内蒙古自治区翁牛特旗人民法院
民 事 判 决 书
(2014)翁民初字第2539号
原告钱国雨，男，1971年12月25日出生，汉族，农民，现住翁牛特旗。
被告赤峰宝石房地产开发有限公司。住所地：赤峰市松山区。
法定代表人王海民，系总经理。
委托代理人李伟，系内蒙古方赫律师事务所律师。
原告钱国雨与被告宝石房地产公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2014年5月21日立案受理，依法由代理审判员马海波适用简易程序公开开庭进行了审理。原告钱国雨，被告宝石房地产公司的委托代理人李伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2013年8月16日，原告在被告承建的金色港湾A--3住宅--4--
841购买建筑面积99.77平米住宅楼一处，于当日原告交付了全部房款269977.62元，当时被告在合同第三条明确约定被告开发楼房在2013年10月1日前将楼房交付给原告使用，合同第五条明确约定，逾期不交付楼房，甲方向乙方支付已付款利息，利息自合同约定甲方交付商品房次日起至实际交付商品房之日止按照人民银行同期贷款利率支付利息，此外甲方并按每日按商品房价款的万分之一支付违约金。被告理应在2013年10月1日向原告交房，可是，到现在被告也没有将楼房交付给原告，致使原告至今仍住在出租屋内，被告的违约行为给原告造成了巨大经济损失。
为维护原告的合法权益，特向法院诉讼要求依法判令被告立即按合同约定给付原告已付房款利息及违约金合计20648.43元，被告立即将房产证办结到原告名下。并要求被告承担本案的诉讼费用
被告辩称，一、原告所述的事实与理由与实际不符。根据合同的约定时间，答辩人已向原告交付了其所购买房屋的钥匙，答辩人拿到钥匙时，答辩人即已完成房屋的交付行为。原告的领取钥匙通知单2013年11月12日。
二、答辩人不应承担违约金和利息（违约者责任）。在涉案工程竣工后，答辩人已向建设主管部门提出申请验收。目前，有关部门尚在审验备案过程中，并正在办理领证手续。未能与原告正式办理入住手续，并非答辩人主观原因所造成的。因原告已对涉案房屋进行了实际占有和使用，故答辩人不承担违约责任。
三、被告在交付之前曾遇到不可抗力，不属于被告的主观过错，造成被告延期交房，是有理有据，原告没有理由向被告索要赔偿。
原告为支持其诉讼请求向本院提交商品房买卖合同一份，证明双方签订合同，合同约定2013年8月16日当天交付房屋款，合同还约定2013年10月1日前被告应交付房屋，并约定了违约条款。现在被告没有交付房屋，也没有办理房产证。被告质证认为，合同属实，无异议。
被告为支持其抗辩理由向本院提交了如下证据：关于翁牛特旗金色港湾停工情况的说明一份、内蒙古自治区建设行政执法文书一份、中标通知书一份、中华人民共和国建设施工许可证一份。以上证据证明原告所购买的楼房实际竣工日期应该在2014年4月20日，并且被告在合同签订交房日期前曾因政府的停工核查及安全事故被迫停工，政府行为属于不可抗力，被告主观上没有过错，也不具有恶意拖延交房的行为，根据原被告签订的商品房买卖合同，被告造成逾期交房，完全是因为不可抗力，因此原告通过合同的规定要求被告赔偿利息及违约金与事实不符，另外原告起诉被告所述的事实与现有事实不符，原告已经实际入住了该房屋，并在合理期限内拿到了楼房钥匙，被告已经现实交付了房屋。
原告质证认为，对被告提供证据的真实性有异议，被告提供证据原告不知道，与原告没有关联，原告只是装修房屋，但没有实际入住。
根据原告的陈述、被告的答辩及双方向本院提交的证据，并经当庭质证，本院综合认证如下：
原告提交的证据，被告不持异议，能够证明原被告签订商品房买卖合同的事实。故该证据为有效证据，本院予以采信。被告提交的证据，内容真实、其来源和形式均符合法律规定，但因该组证据只能证明在原被告签订合同之前被告曾因事故或过错停工，而不能证明原被告签订合同之后因不可抗力导致工期延误，与待证事实没有关联性，故该组证据属无效证据，本院不予采信。
经审理查明，2013年8月16日，原被告签订了《内蒙古商品房买卖合同》，合同编号为2012-0005701，合同的甲方为本案被告，乙方为本案的原告。依据合同约定，被告将位于翁牛特旗乌丹镇金色港湾A-3住宅-4-841住宅楼一处出售给原告，楼房建筑面积为99.77平方米，每平米2706.00元，楼房总价款为269977.62元。合同第三条约定楼房交付时间为2013年10月1日。合同第五条约定：除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方有权要求继续履行合同，甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的1?向乙方支付违约金。同时合同第十二条还约定自初始登记完毕之日起90日内或房屋交付之日起90日内办结房屋权属转移登记，如上述期限未能办结的，被告按房屋价款的万分之一向原告支付违约金。原被告签订合同当天，原告一次性付清了购房款269977.00元，被告为原告出具了收据一枚（现已被被告收回）。后被告未按双方约定的交付商品房的日期即2013年10月1日将楼房交付给原告。原告于2013年11月12日从被告处领取楼房门钥匙并已装修完毕。
另查明，被告方因发生安全事故曾于2011年10月至2012年期间停工三次，每次30天，于2012年4月14日因未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定的情况下搞工程建设而停工。
本院认为，原、被告间签订的商品房买卖合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。原告依约交付涉案楼房款后，被告赤峰宝石房地产开发有限公司应按合同约定的期限及时将涉案楼房交付给原告使用。被告提供证据证明逾期交付房屋是受客观原因及不可抗力影响，与本案没有直接关联性，本院不予评判。根据《最高人民法院关于审理商品买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，原告于2013年11月12日在被告处领取楼房装修钥匙，原告领取钥匙的时间，应视为被告交付楼房的时间。原告要求被告给付利息的时间应自2013年10月2日起计算至2013年11月12日止。故原告要求被告给付利息的诉讼请求，对其合理部分本院应予支持。故原告要求被告给付利息的诉讼请求，本院予以支持。双方签订的合同中明确约定，超过90日交付楼房，被告应支付违约金，而本案交付楼房的时间没有超过90日，所以，原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院不予以支持。合同中明确约定自初始登记完毕之日起90日内或房屋交付之日起90日内办结房屋权属转移登记，如上述期限未能办结的，被告按房屋价款的万分之一向原告支付违约金。被告未能按照约定履行义务，故原告要求被告将房产证办结到原告名下的诉讼请求，对其合理部分本院亦予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题解释》第十一条之规定，判决如下：
一、被告赤峰宝石房地产开发有限公司于判决生效后十日内给付原告利息1799.85元（房款269977.00元月利率5‰1个月+房款269977.00元月利率5‰÷30天10天），并支付未办理房产证违约金27.00元（房款269977.00元0.01%），两笔合计1826.85元。
二、被告赤峰宝石房地产开发有限公司于房屋竣工验收后三十日内将房权证办结到原告名下；
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费317.00元，减半收取158.50元，原告负担133.50元；被告负担25.00元，邮寄送达费40.00元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。
代理审判员 马海波
二〇一四年七月十六日
书 记 员 李凌浩