交房手续。2015年9月23日，和龙市吉泰公司通知崔海荣办理入住手续；至今崔海荣未向和龙市吉泰公司支付剩余房款17000元，也未领取房屋钥匙。
另查，1.2015年8月，和龙市吉泰公司向质检部门递交验收申请，因该小区未安装水表，以及排水、排污管廊未接入天池路排水、排污市政管网，而未予验收。天池路的排水、排污管廊工程系政府项目，至今未施工完，小区的排水、排污至今无法并网。现对已经入住该小区的业主，和龙市吉泰公司以自行抽取污水的方式，保障业主使用房屋；2.涉案小区的供水、供电、供热等工程均于2015年9月末前完成施工；3.和龙市吉泰公司于2015年9月17日，已经购买涉案小区的水表，由于新建房屋不供热的情况下，不能安装水表，在供热期满后，即2016年4月21日开始至2016年5月2日为止，陆续安装小区的水表。
再查，2016年5月26日，马华杰、黄庆华基于同一事实（涉案房屋为警苑小区0268幢2单元802号）向本院起诉和龙市吉泰公司，诉讼请求为：1.和龙市吉泰公司继续履行合同；2.要求和龙市吉泰公司支付逾期交房违约金42432元（自2015年10月1日起至2016年11月8日止，按全部房价款的万分之三，即每日支付104元）；3.要求和龙市吉泰公司继续支付自2016年11月9日起至实际交付符合验收条件的房屋之日止的逾期交房违约金，违约金的计算方式按照第二项主张的计算方式计算；4.和龙市吉泰公司承担本案诉讼费。本院于2016年12月23日作出（2016）吉2401民初3869号民事判决，判决：1.黄庆华、马华杰与和龙市吉泰公司之间于2015年2月6日签订的商品房买卖合同继续履行；2.驳回黄庆华、马华杰其他诉讼请求。马华杰、黄庆华不服该判决提起上诉后，延边朝鲜族自治州中级人民法院于2017年5月24日作出（2017）吉24民终342号民事判决，判决维持原判。该判决为终审判决。
本院认为，崔海荣与和龙市吉泰公司之间签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。双方在合同中约定2015年9月30日前交付房屋，并约定除不可抗力外逾期交房的违约处理方式。从庭审查明的事实看，在合同履行过程中，涉案工程未如期验收系因未安装水表以及排水、排污管道未接入市政管网所致。关于安装水表问题，和龙市吉泰公司已于2015年9月份购入水表，在大多数住户不同意供热，未供热的情况下，不宜安装水表，因此未予安装。关于涉案小区排水、排污管道未接入市政管网是否可以免除和龙市吉泰公司的违约责任问题，根据（2017）吉24民终342号民事判决书中写明的内容（即按照政府规划要求，该小区的排水、排污部分需与天池路的排水、排污市政管网并网，但市政管网工程至今未施工完），在此情形下，应考虑为情势变更因素，依公平责任原则，和龙市吉泰公司可以予以延期。综上，对于崔海荣要求支付逾期交房违约金的诉请，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：
驳回原告崔海荣的诉讼请求。
案件受理费800元，由原告崔海荣负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院。
审判长 李雪英
审判员 边万龙
审判员 林大海
二〇一七年七月十日
书记员 王 姣