湖南省长沙市雨花区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）雨民初字第2275号
原告湖南波士家具实业有限公司，住所地长沙市岳麓区岳麓乡靳江农民安置小区一片五栋东头。
法定代表人陈和国，董事长。
委托代理人彭建林，湖南泓锐律师事务所律师。
被告长沙市迪三装饰工程有限公司，住所地长沙市雨花区芙蓉公馆。
法定代表人蓝相平，总经理。
原告湖南波士家具实业有限公司（以下简称原告）诉被告长沙市迪三装饰工程有限公司（以下简称被告）合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人彭建林到庭参加了诉讼。被告经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2012年11月5日，原告与被告双方就“现代投资综合楼项目”家具签订了合同编号为0121105的家具定作合同，合同就定作标的、名称、规格、单价、数量、金额及供货时间、运输安装、结算方式及期限、违约责任等进行了约定。经结算，该合同总价款为196155元。由于被告在合同履行过程中随意拖延工程进度，违背诚实信用原则，不按约定付款，因此根据原告要求，双方从2013年3月6日起采取了订单方式重新约定双方的权利义务，特别是在付款方式上双方约定为：订单生效，需方预付30%的款项给供方，送货前需方付清全部货款。至2013年5月10日止双方新签订单4份，金额为611600元。至2013年6月上旬，双方约定的交货时间已过，但被告仅向原告支付款项677000元，欠付130755元，因而原告拒绝交货。这时业主方现代投资股份有限公司和总承包方中建五局因工程完工时间紧急，曾派员至原告工厂查看货物并催促交货，并告知原告方被告经济实力差，不讲信用，目前无法取得联系，要求原告于2013年6月28日开始交货并于2013年7月5日前安装到位。业主方现代投资股份有限公司和总承包方中建五局同时承诺，如原告2013年6月28日不能交货，其将另选供应商，如原告能于2013年6月28日开始交货并确保在2013年7月5日前安装到位，则中建五局同意给原告150000元。根据上述情形，在被告未付款的情况下，经总承包方中建五局担保，原告于2013年6月28日送交了剩余的147871元家具，并于2013年7月5日前全部安装到位。诉讼请求：1、请求法院判决被告立即给付货款130755元，误工损失7600元，利息2100元以及直至付清之日止的利息；2、本案诉讼费由被告负担。
被告未答辩。
经审理查明，2012年11月5日，原告（乙方）与被告（甲方）签订一份合同编号为0121105的《家具定作合同》，约定：由甲方向乙方订购家具，产品订购见附件，订购金额按双方确定的制作数量及价格确定。交货时间为预付款到账，图纸确认后30天交货。质量验收标准按双方确认的设计方案、图纸、色板及家具行业制定的国家环保标准。双方共同将样品或所用板材封存于甲方仓库。乙方质量保证期限为乙方对售给甲方的产品提供一年质量保证，自甲方将全部货物验收合格之次日起计算。因产品质量出现的损坏，一年内由乙方负责免费维修，问题严重的不能正常使用的由乙方免费更换。由于甲方人为因素或使用不当等原因造成的产品损坏，乙方应根据甲方要求维修更换，材料等成本费用由甲方承担。跟踪服务期为五年，如甲方在质量保证期后的跟踪服务期内需要维修，应以书面形式通知乙方。同时，甲方应负责材料等成本费用。交货地点为甲方所在地的安装区域。家具由乙方负责运输与安装，费用由乙方负担。验收标准按甲方确认的样品验收。甲方指定兰湘于乙方送货到甲方时负责对货物外观、数量进行验收，甲方验收后，应在乙方送货单上签字确认，如对外在质量有异议，应在送货单上注明，经乙方确认后，由乙方负责更换。对产品内在质量有异议，应在乙方安装、调试后3日内提出。如甲方未按时验收，则在送货后3日内视为已通过外在质量验收。包装甲方需用黄色瓦楞纸包装。合同签字生效。甲方支付合同总额的30%给乙方，作为预付款。乙方制作完成，甲方到乙方工厂验货，再支付总货款的15%给乙方后，乙方开始向甲方供货。乙方送货至甲方安装、调试完毕并经甲方验收合格后35日内，由甲方向乙方支付至总货款的95%，剩余总货款的5%作为质保金满一年后五日内由甲方无息支付给乙方。如乙方不能向甲方按期交货，每逾期一天乙方按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。如甲方不按双方约定的期限向乙方支付款项，每逾期一天则应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。乙方所交产品不符合合同约定及甲方要求，应无条件予以更换或维修。造成逾期交货的，还要按本条第2项之规定承担逾期交货的违约责任。合同签订后双方确认的订单与本合同具有同等的法律效力，甲方承诺刘向阳代表甲方确定设计图纸以及此批家具的全程跟单。验收乙方配合建设方到验收合格为止。合同对其他事项还进行了约定。合同签订后，原告依约向被告供应了家具，但被告未依约向原告足额付款。根据原告要求，双方从2013年3月6日起采用订单方式重新约定双方的权利义务，其中在付款方式上双方约定为被告预付30%款项给原告，送货前被告付清全部货款。2013年5月31日，刘向阳确认原告制作并安装的家具总金额为536560.9元。2013年6月27日，原告向现代投资股份有限公司及中建五局出具《关于协调解决工程拖延问题的报告》，载明：我公司自2012年11月25日起与长沙市迪三装饰工程有限公司合作生产“现代投资办公楼工程”家具，至今签订有合同（订单）六份，合计金额为807755元，至2013年6月20日止需方已支付677000元，欠付130755元。由于需方未按约定支付货款，我公司尚有147871元家具已制作完毕但未送货安装。按照我公司与需方约定，最后一批家具须在2013年5月15日前送货并完成安装。但需方既不依法履约，又不积极协商，致使该工程项目长久拖延。如不及时解决，将对该项目的业主方、总承包方、家具承制方造成重大损失。现特此联系，一方面请贵方协调需方依约定向我公司支付货款；另一方面我公司在贵方提供有效担保的前提下尽快开工，以化解工程工期长欠拖延的局面。周志军在报告上签署“如波士家具能在2013年7月5日将现代投资办公楼固定家具全部安装完毕并将所安装家具需质量整改的整改到位。中建五局同意给湖南波士家具提供壹拾伍万元货款及安装款的保全”。原告在中建五局的担保下，继续向被告供应家具。2013年7月20日，刘向阳确认原告制作并安装的家具总金额为271071.57元。被告在支付原告货款677000元以后未再向原告支付货款，原告遂于2013年7月25日起诉至本院，请求依法裁决。
上述事实，有家具定作合同、家具订购清单、订单、报告、迪三装饰公司家具清单、送货单以及当事人的陈述等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，原告与被告签订的《家具定作合同》及相关订单，均系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方当事人均应依照合同约定全面履行各自的义务。原告依约向被告供应了家具，履行了自己的义务，被告未依约向原告足额付款，已构成违约，应承担向原告支付剩余货款等违约责任。关于剩余货款。被告代表刘向阳分别于2013年5月31日、2013年7月20日确认原告制作并安装的家具总金额为536560.9元、271071.57元，合计807632.47元。被告已支付原告货款677000元，尚欠原告货款130632.47元。原告要求被告支付货款130755元，对其主张超过部分，本院不予支持。关于误工损失，原告要求被告支付误工损失7600元，因原、被告双方对误工损失未进行约定，本院不予支持。关于利息。原告要求被告以欠付款项为基数按日万分之五的标准支付自2013年7月25日起至全部款项清偿之日止的利息，符合法律规定和双方约定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告长沙市迪三装饰工程有限公司应于本判决生效后七日内支付原告湖南波士家具实业有限公司货款130632.47元及其利息（以130632.47元为基数按日万分之五的标准从2013年7月25日起计算至本判决确定的给付之日止）；
二、驳回原告湖南波士家具实业有限公司的其他诉讼请求。
本判决生效后，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费3109元，公告费700元，共计3809元，由被告长沙市迪三装饰工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 唐 琳
人民陪审员 陈梓良
人民陪审员 杨小兰
二〇一四年三月十日
书 记 员 周 宇
附：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。