湖南省永州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）湘11民终1309号
上诉人（原审被告）：永州龙华投资置业（集团）有限公司，住所地湖南省ＸＸ瑶族自治县沱江镇萌渚路（爱塞丽雅大酒店一楼）。
法定代表人：叶祥，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王志坚，湖南九子龙律师事务所律师（特别授权）。
被上诉人（原告原告）：何涛江，女，1981年4月27日生，汉族，住湖南省ＸＸ瑶族自治县。
委托诉讼代理人：吴联钰，湖南苍松律师事务所律师（特别授权）。
上诉人永州龙华投资置业（集团）有限公司（以下简称龙华公司）因与被上诉人何涛江商品房销售合同纠纷一案，不服湖南省ＸＸ瑶族自治县人民法院（2017）湘1129民初142号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月4日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
龙华公司上诉请求：1、依法撤销原判第一项；2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。理由：原判未正确认定事实，未认定被上诉人延期付款，被上诉人未按合同约定在签订合同7日内向上诉人提交办理银行按揭有关资料及费用，依据双方签订的《合同补充协议》，延期交房、产权证延期办理的应由被上诉人承担，原审判决上诉人支付延期交房违约金错误。
何涛江答辩称，被上诉人是否交纳评估费及抵押登记费不影响双方买卖行为及办理产权登记的行为，评估费及抵押登记费是办好按揭后再缴纳的，本案中被上诉人已按银行要求准时缴纳了相关费，根据谁主张谁举证原则，上诉人认为被上诉人存在违约行为，应当举证证实。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
何涛江向一审法院起诉请求：1、请求判令被告向原告支付逾期交房违约金6339元；2、本案诉讼费用由被告承担。
一审法院认定事实：2014年3月，原告何涛江向被告龙华公司交购房款20,000元。2015年4月20日,原告何涛江与被告龙华公司签订了《商品房买卖合同》，合同约定：一、何涛江购买被告龙华世纪城小区第3栋1单元9层904号房，该商品房建筑面积为36.4㎡，其中，套内建筑面积28.67㎡，公共部位与公用房屋分摊建筑面积7.33㎡，其单价为3166.68元∕㎡，总金额为115,267元；二、被告应当在2015年12月30日前将该商品房经五方验收合格交付原告使用，商品房达到交付条件后，被告应当书面或电话、短信通知原告办理交付手续，并在永州日报公告房屋交接时间，签署房屋交接单，被告交房时还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，被告不提供两书的，原告有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由被告承担；三、被告未按规定的时间交房，逾期超过30日后60日内，被告按最后交付期限的第31天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。逾期超过60日后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按约定最后交付期限的第61天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金。被告已公告交房时间，由于原告的原因造成房屋没有办理交接，由原告负责，被告不承担任何责任，物业管理费自交房公告之日起计算并由原告承担；四、原告逾期付款的，逾期超过30日后，自合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，原告按日向被告支付逾期应付款万分之一的违约金，合同继续履行。逾期超过60日后，自合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，原告按日向被告支付逾期应付款万分之二的违约金，如逾期超过90日后，原告仍未按约定支付全额应付款及违约金，被告有权解除合同，并将房屋另行出售。五、代收代缴的契税、办理国土证和房产证的费用在签订《商品房买卖合同》时与首付款一并付清。签订合同当日，原告何涛江支付房款5267元。原告何涛江于2015年8月3日向永州市住房公积金管理中心贷款90,000元用于支付房款，此款直接汇入被告龙华公司的账户。2016年9月10日，被告在永州日报发布了交房公告，通知龙华世纪城1、2、3号栋的业主2016年9月30日开始交房。受被告龙华公司委托，湖南华庭物业管理有限公司于2016年10月6日与原告对房屋进行了交接。因被告不能按照合同的约定于2015年12月30日前向原告何涛江交房，原告何涛江遂诉至法院，提出前述诉讼请求。
另查明：2015年被告因文明县城创建、园林县城创建等事项被政府相关部门要求停工20天，因高考停工5天。
一审法院认为,原告何涛江与被告龙华公司在履行《商品房买卖合同》过程中发生争议，本案应定性为商品房销售合同纠纷。依法成立的合同，自成立时生效，对当事人具有法律约束力。原、被告签订的商品房买卖合同，是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，双方应当按照合同的约定全面履行自己的义务。本案中被告未按照合同约定的期限向原告交付房屋，且被告没有延期交房的免责事由。根据法律规定及原、被告所签订的《商品房买卖合同》的约定，被告应当承担向原告支付违约金的责任。关于违约金的计算，原、被告在《补充协议》第七条约定，被告逾期超过30日后60日内，应按合同约定最后交付期限的第31天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。逾期超过60日后，被告应按约定最后交付期限的第61天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金。根据该约定，本案的违约时间应从2016年1月30日起至2016年9月30日止。被告辩称2012年至2016年6月期间的极端天气情况和2012年至2015年期间的因文明县城创建、园林县城创建等事项被政府相关部门要求停工、因高考停工天数应当予以扣除。原、被告在《商品房买卖合同》第八条中仅约定了不可抗力可以作为延期交房的理由。《中华人民共和国民法总则》第一百八十条规定：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。被告主张的极端天气情况不属于自然灾害的范畴，不构成不可抗力，对于被告关于极端天气应当扣除的辩称法院不予支持。关于被告辩称的因文明县城创建、园林县城创建等事项被政府相关部门要求停工、因高考停工天数应当扣除，法院认为因文明县城创建、园林县城创建等事项被政府相关部门要求停工、因高考停工属于政府行为及社会事件范畴，符合不可抗力的特征，应当从延期交房天数中予以扣除。原、被告于2015年4月20日签订合同，应当扣除2015年因文明县城创建、园林县城创建等事项被政府相关部门要求停工、因高考停工天数。2012年至2014年因文明县城创建、园林县城创建等事项被政府相关部门要求停工、因高考停工天数属于签订合同之前的天数，不应当予以扣除。根据法院查明的事实，被告违约的时间为2016年1月30日起至2016年9月30日止，被告逾期交房244天，应当扣除天数25天。被告应当依约支付何涛江逾期交房违约金4702.8元（115,267元×0.0001×30天＝345.8元，115,267元×0.0002元/天×189天＝4357元)。原告要求被告支付逾期交房违约金6339元，对于超过4702.8元的部分法院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十条、《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第一百一十四条之规定，判决：一、限被告永州龙华投资置业（集团）有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告何涛江逾期交房违约金4702.8元；二、驳回原告何涛江的其他诉讼请求。本案案件受理费25元（已减半收取），由被告永州龙华投资置业（集团）有限公司负担。以上确认的金钱给付义务，被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审中，龙华公司及何涛江均未向法院提供新证据。
本案二审查明的事实与一审认定的事实一致，对一审查明的事实，本院予以确认。
本院认为，本案争执焦点是被上诉人是否存在延期交资料并导致延期付款情形。依据本案已查明的事实，双方签订合同时间是2015年4月20日，上诉人2015年8月3日即取得银行按揭贷款，众所周知，银行贷款并不是借款人能左右的，上诉人亦未提供证据证实因被上诉人的原因导致银行按揭贷款延期，因此上诉人上诉提出被上诉人有延期提交资料并导致付款延期的上诉理由不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理恰当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人永州龙华投资置业（集团）有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 王臣波
审判员 龚 建
审判员 李秋云
二〇一八年八月十日
书记员 唐 莉
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。