广东省广州市天河区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）���天法民四初字第1805号
原告：陈冰，住广州市越秀区。
原告：陈礼芬，住广州市天河区。
两原告共同委托代理人：郭洪波，系广东义法律师事务所律师。
被告：广州市正乾房地产开发有限公司，住所地广州市天河区。
法定代表人：林碧莹，董事长。
委托代理人：李小林，系广东诺臣律师事务所律师。
委托代理人：刘荣娜，系该司员工。
原告陈冰、陈礼芬诉被告广州市正乾房地产开发有限公司（以下简称正乾公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2014年6月16日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陈冰及原告陈冰、陈礼芬的共同委托代理人郭洪波，被告正乾公司的委托代理人李小林、刘荣娜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告陈冰、陈礼芬诉称：2010年10月1日，两原告与被告签订商品房预售合同，合同编号：201010101763。合同约定两原告购买被告位于天河区茶山路238号（自编D栋）1202房，房屋建筑面积99.15平方米，其中套内面积75.95平方米，共有分摊面积约23.2平方米，总房价2395950元。合同对双方当事人的权利和义务进行了约定。合同签订后，两原告已按照合同约定向被告支付了全部房款。根据双方约定，被告应当于2012年5月31日前将作为本合同标的物的房屋交付给两原告使用，但两原告在2012年5月31日准备收楼时，发现房屋并不具备合同约定的交楼条件。2012年6月2日，两原告向被告发出了《收楼异议函》，明确房屋并不具备交楼条件。被告收到后就此于2012年6月5日向两原告发出《关于你邮寄收楼异议函的回复》，称房屋具备合同约定的交楼条件。2012年6月15日，两原告再次向被告发出《敦促完善交楼条件并赔偿延���交楼的违约金的函》，重申房屋不具备收楼条件，并要求被告向两原告支付延期交楼的违约金。2012年7月27日，两原告再次向被告发出《收楼异议函》，强调房屋不具备交楼条件。另，广州市天河区人民法院（2013）穗天法民四初字第1110号民事判决书认定：被告开发的包括本案所涉房屋在内的楼盘直至2012年10月29日才符合交楼条件。2012年7月28日，两原告实际收楼，但实际收楼的日期与合同约定的交楼日期延迟了59日。根据合同附件七第二条第4款关于“延期交房的违约金比例为每日按总房价款的万分之二的标准向乙方支付违约金”的约定，被告应向两原告支付逾期交楼违约金为：2395950元×0.02%×59日=28272元。为维护两原告合法权益，特提起诉讼，请求法院判令：1、被告向两原告支付逾期交楼违约金28272元；2、被告承担本案诉讼费用。
被告正乾公司辩称：不同意两原告的全部诉讼请求。一、被告交付的商品房符合约定，原告要求被告支付逾期交楼违约金没有依据。1、2012年5月30日，被告交付商品房已通过天河区建设工程质量安全监督站的验收，并取得了《建设工程质量验收意见书》，证明该项目已竣工验收合格。2、2012年5月18日，被告已取得了《建设工程规划验收合格证》，证明该项目已取得了规划部门出具的认可文件。3、2012年3月20日，被告已取得了《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》，证明该项目已取得了公安消防部门出具的备案凭证。4、2012年5月8日，被告已取得了《人防工程专项竣工验收备案意见书》，证明该项目已取得了人防部门出具的备案凭证。5、2012年6月1日，被告已取得了《关于天河区五山街茶山地段（鸡笼岗）居住区建设项目竣工环保验收意见》，证明该项目已取得了环保部门出具的认可文件。6���2012年3月2日，被告与广州供电局有限公司签订了《供用电合同》，证明该项目已满足永久供电要求。7、2012年3月10日，被告已取得《广州市燃气输配及应用工程（交工验收证书）》，证明该项目已满足永久供气要求。8、2011年9月30日，被告已取得《通邮申请表》，证明该项目已满足通邮要求。综上，被告交付的商品已完全符合交付条件，两原告起诉要求被告交付符合约定的商品房并支付逾期交楼违约金，没有事实和法律依据。二、关于永久用水的问题，被告已尽全部义务，也尽最大义务保障了原告的用水，未给两原告带来任何损失，未依期取得永久用水证明并非是由于被告原因造成的。被告提供了《广东省城市供用水合同》和“永久用水申请受理回执”，表明被告已于2011年5月已经向自来水公司申请永久用水，并缴清市政配套费用，自来水公司也已受理，即被告已完成取得永久用水证明的工作及义务，仅是等供水管理部门的批复即可。后因为五山片区市供水正在规划扩大管径，故未予五山片区内各新开发用户签订供水合同（包括军队用水、五山小学），故未对被告的申请进行批复的情况实属不可抗力，是不可归责于双方的原因，故被告无须承担相应的违约责任。但针对该现状，被告从维护客户关系的角度，及对广大业主负责的原则，已经建好二个二级水箱，已实现二次加压供水以确保业主能正常用水，即便停水也能确保小区业主2-3天的用水。为了减轻业主的负担，我司也已全部承担临水与永久用水的差价。三、根据我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期限为二年。两原告现于2014年6月16日提起诉讼，从起诉之日往前倒推两年，两原告只能主张2012年6月17日至2012年7月28日的逾期交楼违约金，其请求被告支付2012年6月1日至2012年6月16日的逾期交楼违约金已超过诉讼时效，不应予以支持。综上，两原告的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院依法驳回两原告的全部诉讼请求。
经审理查明：被告是位于广州市天河区五山路五山街茶山（鸡笼岗）地段编号为106地块“茶山睿峰园”商品房的开发商，并取得编号为穗房预（网）字第20100693号《商品房预售许可证》获准销售。
2010年10月1日，两原告（乙方）与被告（甲方）签订《商品房预售合同》（以下简称《合同》），约定：乙方所购商品房为“茶山睿峰园”自编D、GJ栋第自编D栋12层1202号房，房屋地址为天河区茶山路238号（自编D栋）1202房（以下简称涉案房屋），用途为住宅，层高3米，建筑面积共99.15平方米，其中，套内建筑面积75.95平方米。甲方与乙方约定按下列第1种方式计算该商品房价款：1、该商品房��套出售，按套内建筑面积计算房价，总金额2395950元。交房条件为该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件，满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件（第十二条）。甲方应当在2012年5月31日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用（第十三条）。甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第1种方式处理，1、按逾期时间，分别处理：（1）逾期不超过180日的，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。（2）逾期超过180日后，……乙��要求继续履行的，合同继续履行，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金（第十四条）。甲、乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。（六）《房地产（住宅）质量保证书》。（七）《房地产（住宅）使用说明书》。（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件……上述文件不全的，视为不��合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担（第十五条）；乙方应在接到收楼通知书之日起7日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起3日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出异议。甲方在接到乙方异议后，应在7日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的，视为乙方异议事实成立，该商品房视为未交付（第十六条）。附件七为《本合同补充协议》（以下简称《补充协议》）。《补充协议》约定：乙方承认合同及本补充协议签订前，甲方已提示乙方详细阅读，并作了合理解释，乙方在清楚理解、平等协商的基础上自愿与甲方签订本补充协议；如遇市政规划改变、政府行为、公共垄断、突发性社会事件、异常地质状况等不可抗力情形致使甲方不能如期交楼，甲方有权不书面通知乙方而按累计受影响的天数相应顺延交楼时间及相应顺延办理房地产权属证的时间，乙方逾期付款的，甲方有权按逾期的天数顺延交楼时间及相应顺延办理房地产权属证书的时间（第二条第3款）。双方同意对合同第十四条延期交房的违约责任调整为延期交房的违约金比例为每日按总房价款的万分之二的标准向乙方支付违约金（第二条第4款）；对合同第二十九条的补充：双方的联络方式以合同首部所记载的甲方和乙方的电话、传真、通信地址为准。如乙方变更地址或联系方式，应及时书面通知甲方。本合同约定的通知送达方式为当面签收或邮件送达，邮件送达的，本合同要求或允许的通知和通讯，均自寄出第7日起生效。因一方变更地址或联系方式而未能收到或未能及时收到另一方关于本合同的任何通知和���讯的法律责任由该方自行承担（第四条）等等。
上述合同签订后，两原告向被告付清了购房款2395950元。
2012年5月26日，被告向两原告邮寄《交楼通知书》，通知原告于2012年5月31日到指定地点办理收楼手续。两原告确认其按照约定时间前往收楼，但因房屋不符合合同约定的交楼条件，故拒绝收楼。
2012年6月2日，两原告向被告邮寄《收楼异议函》，内容为两原告认为房屋不符合交付条件，被告未能出示约定的《建设工程竣工验收报告》、供水永久使用证明材料原件，环保部门出具的认可文件或准许使用文件原件，并且未能按双方签订的《合同》第十五条提供加盖被告公章列举的所有文件的复印件。另外，房屋还存在质量问题等。
2012年6月5日，被告向两原告发出《关于你邮寄收楼异议函的回复》，内容为涉案房屋已取得《合同》第十五条约定的文件，具备了合同约定的交付条件，并在收楼现场向前来收楼的所有业主出示了原件；现将前述文件的1-5项的复印件加盖公章后邮寄给两原告（详见附件），且两原告可随时到收楼现场再次核对原件；并再次通知于2012年6月11日至6月15日完成相关手续等。附件名称为1、《建设工程规划验收合格证》；2、《建设工程竣工验收报告》；3、建设工程竣工验收消防备案受理凭证；4、通邮申请表、永久用水申请受理回执、供用电合同、广州市燃气输配及应用工程（交工验收证书）；5、人防工程专项竣工验收备案意见书、建设项目竣工环保验收意见。
2012年6月16日，两原告向被告邮寄《敦促完善交楼条件并赔偿延期交楼的违约金的函》，内容为收到了被告的回复，但被告提供的文件复印件不能完全符合《合同》第十五条的约定：1、建设工程竣工验收消防备案受理凭证与合同约定的建设工程消防验收合格意见书或备案凭证不符；2、未能出示永久供水的文件原件；3、供电仅有供电合同，缺少验收合格及永久使用的证明文件；4、未能出示《建设工程质量监督报告》及法律规定的房屋建筑工程《竣工验收备案表》。被告已经构成了延期交楼的违约事实，应支付延期交房违约金等。被告否认收到该函件，两原告向本院提供了该函件的交寄证明，该邮件已于2012年6月17日妥投。
2012年7月27日，两原告再次向被告邮寄《收楼异议函》，称涉案房屋截至2012年7月27日仍不具备交楼条件，被告应在收到其异议后的7日内做出处理，逾期造成两原告延迟收楼的，应由被告承担延迟交楼责任。被告否认收到该函件，两原告向本院提供了该函件的交寄证明，该邮件已于2012年7月28日妥投。
2012年7月28日，两原告办理了涉案房屋的收楼手续。
关于涉案房屋所在楼盘，本院已发生法律效力的（2012）穗天法民四初字第1612号民事判决认定如下事实：一、2011年5月23日，被告向广州市自来水公司（以下简称市自来水公司）申请“茶山睿峰园”的永久用水，取得受理回执。2012年9月6日，市自来水公司完成了该小区永久水表的安装，并于同日与被告签订了《广东省城市供用水合同》；2011年9月30日，广州市邮政局确认“茶山睿峰园”符合通邮条件，可予以通邮；2012年3月2日，广州供电局有限公司（以下简称市供电局）与被告就“茶山睿峰园”签订了《供用电合同》；2012年3月10日，广州燃气集团有限公司出具《广州市燃气输配及应用工程（交工验收证书）》，确认“茶山睿峰园”燃气管道工程完成并验收合格；政府有关部门分别于2012年3月20日、2012年5月8日、2012年5月18日、2012年5月30日、2012年6月1日、2012年7月6日及2012年7月18日核发了“茶山睿峰园”的《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》、《人防工程专项竣工验收备案意见书》、《建设工程规划验收合格证》、《建设工程质量验收意见书》（确定工程质量验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等符合工程质量验收有关规定，并告知被告及时办理竣工验收备案手续及《竣工验收备案表》）、《关于天河区五山街茶山地段（鸡笼岗）居住区建设项目竣工环保验收意见》、《建设工程质量监督报告》及《竣工验收备案表》。二、该案审理中，根据当事人的申请，本院依法向广州市天河区建设工程质量安全监督站（以下简称天河质监站）、市供电局及市自来水公司发出相关的《协助调查函》。2012年12月19日，天河质监站复函称按规定，《建设工程质量监督报告》一式两份，一份交给备案办公室，一份���质监站存档，不用交付被告；商品房建设项目验收的程序为施工单位完成施工合同内容并经消防验收合格后，由建设单位组织参建各方对工程进行验收，质监站对验收工程进行监督，验收程序合法后出具《建设工程质量验收意见书》。建设单位完成规划、环保等部门的专项验收认可文件或者准许使用文件后，组织竣工验收，验收合格，质监站出具《建设工程质量监督报告》。工程竣工验收备案机关在验证工程竣工验收备案文件齐全后出具《竣工验收备案表》。2013年1月16日，市供电局复函称“茶山睿峰园”具备永久供电时间为2012年3月2日。2012年11月19日及2013年2月27日，市自来水公司分别复函称水表口径大于等于DN50的用水申请业务流程一般包括：（1）用水申请人申报。（2）我司拟定供水方案（即批复供水方案，确定供水方案为最终实施方案）。（3）申请人自行委托设计。（4）申请人报规划局审批。（5）施工单位办理开挖路面手续。（6）验收。（7）申请人申报开叉接驳。（8）装表。（9）向我司移送竣工资料。以上流程为必经流程，不存在可减少的环节。如用水申请手续完备、资料齐全的，自受理之日起其司将在20个工作日内对供水方案进行批复；被告于2011年5月23日申请“茶山睿峰园”永久用水，因该小区用水建筑物地势标高均超过30米，而被告提供的室内给水设计存在部分直接供水需要修改，其司于2011年5月31日和2011年9月13日两次根据实际情况和设计规范，要求被告改造间接供水和二次加压设施，被告于2012年7月6日完成改造全间接供水和居民生活用水二次加压水池容积140立方米，其司于2012年7月10日批复（即拟定供水方案）该小区的供水方案；“茶山睿峰园”于2012年9月6日完成永久用水水表安装，已具备永久居民生活用水��件，其司向被告出具的《永久水表安装完毕证明书》作为永久水表安装完毕的证明文件等。但市自来水公司对本院有关“茶山睿峰园”完成全间接供水和二次加压设施改造正常所需时间及实际所用时间、自来水公司对“茶山睿峰园”所要求的改造在建设前或建设中是否可以预料及避免、“茶山睿峰园”被要求改造前的自来水设计、安装是否符合相关规范要求的调查事项未予以回复。被告亦未就此举证。2012年10月29日，市自来水公司出具了“茶山睿峰园”《永久水表安装完毕证明书》。
本院认为：《合同》及《补充协议》均是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，均为合法有效的合同，双方当事人均应依约切实履行。
上述合同签订后，两原告已向被告付清了购房款，已履行了合同的主要义务，被告亦应完成按约交付符合合同约定条件的涉案房屋义务。如因被告原因，造成涉案房屋逾期交付使用的，被告应按约承担相关的违约责任。按《合同》第十二条的约定，涉案房屋所在的“茶山睿峰园”取得《建设工程质量监督报告》应为交付条件之一，但根据已有生效判决认定的事实，天河质监站的复函中关于“《建设工程质量监督报告》一式两份，一份交给备案办公室，一份由质监站存档，不用交付被告”的内容，说明被告实际应是无法取得“茶山睿峰园”《建设工程质量监督报告》的；而按商品房建设项目验收的程序，质监站又应是在对验收工程进行监督，验收程序合法后才出具《建设工程质量验收意见书》的，“茶山睿峰园”的《建设工程质量验收意见书》又确定该项目工程质量验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等符合工程质量验收有关规定，及时办理竣工验收备案���续。可见，《竣工验收备案表》只是建设行政主管部门的行政管理制度和措施，既非房屋交付必须具备的强制性规定，也非法定的义务或交付条件，“茶山睿峰园”实际已于取得《建设工程质量验收意见书》之日竣工验收合格。故应认定涉案房屋已于2012年5月30日符合《合同》约定的上述交付条件之一，两原告主张涉案房屋应以《建设工程质量监督报告》或《竣工验收备案表》为交付使用条件缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。根据市自来水公司的复函，“茶山睿峰园”是在2012年9月6日完成永久用水水表安装，具备永久居民生活用水条件的，被告有关该小区于2011年5月即具备永久居民生活用水条件的抗辩缺乏事实根据，本院不予采纳。又因市自来水公司于2012年10月29日才出具“茶山睿峰园”《永久水表安装完毕证明书》，应认定“茶山睿峰园”在此时间才符合《合同》第十二条所约定的取得永久供水证明文件的条件；而广州市邮政局又于2011年9月30日确认“茶山睿峰园”符合通邮条件，可予以通邮；市供电局复函“茶山睿峰园”具备永久供电时间为2012年3月2日；广州燃气集团有限公司于2012年3月10日出具的《广州市燃气输配及应用工程（交工验收证书）》也确认“茶山睿峰园”燃气管道工程完成并验收合格；政府有关部门又分别于2012年3月20日、2012年5月8日、2012年5月18日、2012年6月1日核发了“茶山睿峰园”的《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》、《人防工程专项竣工验收备案意见书》、《建设工程规划验收合格证》、《关于天河区五山街茶山地段（鸡笼岗）居住区建设项目竣工环保验收意见》。因此，应认定涉案房屋最迟在2012年10月29日才符合《合同》第十二条所约定的全部交房条件。如原告未实际收楼，且不存在被告依���可以免责情形的，被告应承担逾期交楼的违约责任。
鉴于被告确已于2011年5月23日申请了“茶山睿峰园”的永久用水，结合市自来水公司用水申请业务流程，市自来水公司确因“茶山睿峰园”地势标较高等实际情况和设计规范分别两次要求被告改造全间接供水和二次加压设施；但市自来水公司又对本院有关“茶山睿峰园”完成全间接供水和二次加压设施改造正常所需时间及实际所用时间、市自来水公司对“茶山睿峰园”所要求的改造在建设前或建设中是否可以预料及避免、“茶山睿峰园”被要求改造前的自来水设计和安装是否符合相关规范要求的调查事项未予以回复，被告亦未就此举证；而完成市自来水公司所要求的改造亦确需一定时间及《补充合同》第二条第3款相关约定等综合因素，从公平原则考量，本院酌情认定市自来水公司批复“茶山睿峰园”供���方案之前（即2012年7月10日）的流程中有100日应不属被告原因导致“茶山睿峰园”永久用水完成迟延的期间。至于此后流程所需的时间及市自来水公司完成“茶山睿峰园”永久用水水表安装至出具《永久水表安装完毕证明书》的时间差均应属被告在签订《合同》之前就应可以预料的，并不属被告可以免责的情形。故市自来水公司批复“茶山睿峰园”供水方案时间实际应调整为2012年4月2日（2012年7月10日前的100日），取得《永久水表安装完毕证明书》的时间实际亦应调整为2012年7月22日（2012年4月2日后的111日（因自市自来水公司批复“茶山睿峰园”供水方案时间2012年7月10日至出具《永久水表安装完毕证明书》时间2012年10月29日的期间为111日，该期间亦应作相应延长）］。因此，截至2012年10月29日，被告因永久供水迟延依约需承担逾期交楼违约责任的时间实际亦应调整为2012年6月1日至2012年7月22日，共为52日。同时，因被告已在2012年6月5日向原告发出的《关于你邮寄收楼异议函的回复》中，将《建设工程规划验收合格证》、《建设工程竣工验收报告》、建设工程竣工验收消防备案受理凭证、通邮申请表、永久用水申请受理回执、供用电合同、广州市燃气输配及应用工程（交工验收证书）、人防工程专项竣工验收备案意见书及建设项目竣工环保验收意见等《合同》第十五条所约定的加盖公章的复印件作为附件邮寄给了两原告，且上述文件除永久用水申请受理回执不符合条件外，其余均是符合相关约定的；而《建设工程质量验收意见书》、《建设工程质量监督报告》或《竣工验收备案表》均不属《合同》第十五条所约定应交付的文件；因此，应认定被告已在2012年6月5日履行了《合同》第十五条除永久供水证明材料的所有资料出示及提供的���务，迟延了5日。而永久供水证明材料系被告于2012年10月29日取得，故从取得之日起，在两原告未实际收楼的情况下，被告仍负有向两原告出示及提供该永久供水证明材料的义务，否则需承担自该日起的逾期交楼违约责任。
本案中，两原告实际于2012年7月28日收取了涉案房屋，无论涉案房屋此时是否符合《合同》第十二条及第十五条所约定的交付条件，依约被告承担的逾期交付涉案房屋的违约责任时间均应截止至此；而根据前述认定，截至2012年10月29日，被告因永久供水迟延依约需承担逾期交楼违约责任的时间实际调整为2012年6月1日至2012年7月22日，2012年7月23日至2012年10月28日期间被告无法向两原告出示及提供永久供水证明材料不可归责被告；故综上，被告在本案中应承担涉案房屋逾期交楼违约责任的时间为2012年6月1日至2012年7月22日共52日。涉案房屋逾期交��的违约金应以房价总款2395950元为本金，按《补充协议》第二条第4款约定的每日万分之二为标准，以52日为计，违约金总额为24918元，超出部分的违约金，本院不予支持。
又，被告抗辩称两原告于2014年6月16日提起诉讼，从起诉之日往前倒推两年，两原告主张的2012年6月1日至2012年6月16日的逾期交楼违约金已超过诉讼时效。本院认为，因两原告已举证证明其在2012年7月27日曾通过邮寄《收楼异议函》的方式向被告主张逾期交楼责任，诉讼时效发生中断，故从2012年7月27日起计算两年，两原告的诉讼请求均未超过诉讼时效。对被告的该项抗辩，本院不予采纳。
为此，本院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第四十四条第一款、第六十条，第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条的���定，判决如下：
一、被告广州市正乾房地产开发有限公司自本判决发生法律效力之日起10日内，向原告陈冰、陈礼芬支付位于广州市天河区茶山路238号（自编D栋）1202房的逾期交楼违约金24918元。
二、驳回原告陈冰、陈礼芬的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费510元，由原告陈冰、陈礼芬负担87元，被告广州市正乾房地产开发有限公司负担423元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
审 判 长 陈穗芳
人民陪审员 梁泳怡
人民��审员傅红亚
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 何靖文
钟腾
判决书已于2014年月日送达（32）