湖北省武汉市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鄂01民再61号
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：刘雪君，女，1981年11月19日出生，汉族，住广东省深圳市南山区。
委托诉讼代理人：何丹，北京中伦（武汉）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张琦，北京中伦（武汉）律师事务所律师。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：武汉生态城碧桂园投资有限公司，住所地武汉市洪山区花山镇特1号。
法定代表人：王明远，董事长。
委托诉讼代理人：王一，上海建纬（武汉）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：秦明杰，上海建纬（武汉）律师事务所律师。
再审申请人刘雪君因与被申请人武汉生态城碧桂园投资有限公司（以下简称碧桂园公司）商品房销售合同纠纷一案，不服本院（2017）鄂01民终2039号民事判决，向湖北省高级人民法院申请再审。湖北省高级人民法院于2018年3月20日作出（2018）鄂民申98号民事裁定，指令本院再审本案。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。再审申请人刘雪君的委托诉讼代理人张琦，被申请人碧桂园公司的委托诉讼代理人王一、秦明杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
刘雪君再审请求：1.撤销武汉市洪山区人民法院（2016）鄂0111民初3477号民事判决和武汉市中级人民法院（2017）鄂01民终2039号民事判决，发回武汉市洪山区人民法院重审或改判如下：（1）判令碧桂园公司支付逾期交房违约金217037.46元（每日以购房款的万分之三为标准，从2015年1月23日暂计算至2015年12月28日，应计算至实际具备交房条件时）；（2）判令碧桂园公司立即实施绿化廊道的隔离整改；（3）判令碧桂园公司赔偿因绿化廊道分割出小区导致本人房屋价值减损产生的损失106704.75元（暂按购房款的5%计算损失，应以鉴定评估为准）；2.判令本案一、二审、再审全部诉讼费用由碧桂园公司承担。事实和理由：1.原审未对桃花源小区容积率是否符合规划条件进行审理，应当发回重审。武规（东开）验（2014）012号《湖北省建设工程竣工验收规划条件核实证明》中，无容积率核实结果，碧桂园公司没有完成规划条件验收。原审未对桃花园小区容积率进行审理，认定基本事实不清。2.原审认定碧桂园公司未隐瞒与合同订立有关的重要事实，确有错误。（1）碧桂园公司在订立合同时隐瞒绿化廊道违规圈占的事实，在2013年5月25日开盘销售时，使用绿化廊道被封闭在小区内的宣传图，向购房人提供绿化廊道封闭在小区内部的虚假信息。（2）碧桂园公司宣传使用的规划图、网页表明绿化廊道属于桃花源小区的权属用地，碧桂园公司在购房过程中从未告知本人绿化廊道属于代征代建的城市绿地。（3）碧桂园公司在本人收房后继续隐瞒绿化廊道真实权属。2014年5月18日业主组团维权时，碧桂园公司仍采取拖延、隐瞒态度，并表示可采取相关措施确保绿化廊道由业主共有。3.原审驳回业主对因绿化廊道分割出小区导致别墅价值减损的鉴定申请，确有错误，并未对此进行审理。4.原审认定碧桂园公司于2014年7月2日达到法定交房条件，确有错误。桃花源小区的实际容积率为1.21，远远大于1.05，碧桂园公司交付的房屋不符合规划许可及合同约定的交房条件。5.碧桂园公司应承担损害赔偿责任。碧桂园公司隐瞒绿化廊道的真实权属，并作出虚假表示，导致本人高估房价，其交付的房屋存在瑕疵，损害业主利益。
碧桂园公司答辩称，1.涉案商品房小区容积率经政府规划、验收、出具《规划条件核实证明》，确认该小区符合规划要求，容积率符合规划条件。2.涉案房屋预售时，碧桂园公司发布的宣传资料、规划示意图显示的是整体规划范围，是依据用地红线图、建筑定位图等政府相关文件制作，不存在发布虚假信息的问题。3.涉案绿化廊道包含在用地规划内，属于建设项目的一部分，绿化廊道、公共绿化属于代征代建部分，施工阶段打围封闭施工，并无不当。4.涉案小区的相关权属不包括绿化廊道区域，已经登记公示，在房屋预售时，碧桂园公司也在售楼现场公开展示，合同中双方对此进行了明确的表述和约定，对于绿化廊道权属碧桂园公司不存在隐瞒信息的问题。且刘雪君的交房时间是2015年1月22日，而2014年10月23日购买的时候房屋已经达到交付条件，不存在虚假宣传问题。5.碧桂园公司交付的房屋符合合同约定。6.涉案小区安防设置是按照用地红线图还是按照权属用地范围设置，以及小区的门房、门禁是否违法建设问题，属于小区物业管理问题，与碧桂园公司无关。请求驳回刘雪君的再审请求，维持原判。
刘雪君向武汉市洪山区人民法院起诉请求：1.判令碧桂园公司承担逾期交房违约金217000元[已支付购房款×339天(2015.1.23-2015.12.28)×0.3‰]，逾期交房违约金剩余部分从2015年12月29日算起，至具备交房条件时止；2.判令碧桂园公司立即实施绿化廊道的隔离整改方案，该方案必须征得刘雪君书面同意，且不得采用栅栏、围墙等影响美观、妨碍通行、安全、消防等功能性要求，并赔偿损失106700元；3.判令本案的诉讼费由碧桂园公司承担。
一审法院认定事实：2014年10月23日，刘雪君与碧桂园公司签订了《武汉市商品房买卖合同》（以下简称合同），合同约定：刘雪君向碧桂园公司购买其开发的位于武汉东湖新技术开发区花城大道以南，春和路以东，碧桂园·生态城一期桃花源xx幢x层x号商品房一套，房屋总价款为2134095元，付款形式为分期付款。合同第一条约定……出卖人以出让方式取得位于花城大道以南，春和路以东，编号为X03170004的地块的土地使用权，面积179339.12平方米，规划用途为城镇住宅，……出卖人经批准，在该地块上投资建设碧桂园·生态城一期桃花源商品房。该项目的有关批文如下：1.《国有土地使用证》；颁发机关为武汉市国土资源和规划局（编号：武新国用（2011）第068号）。……合同第九条约定：出卖人应当于2015年1月22日前将符合下列条件的商品房交付给买受人使用：1.完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收；2.公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成，并满足使用功能要求；3.供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常使用条件；4.完成商品房项目竣工交付使用相关手续；5.供电：在该商品房交付时达到使用条件；6.给水：在该商品房交付时达到使用条件；7.供燃气：在该商品房交付时达到使用条件；8.电信和有线电视的设施：在该商品房交付时达到使用条件；9.上述第1-4款约定的交房条件是指取得政府相关部门的验收文件，上述第3、5-8条约定的使用条件是指达到买受人可向水、电、燃气、电信、有线电视的服务商申请办理该服务供应手续的条件。……第十一条约定：出卖人逾期交房的违约责任：出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不做累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后交付期限第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。2.如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期交付商品房，并不承担逾期交房违约责任：（1）遭遇不可抗力；（2）买受人在合同约定的交付日期前有预期付款等违约行为的；买受人选择解除合同的，买受人应在达到解除合同的条件之日起十五天内书面通知出卖人，否则视为买受人选择继续履行合同。第十二条对房屋交接进行了约定。……第二十二条约定，本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（见附件六）。附件六合同补充协议约定：七、出卖人对买受人的告知……2.买受人只拥有所购该商品房的权属证书所记载的土地的使用权。除该商品房的权属证书所记载的土地之外的“碧桂园·生态城”内其他用地（包括与买受人的该商品房相邻的出卖人待开发建设的发展用地），出卖人可依政府部门的最终批准的规划条件和批准的使用功能作任何规划和发展建设，买受人不得干涉……十一、提示，出卖人已提请买受人仔细阅读《商品房买卖合同》、本补充协议及附录的条款，特别注意加粗字体部分的条款内容，对各条款作全面、准确的理解，并应买受人的要求作出了相应说明。买卖双方一致确认对《商品房买卖合同》、本补充协议及附录的条款含义认识一致。
另查明，刘雪君已向碧桂园公司付清全部房款。碧桂园·生态城一期桃花源项目于2013年11月19日取得武汉东湖新技术开发区建设管理局出具的《建设项目配套绿化验收意见》（编号：DKLY130043）,桃花源小区绿化满足规划要求；2014年1月15日，桃花源小区并网通水（4月23日，供水设施验收合格）；2014年1月17日，武汉市公安消防局出具《建设工程消防竣工验收抽查结果告知单》（编号：[2014]YC002），桃花源小区通过消防验收；2014年3月10日，桃花源小区供电工程验收合格；2014年4月1日，武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局颁发《湖北省建设工程竣工验收规划条件核实证明》（编号：核字第武规（东开）验[2014]012号）；2014年4月3日，武汉市城乡建设委员会出具《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》；2014年4月15日，桃花源小区电信安装工程完工，并验收合格；2014年4月29日，武汉市燃气热力工程质量监督监测站出具《燃气工程验收监督意见单》（监督注册号：RR-
OJS-
B-H094），桃花源小区燃气工程通过验收；2014年4月30日，桃花源小区有线电视安装工程完工，并验收合格；2014年5月8日，武汉市住房保障和房屋管理局颁发《武汉市房地产开发项目竣工交付使用备案证》（证书编号：武房开备字[2014]075号）；2014年7月2日，桃花源小区取得武汉市天然气有限公司下发的《燃气开户通知单》。
2014年5月15日，碧桂园·生态城一期桃花源业主以碧桂园公司交付的房屋不符合交付条件为由拒收房屋，碧桂园公司向碧桂园·生态城一期桃花源业主出示武汉东湖新技术开发区国土资源规划管理局向碧桂园公司出具的《关于恢复花山生态新城公共绿化廊道开放性的通告》，载明：“……经我局现场调查，发现你公司在开发建设过程中有违规圈占花山生态新城公共绿化廊道的行为，对花山生态新城整体绿化景观系统造成影响，现要求贵公司在15天之内恢复公共绿化廊道的公共开放性，否则将予以相应的行政处罚。”之后，桃花源小区业主代表就水系、小区配套、代缴税费等问题与碧桂园公司进行维权谈判。碧桂园公司通知刘雪君收房时，刘雪君以碧桂园公司交付的房屋不符合交付条件为由拒绝收房。刘雪君于2016年10月15日办理了收房手续，刘雪君、碧桂园公司签订了《武汉碧桂园生态城物业及资料移交书》，碧桂园公司向刘雪君交付了房屋。碧桂园·生态城一期用地总面积为220016.27平方米（以实测为准）；其中，净用地面积：179339.12平方米（以实测为准）；代征绿化带面积：20220.67平方米；代征城市规划道路面积：20456.48平方米（以实测为准）。桃花源小区绿化廊道属于代征代建绿化带，为武汉东湖新技术开发区城镇公共绿地。
一审法院认为：1.关于碧桂园公司是否构成逾期交房违约责任的问题。刘雪君和碧桂园公司签订的合同合法有效，双方均应依约履行自己的义务。合同第九条明确约定了交付条件，碧桂园公司在合同约定的交房时间前取得相关部门出具的《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》及《武汉市房地产开发项目竣工交付使用备案证》，商品房达到法定的交房条件，碧桂园公司在交房时在燃气方面亦经相关主管部门专项验收，达到法定交付条件。2014年7月2日，武汉市燃气有限公司开具《燃气开户通知书》，商品房已达到合同约定的交房条件。本案中合同约定的交房时间为2015年1月22日，即约定的收房时间之前房屋已经达到了交付条件，刘雪君逾期收房的责任不在碧桂园公司，碧桂园公司不存在逾期交房的违约责任，刘雪君要求碧桂园公司承担逾期交房的违约责任的诉讼请求，不予支持。若刘雪君认为建设行政主管部门在碧桂园公司不具备法定交房条件的情况下仍出具《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》的具体行政行为违法，其可以提起行政诉讼。
2.关于碧桂园公司在合同订立过程中是否存在故意提供虚假信息，隐瞒与订立合同有关的重要事实，违背诚实信用原则，及刘雪君据此请求碧桂园公司承担损害赔偿责任，并立即实施绿化廊道的隔离整改方案，该方案必须征得刘雪君书面同意，且不得采用栏杆、围墙等影响美观、妨碍交通、安全、消防等功能性要求应否支持的问题。（1）碧桂园公司是否存在提供虚假信息的行为。碧桂园公司在房屋销售过程中发放的项目规划示意彩图、制作展示的沙盘等宣传资料显示的是项目整体规划范围，规划示意彩图符合碧桂园·生态城一期桃花源项目《建设用地规划许可证》的附图《用地红线图》及《建设工程规划许可证》的附图《建筑红线定位图》，碧桂园公司据此制作宣传资料，显示项目整体开发规划范围及建筑物定位情况并无不当，碧桂园公司虽存在违规圈占绿化廊道的行为，但刘雪君不能据此就认为绿化廊道属于桃花源全体业主共有。刘雪君提供的证据不能证明碧桂园公司存在提供虚假信息的行为。（2）碧桂园公司是否存在隐瞒订立合同重要事实的行为。刘雪君购买的是住宅商品房，影响刘雪君是否购买房屋的重大事项主要为房地产企业的主体信息、建设销售依据信息、房屋价格信息、房屋结构、户型信息、面积、共产信息、小区地段信息、容积率、绿化率信息、交通、公共设施配套等。碧桂园公司在订立合同中已履行以上事项告知义务，而本案争议的绿化廊道是碧桂园公司代征代建的绿化带，属于东湖新技术开发区城镇公共绿地，有关商品房的相关法律及《商品房销售合同管理办法》等法规并未要求开发商对其规划范围内不属于其权属用地的代征代建的城镇公共绿地负有法定的告知义务，故碧桂园公司没有隐瞒与订立合同有关的重要事实的行为。（3）刘雪君该项诉讼请求依据是否适用的问题。《中华人民共和国合同法》第四十二条规定的缔约过失责任，仅适用于合同订立阶段，因责任人的原因使合同未订立或因不符合法定要件而被确定无效或被撤销时对合同相对人承担的责任，而本案双方当事人已签订商品房买卖合同，该合同合法有效，双方当事人均要求继续履行，因此本案不适用该条款的规定。（4）刘雪君购房时对绿化廊道权属是否知晓的问题。刘雪君购房时间为2014年10月23日，此时碧桂园公司所开发的桃花源小区的相关工程已全部竣工，刘雪君可对小区的房屋、绿化、配套等综合情况实地考察之后做出是否购买决定，同时刘雪君购房时其他业主已因绿化廊道等问题多次与碧桂园公司进行公开的协调，并拒绝收房，碧桂园公司于2014年5月15日当天已经公示了武汉东湖新技术开发区国土资源规划管理局下发的《关于恢复花山生态新城公共绿化廊道开放性的通告》，刘雪君知道或应当知道绿化廊道的权属问题，碧桂园公司不存在故意提供虚假信息，隐瞒与订立合同有关的重要事实，违背诚实信用原则的行为。故刘雪君据此要求碧桂园公司承担赔偿责任的诉讼请求，不予支持。对于刘雪君要求碧桂园公司对绿化廊道进行隔离整改，且整改方案必须征得刘雪君书面同意的诉请，该院认为绿化廊道的景观设计不属于双方合同的约定内容，刘雪君的请求没有合同依据，不予审理；若刘雪君认为碧桂园公司采用了栅栏、围墙等隔离设施对其房屋有影响或不合理，属于小区物业交付物业服务公司之后由业主大会或者业主大会授权的业主委员会依法决定，刘雪君无权单独行使该项权利。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十二条、第四十四条、第六十条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审判决：驳回刘雪君的全部诉讼请求。案件受理费6156元，由刘雪君负担。
刘雪君不服一审判决，上诉请求：1.撤销一审判决，发回重审；2.如不发回重审，则维持一审判决第一项；改判碧桂园公司承担逾期交房违约金207000元，逾期交房违约金剩余部分自2015年12月29日起计算至具备交房条件时止；碧桂园公司立即实施绿化廊道的隔离整改方案，该方案必须征得刘雪君书面同意，且不得采用栅栏、围墙等影响美观、妨碍通行、安全、消防等功能性要求，并赔偿损失106700元；3.本案一、二审诉讼费由碧桂园公司承担。
二审法院认定事实：一审认定事实属实，二审予以确认。
二审法院认为，一、关于碧桂园公司是否构成逾期交房，如果构成逾期交房，逾期交房违约金应如何计算的问题。碧桂园公司在合同约定的交房时间前取得相关部门出具的《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》及《武汉市房地产开发项目竣工交付使用备案证》，达到法定的交房条件，除天然气公司开具的《燃气开户通知书》于2014年7月2日才取得以外，碧桂园公司开发的商品房在其他方面均达到交房条件。刘雪君与碧桂园公司在合同中约定的交房时间为2015年1月22日，此时，刘雪君所购商品房已符合合同约定的交房条件，碧桂园公司已通知刘雪君收房，但刘雪君以房屋未达到交付条件而拒绝收房，由此产生的逾期收房损失应由刘雪君自行承担。二、关于绿化廊道是否构成虚假宣传，并因此减少房屋价值应予赔偿的问题。绿化廊道属于碧桂园公司代征代建的公共设施，在规划图中有明确标示，双方在签订购房合同中也未约定绿化廊道属于全体业主共有，刘雪君的购房合同于2014年10月23日签订，此时碧桂园公司所开发的桃花源小区的相关工程已全部竣工，碧桂园公司于2014年5月15日当天已经公示了武汉东湖新技术开发区国土资源规划管理局下发的《关于恢复花山生态新城公共绿化廊道开放性的通告》，刘雪君知道或应当知道绿化廊道属于公共设施，故碧桂园公司不构成虚假宣传。综上所述，刘雪君的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，二审判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费6156元由刘雪君负担。
再审期间，刘雪君提交以下证据：1.《信息公开答复书》，拟证明2014年10月31日刘雪君与碧桂园公司发生绿化廊道权属纠纷，刘雪君通过正常程序向东湖开发区规划局了解状况，因碧桂园公司不同意公开而未能了解到，并非碧桂园公司答辩所说代征代建早已向社会公开。2.门房、门禁被拆除的照片，拟证明桃花源小区原门房、门禁系违建，现已被拆除，目前该区域属于向公众开放的状态，影响业主房屋的私密、安全等。
本院组织双方当事人对上述证据进行了质证。碧桂园公司认为：对证据1的真实性不持异议，对证明目的持异议。绿化廊道区域的权属是由国土使用证显示的，在2010年年底已经东湖开发区的管理部门公示。用地和建设都属于政府的行政许可事项，是政府的重点公开信息，也都在房屋销售时展示。申请人向相关部门申请查阅未获准许，是行政管理关系，不影响本案审理，与本案无关。对证据2有异议。2014年3月建造门房，2014年5月份房屋销售，门房和门禁是在房屋交房前由碧桂园公司建造，与购房人购房没有关系。申请人不能仅凭绿化道上建造门房认为碧桂园公司向申请人说明绿化廊道属于小区用地。违法建筑无论什么时候建造，不影响小区绿化道的权属问题。不能说明碧桂园公司对绿化道的权属有任何意思表示。
碧桂园公司对上述两份证据的真实性无异议，本院予以确认。但双方争议的事实在于碧桂园公司在销售房屋的过程中是否有虚假宣传、欺诈购房者的行为或意思表示，这两份证据均与本案争议事实没有关联性，本院不予采信。
对原审查明事实，再审予以确认。
本院再审认为，本案的争议焦点为：1.逾期交房违约责任应当如何认定的问题。2.碧桂园公司是否存在绿化廊道的虚假宣传，误导刘雪君购买诉争房屋，并导致房屋价值减损的问题。
刘雪君与碧桂园公司签订的《武汉市商品房买卖合同》，真实合法有效，双方构成房屋买卖合同关系，均应按合同约定履行自己的义务。
关于争议焦点1，刘雪君再审认为桃花源小区未经容积率核实，至今不符合验收交付条件，原审认定2014年7月2日符合交房条件错误的问题，本院认为，容积率不大于1.05的内容规定在2011年9月3日武汉市国土资源和规划局东湖开发区分局发给碧桂园的《规划设计条件》中，并非双方在《武汉市商品房买卖合同》中约定的内容。关于交房的具体条件，双方在合同第九条约定：出卖人应当在2015年1月22日前，将符合下列条件的商品房交付给买受人使用：1.完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收；2.公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成，并满足使用功能要求；3.供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常使用条件；4.完成商品房项目竣工交付使用相关手续；5.供电：在该商品房交付时达到使用条件；6.给水：在该商品房交付时达到使用条件；7.供燃气：在该商品房交付时达到使用条件；8.电信和有线电视的设施：在该商品房交付时达到使用条件；9.上述第1-4款约定的交房条件是指取得政府相关部门的验收文件，上述第3、5-8条约定的使用条件是指达到买受人可向水、电、燃气、电信、有线电视的服务商申请办理该服务供应手续的条件。碧桂园公司在合同约定交房时间前取得《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》及《武汉市房地产开发项目竣工交付使用备案证》，商品房达到法定的交房条件。碧桂园公司在2014年7月2日取得天然气公司开具的《燃气开户通知书》，达到合同约定的“可申请办理该服务供应手续使用条件”的交付条件。刘雪君与碧桂园公司在合同中约定的交房时间为2015年1月22日，此时房屋已经具备交房条件，原判认定刘雪君逾期收房的责任不在碧桂园公司，碧桂园公司不存在逾期交房的违约责任，并无不当。
关于争议焦点2，碧桂园公司在房屋销售过程中发放的项目规划示意彩图、制作展示的沙盘等宣传资料显示的是项目整体规划范围，规划示意彩图总体上符合碧桂园·生态城一期桃花源项目《建设用地规划许可证》的附图《用地红线图》及《建设工程规划许可证》的附图《建筑红线定位图》，碧桂园公司据此制作宣传资料，显示项目整体开发规划范围及建筑物定位情况，并无不当。碧桂园公司虽存在违规圈占绿化廊道的行为，但绿化廊道的权属从开发、规划至销售从未发生过变化，其性质一直为公共绿化廊道。本案中，刘雪君购房时间为2014年10月23日，此时不仅小区的相关工程已经全部竣工，而且其他业主已就绿化廊道等问题与碧桂园公司进行集体维权，碧桂园公司也公示了《关于恢复花山生态新城公共绿化廊道开放性的通告》，则刘雪君在购买现房的情况下，未能提交充分有效的证据证明碧桂园公司在销售房屋过程中对于绿化廊道权属问题作出过具体确定的说明，存在虚假宣传、欺诈等行为或意思表示，且绿化廊道的权属对桃花源小区业主使用房屋不产生重大影响。故本案争议的绿化廊道问题不符合《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定的“要约”情形，刘雪君认为碧桂园公司存在故意隐瞒重要事实的主张不能成立。刘雪君主张碧桂园公司应就绿化廊道导致房屋价值贬损承担赔偿责任的问题，因没有事实和法律依据，本院不予支持。关于刘雪君要求碧桂园公司对绿化廊道进行隔离整改的问题，因没有合同约定依据，不属于本案的审理范围。
综上所述，原审认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条、第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
维持本院（2017）鄂01民终2039号民事判决。
本判决为终审判决。
审 判 长 杨 林
审 判 员 谢 迟
审 判 员 杨元新
审 判 员 赵云霞
审 判 员 吴 婷
二〇一八年九月四日
法官助理 江秀惠
书 记 员 刘 凯