重庆市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）渝01民终4329号
上诉人（原审被告）：重庆建工第七建筑工程有限责任公司，住所地重庆市江北区建新南路10号，统一社会信用代码915000002030377780。
法定代表人：刘艺，董事长。
委托代理人：王宁，重庆巴渝律师事务所律师。
委托代理人：王江，男，1978年1月26日出生，汉族，住重庆市江北区。
被上诉人（原审原告）：重庆苯特钢结构有限公司，住所地重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路9号，统一社会信用代码91500109795854842D。
法定代表人：谭兴奎，总经理。
委托代理人：赵树乾，重庆国彦律师事务所律师。
委托代理人：黄太春，重庆国彦律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：重庆四联光电科技有限公司，住所地重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号，统一社会信用代码915001096761430879。
法定代表人：卿玉玲，董事长。
委托代理人：胡浩，男，汉族，1985年7月27日出生，住重庆市北碚区。
上诉人重庆建工第七建筑工程有限责任公司（以下简称七建公司）因与被上诉人重庆苯特钢结构有限公司（以下简称苯特公司）、重庆四联光电科技有限公司（以下简称四联公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服重庆市北碚区人民法院作出（2014）碚法民初字第00765号民事判决，向本院提起上诉。本院依法由审判员方剑磊担任审判长，与审判员杜伟，代理审判员吴学文（主审）共同组成合议庭，对本案进行了审理。上诉人七建公司的委托代理人王宁、王江，被上诉人苯特公司的委托代理人赵树乾，被上诉人四联公司的委托代理人胡浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
七建公司上诉请求：1、撤销一审判决第一项，改判七建公司支付苯特公司工程款239871.8元，且不承担资金占用利息责任；2、撤销一审判决第二至四项，改判七建公司不承担责任；3、本案一、二审诉讼费由苯特公司承担。其主要事实和理由有：1、七建公司应付工程款应为239871.8元，一审对钢材量及品迭量认定错误；2、七建公司不存在迟延给付工程款的情形，因为七建公司与四联公司的工程结算是在2014年9月完成的，而七建公司与苯特公司至今未结算完毕，故不存在资金占用的问题；3、支付奖励费5万元需要苯特公司按合同约定完成涂装工作，苯特公司要求支付该笔费用的条件不成就；4、一审判决七建公司应赔偿因设计变更导致的主体连接件损失1万元错误，该材料七建公司并未实际使用；5、一审判决第4项是基于七建公司违约行为而作出，该项判决认定的事实基础是将2017年7月7日的《承包协议》与之前的双方签订的各合同完全予以割裂，因此是错误的。
苯特公司二审答辩称：不同意七建公司的上诉请求，七建公司的上诉理由均不能成立，一审认定事实正确，要求维持一审判决。一审时七建公司提出了反诉，一审法院也做出了相应的裁定，驳回了其反诉。七建公司现仅就判决书提起上诉，故裁定书已生效，根据裁定书中查明的事实可作为本案定案依据。
四联公司二审答辩称：1、一审判定四联公司不承担责任的判决是正确有效的；2、质保期2年已届满，四联公司2015.1向七建公司支付了质保金，四联公司已按合同约定支付了全部工程款及质保金，不存在任何欠付行为，因此不应承担任何支付或违约、赔偿等责任。
苯特公司一审诉称：四联公司为重庆四联高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房（以下简称LED3号厂房项目）业主方，七建公司为LED3号厂房项目施工的总承包方，苯特公司为LED3号厂房项目钢结构部分的材料提供人及实际施工人。苯特公司与七建公司于2011年12月13日签订《钢结构安装工程承包合同》（以下简称《承包合同》），于2011年12月15日签订《钢结构安装工程承包合同的补充合同》（以下简称《补充合同》），于2011年12月15日签订《钢结构工程材料供应合同》（以下简称《材料供应合同》），于2011年12月16日签订《补充协议》。合同签订后，苯特公司按七建公司和四联公司的要求如约供应了钢结构工程材料，进行了安装，并于2012年6月21日通过竣工验收，但七建公司没有按约定支付相关款项。2012年7月7日，由于四联公司的厂房需要增加部分H型钢龙骨，苯特公司又与七建公司签订了《钢结构安装工程承包协议》（以下简称《承包协议》），该协议约定综合单价为每吨8700元，同时约定如苯特公司可以在2012年7月25日前完成外墙H型钢龙骨的安装，将额外奖励苯特公司5万元（雨天顺延）。后苯特公司加班加点在2012年7月26日（中途下雨两天）完成了外墙H型钢龙骨的安装。截止2013年3月19日，苯特公司在《承包协议》的基础上共安装了247.31吨H型钢材。该工程于2013年3月8日全部验收，但七建公司一直迟延支付工程款。七建公司应付工程款为《承包合同》及《补充合同》的包干工程款241.25万元，《材料供应合同》包干工程款723.75万元，《承包合同》及《补充合同》的增加工程量36.7338吨的工程款296978.98元，《承包协议》的工程款247.31吨×8700元/吨=2151597元，《承包协议》的地脚螺栓的补充报价8000元，合计12106575.98元。扣除5%的质保金，共计11501247.18元。现七建公司共支付了10608444.52元工程款。七建公司已经付清《承包合同》及《补充合同》、《材料供应合同》的工程款，还付了《承包协议》的一部分工程款。七建公司现拖欠苯特公司工程款892806.66元，该工程款均为《承包协议》的工程款。在履行《承包协议》的过程中因七建公司设计变更导致苯特公司原材料报废的损失费为25754元，总重量为3417.2公斤。苯特公司就此损失于2012年10月28日向七建公司提出了索赔要求，七建公司于2012年11月1日对于报废的内容进行签字确认。七建公司应支付苯特公司因设计变更导致的原材料报废的损失费25754元。《承包协议》第五条第2款约定苯特公司应于2012年7月25日（含25日）完成安装，如遇雨天工期顺延。苯特公司实际的完工日期为2012年7月26日，根据记载2012年7月12日上午9点一直下雨至下午6点，因此工期顺延一天，2012年7月16日下午3点至下午6点一直下雨，工期顺延半天，工期共计顺延1天半。因此正常的完工日期应该为2012年7月27日，苯特公司在2012年7月26日已经完工，七建公司应该按合同约定支付5万元赶工奖励费用。七建公司未按《承包协议》的约定支付工程进度款。该工程的竣工时间为2013年3月8日，七建公司最迟应该于2013年4月8日支付《承包协议》中除保证金以外的全部工程款，至苯特公司起诉时七建公司仍未支付。因此七建公司应该承担每天2万元的违约金。苯特公司为维护自身的合法权益，现依法提起诉讼。请求：1、判令七建公司立即支付苯特公司工程款892802.66元，及按892802.66元为本金从2014年1月20日起至给付之日止按银行同期贷款利率给付利息；2、判令七建公司支付苯特公司奖励费5万元；3、判令七建公司支付苯特公司因设计变更导致原材料报废的损失费25754元；4、判令七建公司支付迟延付款的违约金1000000元（自2013年4月8日至2014年1月2日）；5、四联公司对第1项、第4项诉讼请求在应付款范围内承担连带给付责任；6、本案诉讼费用由苯特公司、四联公司共同承担。
一审法院认定事实：苯特公司为钢结构工程专业承包贰级资质企业。重庆第七建筑工程有限责公司于2010年变更名称为七建公司，七建公司的资质等级为：房屋建筑工程施工总承包壹级等。
2011年7月21日，四联高科公司与七建公司签订《重庆四联高科投资有限公司高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房建设工程施工合同》，该合同第一节协议书载明：工程名称高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房。工程承包内容及范围为：基础工程、主体工程、装饰装修工程、给排水安装工程、电气安装工程、通风安装工程、消防安装工程等施工图及招标工程量清单所示全部工作内容及范围。该合同第二节通用合同条款载明：4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。17.5竣工结算载明：17.5.1承包人承包范围内的工程验收合格后两周内，承包人向发包人送交完整的工程竣工图纸和工程决算资料【均为一式叁份并制成电子文档，电子文档用广联达软件编制（包括钢筋、图形、价格等）】，发包人在收到齐全的竣工决算资料后六个月内审核完毕，承包人应主动配合。17.5.2办理完竣工结算后30日内，发包人支付至工程结算总价85%，经发包人委托的审计机构审计三方无异议后15日内，支付至审计后总价的95%，留5%作为质量保证金，质量保证金不计利息。……17.5.4竣工结算的价格原则本合同价款采用固定单价合同，以中标的工程投标总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款以承包人实际完成工程量为依据，由承包人计量、监理工程师核准、发包人批准的实际完成工程量乘以相应投标综合单价加投标措施费及其他费用确定，以发包人审计的结果为准。……该合同第三节专用合同条款还载明了承包人的工期延误、进度款支付时间及支付额度、竣工结算的价款原则、月度工期延误违约金、节点工期延误违约金。等等。七建公司为此设立了重庆建工第七建筑工程有限责任公司四联高科LED3号厂房工程项目部（以下简称七建公司项目部）。2012年3月14日，四联高科公司（甲方）与四联公司（丙方）、七建公司（乙方）签订《合同权利义务转移协议书》，约定：“鉴于甲方与乙方于2011年7月21日签署了《高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房建设工程施工合同》（以下简称‘《施工合同》’）约定由乙方承包高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房的建设工程（以下简称‘LED3号厂房的建设工程’）的施工工作，因甲方将LED3号厂房的建设工程所在地块的土地使用权及该地块范围内的建筑厂房及其他构筑物、附着物）转让给丙方，现甲、乙、丙三方就甲方将其在《施工合同》中享有的权利和承担的义务、责任等合同权利义务概括转移给丙方的事宜协商一致，达成本协议如下，以资三方共同遵守。一、甲、乙、丙三方确认并同意：自本协议生效之日起，甲方将其在《施工合同》中的权利、义务和责任一并转移给丙方，由丙方享有《施工合同》中甲方的权利并承担相应的义务和责任；丙方同意概括承继甲、乙双方所签订的《施工合同》中甲方的全部权利及义务。二、甲、乙、丙三方确认并同意：本协议生效后，甲方不再承担《施工合同》中的任何义务和责任。丙方即取代甲方在《施工合同》中的法律地位，按照《施工合同》的约定享有权利和承担义务、责任。三、乙、丙双方确认并同意：在本协议生效后，丙方即按照《施工合同》的约定向乙方支付工程款项。……”
2011年12月13日，苯特公司（承建方，乙方）与七建公司（发包方，甲方）签订《承包合同》，该合同约定:“第一条工程概况一、工程名称：重庆四联高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房。工程地点：重庆市北碚区蔡家镇。工程规模：约11600平方米。工程内容：钢结构运输、安装、屋面系统。二、以设计图纸及技术交底为准，LED3#厂房投标计价清单中除1、平整场地。2、挖孔桩土石方。3、挖基坑土石方……33、金属扶手带栏杆（××人卫生间扶手）等33项内容和灰白色铝塑板等装修部分以外的部分和所有钢构件涂装（包括防锈防火漆），以及屋面钢板、二次设计中的内外墙连接预焊铁板。三、工程期限本工程总工期为：从2011年12月13日开始至2012年3月5日前全部完成，并提交业主验收。四、工程质量……五、工程造价：钢结构加工，运输和安装人工费：包干价316.25万元。此价格不因人工及运输费用的涨跌而变动。附：经甲方审核同意的乙方自报工程量清单及综合单价。本合同为固定单价合同，合同执行期间，本合同单价不因任何因素进行调整。六、设计变更增减的工程量参照乙方自报并经甲方审定的工程量清单综合单价进行结算。七、由于竣工图和档案资料是乙方负责编制且乙方自报了工程量清单单价和数量，如甲方与建设方结算工程量与乙方自报工程量清单中的工程量（1074吨）的差额不超过±3%，则双方自行负责。如差额超过±3%，则增加部分的材料、加工及安装综合单价按乙方自报的工程量清单综合单价20%计算并支付给乙方，不足部分的材料、加工及安装综合单价按乙方自报的工程量清单综合单价的20%计算并从乙方工程安装款中扣除，此项增减总额不超过30万元。第二条工程设计……第六条进度计划……三、合同签定10日内，乙方将加工成型第一批2车构件运抵工地现场。四、乙方第二批钢结构材料（含钢结构材料费、材料运费、损耗、加工费、构件运费、油漆费合计不低于100万元）应于2011年12月31日前到达施工现场并进行安装。五、乙方春节前安装工作维持到2012年1月20日。第七条设计变更一、施工前由甲方组织设计单位、建设单位和监理单位进行图纸会审，图纸会审的内容，经确认后作为施工的补充依据，双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计的错误、疏漏或严重不合理的地力，发现方应在当天内以书面形式通知对方，由乙方及时会同设计、甲方、监理、建设方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若工程量发生变化，则调整相应合同造价。三、甲方如需要设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知，变更审批期间，乙方若不能正常施工，工期顺延。第八条施工期的顺延有下列情况之一者，乙方的工期顺延：一、按施工准备规定要求，甲方不能提供场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时。……三、甲方没有按时交付土建工程时及未按时支付工程款时。第九条总工期顺延（工期顺延至以下情况消除时止）一、业主作重大设计变更、甲方提供的工程地质资料不准，致使设计改变导致施工无法进行，自提出变更日起到变更项目完成止，作工期顺延。……三、未按合同规定拨付定金款、工程进度款而影响施工时工期延长。……五、由于基础工程质量不符合设计要求而影响乙方的正常施工，自影响开始之日起，到影响消除日止，工期顺延。乙方在以上第八条、第九条规定的情况发生后的三天内，就延误工期向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后应予签收并在七天内予以答复，经三次催报不予答复的，乙方即可视为延期要求被确认。……第十一条工程验收一、乙方钢结构分项工程施工完毕，自检合格后，报请甲方验收。甲方应会同业主、质监、设计、监理、乙方等部门对钢结构单项工程进行分项工程验收。二、工程竣工验收后，甲方方可移交业主使用。在规定的包修期内，凡因乙方原因造成的质量缺陷由乙方保修；由于甲方的基础质量原因或设计不合理、使用不合理以及超设计规范的自然力破坏造成构件变形和屋面的渗漏，其费用由甲方承担。如果未经验收，甲方或业主使用该厂房，则视为验收合格，甲方要支付乙方工程款。三、当工程验收不能合格时，应按本合同第十五条执行。第十二条工程款支付工程款的支付和结算，乙方须开具本单位的等额建安发票。一、每月28日前乙方报进度并由甲方、业主方审核，业主向甲方划拨进度款后5个工作日内，甲方向乙方支付完成进度量80%的进度款。2012年1月份工程量进度乙方1月13日向甲方申报，春节前付款。二、钢结构单项工程竣工验收合格后15日内，甲方交付乙方除扣除5%质保金以外的全部工程款。三、工程质量保修金：工程款的5%即人民币15.8125万元作为质保金，质保期(两年)满后十五日内支付。……第十四条违约责任合同任何一方在合同履行期间擅自变更或解除合同均属违约行为，应承担相应的违约责任。一、乙方的违约责任：（一）因乙方的原因致使工程逾期的，每逾期一天，支付违约金5000元给甲方。逾期十天以后，支付违约金30000元/天给甲方。（二）因乙方的原因第二批钢结构材料不能于2011年12月31日前到达施工现场并进行安装，每逾期一天，乙方支付违约金5000元给甲方。逾期十天甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付违约金500000元。……（五）、如果出现本条（一）、（二）、（三）、（四）等四种乙方违约情形，甲方在乙方支付违约金后，仍有权就乙方违约行为给甲方造成的损失（包括但不限于被业主方处的罚款、窝停工造成的管理人员及工人工资等）向乙方追索损失。二、甲方的责任：（一）如因甲方原因约定付款日期5个工作日之后仍未付款，每逾期一天，支付违约金5000元给乙方。逾期十天以后，支付违约金30000元/天给乙方。……”
2011年12月15日，苯特公司（承建方，乙方）与七建公司（发包方，甲方）签订《补充合同》，该合同约定：“双方就2011年12月15日签订的《承包合同》中的部分条款做如下补充：一、将原合同第一条第五款更改为：钢结构加工，运输和安装人工费：包干价241.25万元。另外的75万元作为防水保温材料费和人工费等由甲方另行发包。相应，原合同的承包范围不再包括防水保温的全部内容。此价格不因人工及运输费用的涨跌而变动。附：经甲方审核同意的乙方自报工程量清单及综合单价。本合同为固定单价合同，合同执行期间，本合同单价不因任何因素进行调整。二、将原合同第十二条第七款更改为：工程质量保修金：工程款的5%即人民币12.0625万元作为质保金，质保期满后十五日内支付。……”。
2011年12月15日，苯特公司（供方，乙方）与七建公司（需方，甲方）签订《材料供应合同》，该合同约定：“一、工程名称重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房。交货地点：重庆市北碚区蔡家镇项目现场。工程规模：约壹仟壹佰吨。供货内容：施工图及设计交底内的钢构件、压型屋面钢板二、供货范围：以设计图纸及技术交底为准，LED3#厂房投标计价清单中除1、平整场地。2、挖孔桩土石方。3、挖基坑土石方。……33、金属扶手带栏杆（××人卫生间扶手），34、灰白色铝塑板，35、第二层楼承板及栓钉，36、屋面防水系统等36项内容和装修以外的部分和所有钢构件涂装（包括防锈防火漆），以及二次设计中的内外墙连接预焊铁板、压型屋面钢板。三、供货期限：（一）、合同签定且甲方支付了50万元预付款10日内，乙方将加工成型第一批2车构件运抵工地现场。（二）、乙方第二批钢结构材料（含钢结构材料费、材料运费、损耗、加工费、构件运费、油漆费合计不低于100万元）应于2012年1月4日前到达施工现场并进行安装。（三）、合同签定50日内，乙方应向甲方提供合同约定供货范围内全部材料。四、材料价格：（一）、乙方供货范围内全部材料包干价为723.75万元。附：经甲方审核同意的乙方自报工程量清单及综合单价。（二）、项目设计变更增减的工程量所需材料参照乙方自报并经重庆建工第七建筑工程有限责任公司审定的工程量清单及单价进行结算。五、付款方式：（一）、甲方于2011年12月21日前预付乙方500000元人民币。（二）、乙方送货金额（含材料费、损耗、加工费、运费、油漆等）满100万元且开始安装后5个工作日内甲方预付乙方500000元。（三）、除（一）、（二）外，材料进度款按每月安装产值扣除已支付给供方安装费用后余款的80%支付给乙方，乙方每月28日前报进度并由甲方、业主方审核，甲方收到业主方划拨的进度款后5个工作日内支付给乙方。2012年1月份工程量进度乙方1月13日向甲方申报，春节前付款。（四）、2012年2月份的进度款中，甲方要扣除乙方之前（一）、（二）条预付款100万元。（五）、钢结构单项工程竣工验收合格后15日内，甲方支付乙方除质保金外的全部工程材料款。（六）材料款的5%即人民币362000元作为质保金，质保期（两年）满后20日内支付。（七）、乙方可以委托甲方将材料款直接支付给其他材料供货单位，且由收款单位直接开具发票给甲方。（八）、支付货款前，供货方提供等额材料发票。……”。
2011年12月16日，苯特公司（供方，乙方）与七建公司（需方，甲方）签订《补充协议》，约定：“经双方友好协商，就甲乙双方所签订的《钢结构工程材料供应合同》和《钢结构工程安装合同》中的相关条款作以下调整：1、合同中所有‘2011年12月31日前’改为‘2012年1月4日前’。2、所有合同中以打款日期后十日内进场为准。3、完工日期改为2012年3月8日。4、其他条款以原合同为准，原合同与此协议有抵触的以本协议为准。”
2011年12月25日，苯特公司向七建公司作出承诺书。该承诺书载明：本公司承诺，一旦甲方将五十万元预付款支付我公司，则我公司立即支付甲方项目部柒万元地脚螺栓费用。七建公司收到该承诺书。
2011年12月29日，苯特公司向七建公司作出承诺书。该承诺书主要内容为：重庆苯特钢结构有限公司李丹应于2011年12月30日前退还给彭荣的人民币20万元，其中拾叁万元是李丹借支，柒万元是预付螺栓款。通过李丹账户支付给彭荣账户。李丹付款后，重庆苯特钢结构有限公司于2011年12月21日所签收到重庆建工第七建筑工程有限公司预付款贰拾万元收条作废。李丹在该承诺书上签名。七建公司收到该承诺书。
2011年12月29日，苯特公司向七建公司作出工程联系单，该联系单载明：“致：重庆建工第七建筑工程有限责任公司事由：关于工期及付款事宜1、原补充协议中的第1条：合同中所有‘2011年12月31日前’改为‘2012年1月4日’应改为：合同中所有‘2011年12月31日前’改为‘2012年1月6日前’。2、原补充协议中的第3条：‘完工日期改为2012年3月8日’应改为：‘完工日期改为2012年3月18日’。请贵司予以确认！”七建公司的员工刘降龙在接收单位处理意见处书写如下文字：同意，并在负责人处签名，在日期处写明2011.12.29。
2012年1月7日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房工程设计变更导致的工程量增加及相应的工程综合单价与工期等问题。内容：一、由于我方报价时参照的图纸中没有电梯部分，由于设计变更增加了电梯部分的钢柱及钢梁。二、J、K轴的部分钢梁由于设计变更将规格型号加大导致相应的工程量增加。三、由于我方报价时参照的图纸中没有悬挂式吊车梁，由于设计变更增加了该部分工程量。四、雨棚结构中部分构件由于设计变更将规格型号加大导致相应的工程量增加。五、我司与贵司签订的相关合同中所述工期是以我方报价时参照的图纸为依据，现由于设计变更导致工程量增加，于是该工程量的制作安装工期也应相应增加5天，如果该函所提问题不能按合同约定时间确定，则相应工期还要延长，具体延长时间按合同约定顺延。以上一～四条中的详细变更增加的工程量47.9吨及工程增加的造价40.76万元，详见附件一及附件二。”该附件一为变更增量详细清单（载明总重为47904.6㎏），附件二为清单报价书，该清单报价书载明：主体钢构工程量47.90T，单价4950元/T，金额237105元。该报价为设计变更增加工程量。七建公司的员工刘降龙在该业务联系单上书写如下文字：“已收到刘降龙2012.1.9”。七建公司已收到该业务联系单。之后作出的新的变更增量详细清单载明的总增加重量为36733.8㎏。刘降龙在该清单上书写了如下文字：“此变更量36.733T属实，按清单单价计算。只作进度款支付依据，具体量以决算为准。刘降龙2012.2.8”。七建公司项目部在该手写文字上盖了章。审理中，苯特公司陈述:七建公司于2012年2月8日向苯特公司送达确认的变更增量详细清单，将苯特公司报送的47.9吨增量改为36.7338吨。七建公司则陈述:2012年2月8日七建公司盖章的变更增量详细清单是苯特公司作出的。
2012年4月5日，七建公司项目部向苯特公司作出关于重庆四联高科投资有限公司设计变更图纸的函。该函载明：“贵司承接的重庆四联高科二期LED3号厂房钢结构安装工程，2012年1月已进场安装，现针对建设单位（重庆四联高科投资有限公司）更改楼承板的问题，我司项目部特向贵司函告如下：我司于2012年3月26日收到建设单位关于钢楼承板的施工图纸，对合同范围内原施工图中的抗剪栓钉进行了变更，因楼承板工作内容由我司自行施工，对属于贵司工作范围的抗剪栓钉工程价款在工程结算时予以扣除。”在审理中苯特公司表示没有收到该函。四联公司表示经四联公司核实，没有找到设计变更的相关材料，对四联公司是否提出设计变更不能确认。
2012年6月21日，高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房主体结构进行了验收，验收合格，并形成会议纪要。该会议纪要载明：“一、施工单位：……（四）施工情况2011年12月27日完成基础的验收（基础砼强度已评定完成，满足设计及规范要求），2011年12月31日开始钢结构的主体结构的吊装，于2012年4月初完成主结构安装，6月9日完成9米层楼承板施工，主体结构施工完成”。
2012年7月7日，苯特公司（承建方，乙方）与七建公司（发包方，甲方）签订《承包协议》，该合同约定：“一、承包范围（一）重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房钢结构安装工程装饰施工图中所有增加的H型钢主龙骨的材料采购、制作、涂装、运输、安装等内容和l/A-D、13/A-D轴展厅部分增加的钢结构梁的材料采购、制作、涂装、运输、安装等内容，以及门上雨棚H型钢骨架。（二）重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房钢结构展厅部分增加的余下部分（即除去1/A-D、13/A-D轴展厅部分增加的钢结构梁以外的）钢结构梁、柱、楼梯的材料采购、制作、涂装、运输、安装等内容。二、承包单价执行固定综合单价，综合单价为8700元人民币每吨。合同执行期间，本合同单价不因任何因素进行调整。三、工程量计算工程量按实际图纸及相关国家规定的清单计算规则进行结算，即按业主方最终审计量结算（甲方将业主方最终审计量结算清单出示原件，将复印件盖章后交与乙方，否则，应以乙方所报工程量及结算金额为准）。原有主钢构合同包括的工程量和原有主钢构合同的变更增加量不计入本合同工程量。……五、工期要求与逾期违约金（一）从2012年7月8日开始计算工期，乙方必须在2012年7月10日开始进场安装连接件，2012年7月25日（含7月25日）前乙方必须完成外墙H型钢骨架安装，若安装期间遇大雨天工期顺延（以国家天气预报为准，结合实际下雨天，工期开始计算后，旋工现场每天的天气晴雨情况以及下雨时间甲乙双方必须签字确认，（如签字发生争议，由沙坪坝或北碚气象部门确认为准），按确认情况计算工期，工期相应顺延（白天半天内连续下雨超过2小时按半天计算，工期相应顺延）……展厅部分增加的余下部分（即除去1/A-D、13/A-D轴展厅部分增加的钢结构梁以外的）钢结构梁、柱、楼梯的制作安装工期在书面通知后另外协商工期。（二）因建设单位赶工，乙方若在合同约定的工期内完成外墙H型钢骨架制作安装工作，甲方奖励乙方伍万元人民币，乙方完工当天，甲方项目经理和技术负责人应给乙方书面确认，如果甲方未给乙方书面确认，则以完工当天乙方拍摄的完整外墙H型钢骨架工程照片为证，甲方不得以任何理由否认。乙方不能按时完成施工任务，逾期一天，支付违约金10000元给甲方。逾期一天以上，支付违约金20000元/天给甲方。（三）如因甲方未按约定付款日付款，每逾期一天，支付违约金10000元给乙方。逾期一天以上，支付违约金20000元/天给乙方。……六、工程款支付……2、工程进度款按每月安装产值的80%支付给乙方，乙方每月25日前报进度并由甲方、业主方审核，业主方向甲方划拨进度款后5个工作日内支付给乙方（如当月工程量上报后至次月30日前甲方仍未支付乙方工程款则视为甲方违约，甲方要按第五条第（三）款规定的数额支付乙方违约金。……3、重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房工程外墙装饰H型钢主龙骨完工进入下到工序后15日内，且不超出乙方完工合格后30日内，甲方支付乙方除扣除5%质保金以外的全部工程款。七、工程质量保险金：全部工程款的5%作为质保金，质保期两年（外墙骨架完工合格后开始计算）满后七日内由甲方支付给乙方。……十一、特别说明：本合同所述违约金是双方考虑了价格、工期等多种因素，经充分协商后确定的，任何一方不得以任何理由否认过低或过高。
2012年7月12日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于在外墙H型钢龙骨安装过程中遇下雨天的工作联系函内容：一、按合同约定我司制作安装的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙H型钢骨架在施工过程中如遇大雨天合同工期将根据实际下雨时间顺延，今天（2012年07月12号）白天上午9点开始下大雨直至下午6点断断续续仍未停止，导致今天无法正常上班，所以合同工期将相对顺延一天。”七建公司涉案工程项目的技术负责人王江于2012年7月12日在该联系单上书写了如下文字：“本天施工情况：苯特钢构公司现场施焊从上午6时至上午9时30分。（下雨属实）”七建公司的现场执行经理余江发在该联系单尾部签字。高道成书写情况属实，并签名。七建公司质证认为：七建公司没有确认2012年7月12日因下雨合同工期相对顺延一天，只是承认苯特公司施工时间。
2012年7月16日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于在外墙H型钢龙骨安装过程中遇下雨天的工作联系函内容：一、按合同约定我司制作安装的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙H型钢骨架在施工过程中如遇大雨天合同工期将根据实际下雨时间顺延，今天（2012年07月16号）白天下午3点开始下大雨直至下午6点仍未停止，导致今天下午无法正常上班，所以合同工期将相对顺延半天。”王江于2012年7月16日在该联系单上书写了如下文字：“今天下雨情况为：从下午3点10分下大雨至下午4点20分，以后下下雨至下午5点30分。苯特钢构公司下午未上班。”余江发在该联系单尾部签字。高道成书写情况属实，并签名。七建公司质证认为：七建公司没有确认2012年7月16日因下雨合同工期相对顺延半天，只是承认苯特公司施工时间。苯特公司表示高道成可能是苯特公司的现场工作人员。
2012年7月25日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于装饰工程H型钢主龙骨支付工程款的工作联系函内容：一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙H型钢骨架已经制作安装完成，按合同约定贵司应支付我司除5%的质保金以外的全部工程款，即124.5吨*8700元=1083150元*95%=1028993元+赶工期增加费用50000元=1078993元。二、工程量详细清单见附件一”。王江在该联系单上书写如下文字：“已收到。王江2012.7.27”。七建公司已收到该业务联系单。
2012年7月26日，苯特公司作出《现场签证确认单》，该确认单载明：“主题：关于装饰工程完工现场签证确认的联系函内容：一、我司制作安装的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙装饰H型钢骨架工程于今天（2012年7月26日）下午6点已经全部完工，请贵司给予确认。”王江于2012年7月26日在该确认单上书写了如下文字：“至7月26日，苯特钢构公司安装的LED3号厂房外墙装饰H型钢骨架工程，安装及焊接已完成，涂装未完工，对后续工作无影响。”七建公司已收到该现场签证确认单。余江发在该确认单上签字。四联公司的现场负责人曾彬在该确认单上书写了如下文字：“情况属实。曾彬2012.7.27”。监理公司的监理人员刘邵武在该确认单上签字。审理中，七建公司表示此处所写的涂装施工是指的2012年7月7日的《承包协议》的涂装施工。
2012年8月1日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于最后一遍防火涂料暂时不做的联系函内容：一、我司制作安装的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房钢结构工程，主体结构防火涂料在施工过程中贵司技术负责人王江要求我司待后期装饰工程H型钢骨架完工后再进行最后一遍涂装，我司于2012年7月26日已经完成了装饰工程H型钢骨架的安装工作，准备进行主体结构最后一遍防火涂料的涂装工作；但贵司技术负责人与项目经理一致要求我司，为了不让后期装饰工程在施工过程中损坏及污染主体结构油漆所以必须待贵司装饰工程矩管以及后期工程骨架全部安装完工再进行最后一遍涂装。鉴于以上内容请贵司确认以下2点事项1、书面确认以上内容属实。2、支付我司除去最后一遍防火涂料以外的全部工程进度款。苯特公司将该联系单于2012年8月4日邮寄给了七建公司。七建公司已收到该业务联系单。
2012年8月，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED-3号厂房决算的联系函内容：一、我司制作安装的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3#厂房于2012年6月21日钢结构单项工程已竣工验收完成。二、按合同约定钢结构单项工程竣工验收后贵司将支付扣除5%质保金以外的全部工程款即（合同单价965.29万元+设计变更增加工程量单价29.6918万元=994.98万元*95%=945.232万元）扣除已付工程进度款即是贵司应支付我司的工程款项。三、原合同工程量决算金额见附件一，原合同工程量决算清单见附件二，设计变更增加工程量决算金额见附件三，设计变更增加工程量决算清单见附件四。”苯特公司将业务联系单及附件于2012年8月1日邮寄给了七建公司。七建公司已收到该业务联系单。
七建公司于2012年8月7日向苯特公司作出《回复函》，该回复函载明：“贵司8月2日业务联系单我司回复如下：一、按我司与贵司签订的《钢结构安装工程承包合同》第一条：‘六、设计变更增减的工程量参照乙方自报并经甲方审定的工程量清单综合单价进行结算’之规定，全部工程款的结算必须由贵方提供经甲方审定的工程量清单，现甲方审计尚未完成，因此我司无法与贵司结算全部工程款。二、现钢构主体尚有落水管、防火油漆、女儿墙收边板、泛水板等工作内容未完成，请贵公司立即完成以确保工期。”七建公司向苯特公司通过邮政特快专递邮寄了该回复函。邮寄该回复函的国内特快专递邮件详情单载明：收件人谭兴奎，单位名称重庆苯特钢结构有限公司，地址重庆北碚区同兴工业园区A区。
2012年8月28日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房支付工程进度款的工作联系函内容：一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙H型钢骨架（1轴）已经制作安装完成，按合同约定贵司应支付我司除5％的质保金以外的全部工程款，即13.5吨*8700元=117450元*95%=111578元。二、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房主体结构已经竣工且验收完成，但至今的工程进度款（80%）还差56万未付，（未付原因是当时贵司项目经理及技术负责人要求最后一遍涂装暂缓施工，贵司当时未支付我司所有涂装工程进度款）现今几个月过去了贵司装饰工程仍未完工导致我司最后一遍涂装仍然无法进行，故贵司应支付我司除去最后一遍涂装费用以外的其它全部工程进度款。”王江于2012年8月28日在该联系单上书写了如下文字：“进度：一、正立面玻璃幕墙H型钢龙骨工程进度属实。二、主体结构进度款（56万未付）协商确定剩余56万进度款支付比例。注：最后一遍涂装（防火漆施工）暂缓，我项目部的作法只是友好提醒，不是要求。按照工程惯例及工序要求，最后一遍涂装施工本就是工程的最后一道工序。”七建公司已收到该业务联系单。审理中，七建公司表示此处所指的最后一遍涂装施工是指的2011年12月13日所签订的《承包合同》的最后一遍涂装施工。
2012年9月28日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房支付工程进度款的工作联系函内容：一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙H型钢骨架及新增钢结构平台已经制作安装完成，按合同约定贵司应支付我司除5%的质保金以外的全部工程款，即33吨*8700元=287100元*95%=272745元。二、工程量清单见附件一。”七建公司的资料员李续勇在该联系单上书写了如下文字：“李续勇2012.10.4（已收一份）”。七建公司已收到该业务联系单。
2012年10月28日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房支付工程进度款的工作联系函内容：一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房外墙H型钢骨工程10月份完成工作量（新增雨棚、新增电梯井钢梁、新增检修梯等工作的制作安装），按合同约定贵司本月应支付我司除5%的质保金以外的工程款，进度款45000元；二、其中钢结构厂房主体工程的最后一遍防火涂料我司已经完成，所以贵司应支付我司余下的26万元工程进度款；三、由于甲方设计图变更导致装饰工程连接件报废3.42吨的费用25800元；四、第一、二、三项合计本月贵司应支付我司工程进度款330800元。”王江于2012年11月1日在该联系单上书写了如下文字：“（一）项工程内容属实。（二）项防火涂料局部修补未完成。（三）项装饰连接件报废内容属实。注：工程量及应付工程进度款双方共同核实后确认支付量。”七建公司已收到该业务联系单。
2012年11月28日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房支付工程进度款的工作联系函内容：一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房卫生间加层以及钢梁加固已经制作安装完成，按合同约定贵司应支付我司除5%的质保金以外的全部工程款，即8吨*8700元=69600元*95%=66120元，工程量清单见附件一。二、我司2012年10月所报进度款330800元贵司至今未付（详细清单见10月我司所报进度详细）。三、贵司应支付我司10月及11月进度款合计396920元。王江于2012年11月29日在该联系单上书写了如下文字：“工作内容属实，工程量核实后结算。”七建公司已收到该业务联系单。
2013年1月23日，苯特公司作出《工作联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房关于地脚锚栓的工作联系函内容：一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房由于我方一直没有收到新增楼梯部分的结施图，所以地脚锚栓没有报价，现在补充报价请贵司确认，即：80根*100=8000元”。王江于2013年1月24日签收了该联系单，并书写了如下文字：“按钢结构单价计费”。
2013年1月25日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房关于支付新增加结构梁工程进度款的工作联系函内容：我公司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房结构梁1月份完成工程量16.81吨（新增加结构梁的制作安装等；附工程量清单），按照合同约定，贵公司本月应支付我公司除5%质保金以外的工程进度款138935元。王江于2013年1月25日在该联系单上书写了如下文字：“工程内容属实，工程量审核后计量。”七建公司已收到该业务联系单。
2013年3月19日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“关于装饰工程后期增加楼梯工程支付工程款的联系函一、我司制作的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房后期增加楼梯工程已经制作安装完成，按合同约定贵司应支付我司除5%的质保金以外的全部工程款，即51.5吨×8700元=448050元×95%＋地脚螺栓（80套）×80元/套）6400元=432048元。二、工程量详细清单见附件一”。王江于2013年3月19日在该联系单上书写了如下文字：“工程内容属实。工程量复核后支付工程款。”七建公司已收到该业务联系单。
2013年5月10日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED-3号厂房催促工程结算及装饰工程是否有增加工程计划的联系函一、我司与贵司于2011年12月15日签订的重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3#厂房《钢结构工程材料供应合同》、《钢结构安装工程承包合同》，我司己按合同履行完毕且该工程于2012年6月21日钢结构单项工程已竣工验收完成。按合同约定钢结构单项工程竣工验收后贵司将支付我司扣除5％质保金以外的全部工程款。我司于2012年8月2日已经将该工程的相关结算资料（竣工图、工程量结算清单、工程量计价清单）送达贵司。我司于2012年12月6日已给贵司去函催促，但贵司至今未付款。二、我司与贵司于2012年7月7日签订的重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3#厂房装饰工程《钢结构安装工程承包协议》中的暂定施工内容已经施工完成，现请贵司明确回复是否还有增加工程量。如该工程已经没有增加工程计划请贵司将我司与贵司于2012年7月7日签订的重庆四联高科高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3#厂房装饰工程《钢结构安装工程承包协议》中的已完成工程量进行结算。三、鉴于以上情况，我司要求贵司尽快处理好该工程的结算，结算后支付我司工程款以及回复我司该工程是否还有增加工程计划等事宣。”七建公司收到了该函。
2013年5月21日，苯特公司作出《业务联系单》，该联系单载明：“主题：关于高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3号厂房装饰施工图中钢结构工程决算的联系函内容：一、我司于2012年07月07日与贵司签订的《钢结构安装工程承包协议》中的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）LED3#厂房装饰图中的钢结构工程（暂定工程量）于2013年3月08日已经全部完工且已验收；且该工程已无增加工程计划。三、按我司于2012年07月07日与贵司签订的《钢结构安装工程承包协议》第四项第（二）条约定，我司己按合同要求完成了外墙H型钢骨架安装工程，贵司应支付我司伍万元赶工费用。四、由于甲方设计变更导致装饰工程连接件报废，贵司应支付我司报废连接件费用25754元。五、第二、三、四条合计贵司应支付我司工程款2044406+50000+25754=2120160元，扣除已付工程进度款即是贵司应支付我司的工程款项。六、该工程共分五批进行，工程量清单分别见附件一、附件二、附件三、附件四、附件五，连接件报废工程量明细清单见附件六，连接件报废计价清单见附件七。”苯特公司将该联系单于2012年5月22日邮寄给了七建公司。七建公司已收到该业务联系单。
七建公司现已支付苯特公司工程款10608444.52元，支付时间与金额分别如下：2011年12月50万元、2012年1月50万元、2012年2月89万元、2012年3月50万元（商业承兑）、2012年4月25.3万元（承兑转中兵）、2012年4月136.56万元（七建转中兵）、2012年5月472844.52元、2012年6月15万元（承兑）、2012年7月50万元（承兑）、2012年8月96万元（商业承兑）、2012年8月4万元（网银转中兵）、2012年9月40万元（商业承兑）、2012年10月25万元（承兑）、2012年12月25万元（商业承兑）、2013年2月40万元（承兑）、2013年5月6日40万元（承兑）、2014年1月29日50万元，其中截止2012年7月支付的工程款总金额为513.144452万元，从2012年8月至2014年1月支付的工程款总金额为547.7万元。
重庆华联工程造价咨询有限公司受四联公司的委托对七建公司于2014年编制的高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房工程结算书进行审核，于2014年7月15日作出《高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房工程结算审核报告》。该报告载明：工程竣工时间2013年1月25日，工程质量经各方验收为合格；送审金额41965645.63元，审定金额40173309.64元，审减金额1792335.99元，审核的分部分项工程费为18186808.30元；附件一基本建设审核定案表，附件二经审核的建设工程结算书，附件三送审的建设工程结算表；高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房【3号厂房土建】分部分项工程量清单计价表（审）中第20项（第28页）为：“钢管柱，计价单位t，（核对）工程量234.64，（审）综合单价10233.51，（审）合价2401192.83”；第21项（第28页）为：“钢梁，计价单位t，（核对）工程量526.964，（审）综合单价10194.35，（审）合价5372055.45”；第30项（第30页）为：“钢梯，计价单位t，（核对）工程量41.659，（审）综合单价11374.07，（审）合价473832.38”；第52项（第32页）为：“钢管柱，计价单位t，（核对）工程量12.51，（审）综合单价11233.51，（审）合价140531.21”；第53项（第32页）为：“钢梁，计价单位t，（核对）工程量34.607，（审）综合单价11194.35，（审）合价387402.87”；第54项（第33页）为：“钢梯（展厅），计价单位t，（核对）工程量47.48，（审）综合单价12374.07，（审）合价587520.84”。2013.4.10外装饰工程（审核）分部分项工程量清单计价表中第34项（第45页）为：“室外爬梯，单位t，（审核）工程量1.217，（审核）综合单价11950.36，（审核）合价14543.58812”；第35项（第46页）为：“钢墙架[新增H型钢]，单位t，（审核）工程量125.319，（审核）综合单价11750.3，（审核）合价1472535.846”。
四联公司已按《重庆四联高科投资有限公司高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房建设工程施工合同》的约定和《高品质蓝宝石晶体产业化项目（二期）-LED3号厂房工程结算审核报告》的审核结果支付了七建公司除质保金外的全部工程款。
审理中，七建公司以苯特公司在履行《承包合同》中严重拖延工期及迟延提交相关竣工资料，致使七建公司对四联公司构成严重违约且给其造成重大损失为由提起反诉，要求苯特公司支付其迟延工期违约金800000元。该反诉已另行处理。
审理中，七建公司还举示了如下证据：载明作出时间为2012年4月13日的关于LED3号厂房工程进度款支付及工期等问题的回函原件和邮政特快专递邮件详情单原件。证明七建公司不存在拖欠工程进度款及苯特公司拖延工期的事实。该详情单载明：邮寄日期2012年4月20日，品名关于LED3号厂房工程进度款支付及工期等问题的回函，单位名称苯特钢结构有限公司，邮寄地址为重庆北碚区童兴工业园区A区。苯特公司质证认为：认为对该回函和邮件详情单的真实性不予认可，是否收到不清楚，对函件所载明的内容不予认可，对证明目的不认可。
审理中，七建公司为证明抗剪栓钉的工程款94933元应在支付苯特公司的《承包合同》及《补充合同》的工程款中扣除，举示了如下证据：1、钢楼承板安装合同原件一份，安全生产责任协议书原件','2018-10-01
03:37:22',0,'web',NULL),(33277425,'f1c56eee-5a7c-41c4-bdbc-b0d516b18555','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：55次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"f1c56eee-5a7c-41c4-bdbc-b0d516b18555\",\"案件名称\":\"尤其鑫与吴燕川债权纠纷执行裁定书\",\"案号\":\"（2014）南执行字第1903-1号\",\"审判程序\":\"执行\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1453084458000)\\\/\",\"案件类型\":\"执行案件\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"南安市人民法院\",\"法院ID\":\"1329\",\"法院省份\":\"福建\",\"法院地市\":\"泉州市\",\"法院区县\":\"南安市\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院依据已经发生法律效力的福建省南安市人民法院（2014）南民初字第4562号民事判决书，于2014年11月10日向被执行人吴燕川发出执行通知书，责令被执行人吴燕川立即向申请执行人尤其鑫支付人民币345000元，并加倍支付迟延履行期间的债务利息（待计），同时缴纳案件受理费人民币3350元、执行费人民币5075元，但被执行人吴燕川未履行生效法律文书确定的义务。经通知申请执行人尤其鑫，其到庭举证被执行人吴燕川有房产但未能举证吴燕川的下落线索。经查，被执行人吴燕川有少量银行存款，已被另案冻结［（2014）南执行字第1749号］，其数额远不能清偿债务；被执行人吴燕川与其妻郑宝治所有的房产共有四处，分别为：址在福建省南安市（所有权证号：1420020ＸＸＸ）的房产一处、址在福建省南安市（所有权证号1120110ＸＸＸ）的房产一套、址在福建省南安市（买卖合同号201403ＸＸＸ）的房产一套、址在福建省南安市（买卖合同号201403ＸＸＸ）的房产一套，以上四套房产已被本院依法查封，并启动评估、拍卖程序［（2014）南执行字第1749号］。此外，被执行人吴燕川无车辆、工商等登记信息。本院于2014年12月29日，依法将被执行人吴燕川纳入失信被执行人名单。被执行人吴燕川暂无其他财产可供执行。因被执行人吴燕川的相关财产已被我院冻结、查封，现正处于评估、拍卖阶段\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"尤其鑫与吴燕川债权纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"尤其鑫与吴燕川债权纠纷执行裁定书
（2014）南执行字第1903-1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"f1c56eee-5a7c-41c4-bdbc-b0d516b18555\");$(\"#hidCaseName\").val(\"尤其鑫与吴燕川债权纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）南执行字第1903-1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"南安市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"执行案件\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1329\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"南安市人民法院\" },{ name: \"案由\", key:
\"reason\", value: \"\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"执行\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-11-18\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"尤其鑫,吴燕川\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"尤其鑫与吴燕川债权纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-18\\\\\",\\\\\