甘肃省兰州市城关区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)甘0102民初7650号
原告张晓栋，男，汉族，1971年10月25日出生，住甘肃省兰州市城关区。
委托诉讼代理人：郭军锋，甘肃善业律师事务所律师。
被告：兰州高科高科房地产开发有限公司，住所地甘肃省兰州市城关区张苏滩800号高科大厦。
法定代表人：李剑，该公司董事长。
委托诉讼代理人：高秉明，甘肃正鼎律师事务所律师。
原告张晓栋与被告兰州高科高科房地产开发有限公司（以下简称高科公司）商品房销售合同纠纷一案，本案于2017年9月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人郭军锋、被告高科公司委托诉讼代理人高秉明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张晓栋向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即为原告办理兰州市城关区红星紫郡小区第6幢1单元2302室的房屋所有权证书；2、判令被告向原告支付迟延办理房屋所有权证书的违约金93380.2元；3、判令被告承担其违约行为给原告造成的律师费支出2500元；4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2013年10月10日，原告和被告签订了商品房买卖合同，约定原告购买被告开发的位于兰州市城关区雁滩高新区红星紫郡小区第6幢1单元2302室商品房一套。合同约定该套商品房面积为100.99平方米，共计价款为人民币933802元。合同第十五条明确约定：出卖人应当在买受人收房后的360天内将办理权属登记需由出卖人提交的资料报房屋产权登记机关备案。否则出卖人应当向买受人支付百分之十的违约赔偿金。原告收房至今已712天，远远超过了合同约定的办证期限，但被告仍然没有按买卖合同的约定履行义务，及时按期将办理房屋产权证书的资料提交给房地产管理部门，导致原告至今还未取得房屋所有权证书。被告的行为已违反合同约定，除应当立即继续履行合同，给原告办理房屋所有权证之外，还应当根据合同约定向原告承担违约赔偿责任，赔偿其违约行为给原告造成的经济损失。现原告诉至本院，请求判如所请。
高科公司辩称,1、签订合同以后被告依约履行合同，不存在违约行为；2、办理所有权证书属于政府的责任，并非被告义务；3、根据合同约定，在原告没有承担迟延付款违约金之前还有其他的交纳税费、提供资料等前置义务，所以被告没有代为递交办证资料的义务；4、迟延办理产权证，没有给原告造成任何损失，因此不应承担违约金和赔偿损失；5、合同中未约定赔偿律师费损失，此项请求不应得到人民法院的支持。
当事人围绕诉讼请求及辩称理由依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于原告所举的合同编号为2013预17991的《商品房买卖合同》（内容包括附件四份、具结书各一份）、2014年1月25日的《销售不动产统一发票》一张、2015年8月18日的《房地产代收款收据》一张、2015年12月31日的《备忘录》一份、2017年5月11日兰州房地产测绘中心出具的《房屋面积测绘公示表》一份、2017年8月4日的《通知》两份、委托代理合同一份、《局部所有权初始登记（核准通知书）》两份，本院对上述证据的客观真实性予以认定。对原告提交的2015年5月8日现场视频光碟一张，因该证据无相应的证据佐证，且被告对该证据的真实性、关联性提出异议，故本院对该证据不予采信。
对被告提交的《土地使用权证》、《兰州地区商品房预售许可证》、《中华人民共和国建设用地规划许可证证》、《中华人民共和国建设规划许可证》、《中华人民共和国建设工程施工许可证》各1份、《兰州市房屋面积测绘工作登记表》、《兰州房地产测绘中心房屋面积测绘成果报告书》2份、2017年9月29日兰州房地产交易中心制发的《产权证》两份（房屋分别坐落于兰州市城关区高新南河北路590号2单元31层×××室、23-24层×××室）、2017年11月9日的《产权证领取明细表》1份、甘肃省兰州市中级人民法院（2017）甘01民终12号民事判决书一份、甘肃省高级人民法院（2017）甘民申449号民事裁定书1份，因上述证据符合证据的真实性、关联性、合法性，本院予以确认，并在卷佐证。
对本院依法调取的5份笔录和兰州市测绘管理系统截图(业务查询单)等证据，已经双方当事人质证，且符合证据的客观真实性、关联性、合法性的特征，本院予以确认，并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2013年10月10日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订了合同编号为2013预17991的《商品房买卖合同》（内容包括附件一至四）。双方约定，原告购被告开发建设的坐落于兰州市城关区雁滩高新区红星国际广场建筑层高地上35层，第6幢1单元2302号房剪力墙结构住宅用房，建筑面积为100.99平方米，其中，套内建筑面积73.15平方米，商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按补充协议的约定处理。同时，在该合同中双方约定，第6幢1单元2302号房每平方米售价9246.48元，总购房款933802元。买受人须于签订本合同当日向出卖人支付人民币933802元一次性付清购房款；买受人未按本合同约定的时间支付房款的，每逾期一日，按应付未付款额的万分之五向出卖人支付违约金，逾期达30天的，出卖人有权解除合同，将该商品房另行出售，买受人应按总房款的10％向出卖人支付违约金；买受人采用银行按揭贷款方式支付房款的，详见附件四：合同补充协议相关约定。出卖人应当在2015年5月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格的商品房交付买受人；出卖人如未能按本合同及补充协议约定期限交房，买受人不同意退房的，自本合同及补充协议约定的最后交房期限的第二日起至符合本合同约定的交房条件之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之五的违约金，该违约金总额以总房款的10%为限；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单，出卖人不出示证明文件或者证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担；由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：”自本合同及补充协议约定的交付之日的第二天起，视为该商品房已经由出卖人交付给了买受人，出卖人的交付责任履行完毕，该商品房的毁损、灭失的风险和物业服务费及与该商品房有关的水电费、采暖费等费用由买受人承担，该商品房的保修期限亦由此日起计算”；出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按以下方式处理：”买受人同意不退房，自本合同及补充协议约定办证期限届满之日的第二天起至出卖人将该商品房办证资料递交给房管部门取得房管部门回执之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之五的违约金，该违约金总额总房款的10%为限。”
该合同附件四补充协议第1条关于买受人按揭贷款方式支付房款的补充约定：买受人在签订本合同前，已充分了解国家和兰州市个人购房按揭贷款的政策，承诺个人符合按照本合同约定的金额、比例进行按揭贷款的条件。买受人应自行及时按银行要求提供、出具各种证明、文件并承担相关费用；出卖人将协助买受人相关贷款手续的申办，但出卖人就银行最终审批结果不作任何保证或承诺，亦不承担任何责任。当发生买受人不能办理贷款，或被银行要求变更贷款金额、首付款比例、贷款年限、补充资料等情形，造成贷款不能全部于本合同签署后30日内存入出卖人新建商品房预售资金监管账号的，买受人应在本合同签署后45日内一次性自行付清全部房款或补足贷款差额部分的房款，逾期视为买受人逾期支付房款，买受人须按照本合同第七条约定承担逾期付款的违约责任。
该合同附件四补充协议中第5条：”关于本合同第十五条产权登记的补充约定：出卖人的办证责任仅限于在买受人向出卖人交清全部房款（包括按揭贷款）、买受人已收房、买受人向出卖人交付办理产权证所需资料以及买受人按照房管部门规定交清税费后的360天内将该商品房的办证资料提交给房管部门取得房管部门回执，房管部门颁发产权证给出卖人后，由出卖人通知买受人领取，出卖人发放产权证期间，买受人不追究出卖人任何责任。在本合同约定的办证期限内，如买受人未按照合同约定交齐全额房款（含面积差异补款）、违约金（如有）及相关费用、或按揭款、或未交齐办证资料和税费、或按揭银行不给予办证协助或其他买受人不配合的情形，出卖人可相应顺延办理产权证的时间而无需承担逾期办证的责任。任何一方不按照房地产登记机构提供或迟延提供相关资料的，由责任方承担责任。”该合同补充协议第15条”本合同中条款与本补充协议内容不一致的，以本补充协议为准。”
上述商品房买卖合同及其补充协议签订当日，原告与被告共同向兰州市房地产管理局出具了具结书，双方承诺在取得合同备案号后即时打印已提交网上合同备案的商品房预（销）售合同，并在该打印合同上签字盖章。同时保证签章确认的书面商品房预（销）售合同内容与网上提交的商品房预（销）售合同内容一致。2014年1月25日，被告向原告出具了相应的销售不动产统一发票。2015年8月18日，被告向原告出具了房地产代收款收据，收据载明的缴费项目为专项维修资金、印花税、登记费与测绘费。同日，原告入住该房。
另查明，2015年12月31日，部分业主就被告交付的房屋以及小区的环境、基础设施等存在的问题与被告工作人员逐一进行了谈判协商并以备忘录的形式对谈判结果予以记录。在该备忘录中载明：”一、交房资格：1、贵公司通知二期业主收房，房屋是否经过验收和验收合格，且拿到相关部门验收手续？延期交房怎么办？答复：按合同约定执行。2、当前一期5、6号住宅是否取得验收手续，并提供给一期业主？答复：按合同约定执行。二、二期砂浆问题......十二、其他共性问题：1、契税必须等到房产证办好后交付，凭证交税；答复：具备办证条件后，提前一个月通知业主缴纳；由开发商申请办理优惠手续。2、房产证能否按照合同约定期限办好，如果延期，如何解决；答复：按合同约定执行......十四、针对上述十三条双方达成一致。自2016年1月1日起，业主不得再因上述问题采取拉横幅、围售楼处等行为，否则上述十三条共识自动作废。因开发商未能全面及时履行备忘录义务，业主依然可采取维权行动。十五、如有其它问题，双方另行协商解决。”备忘录每页均有业主吴建军等九人及被告方郑学理等三人签字。
又查明，2016年4月29日，被告将涉案房屋测绘的手续、资料等提交至兰州房地产交易中心测绘部门。2017年5月11日，兰州房地产测绘中心出具了涉案房屋的房屋面积预测结果公示表。2017年6月9日，兰州房地产测绘中心对涉案楼盘5幢、6幢的房屋面积予以实测并出具了相应的《兰州房地产测绘中心房屋面积测绘成果报告书》。2017年8月4日，被告通知涉案楼盘6号楼2单元、3、4、5、6号楼1单元业主分别于8月5日、6日早上9:30至中午12:00前往售楼部办理房产证面签手续。2017年9月29日，兰州房地产交易中心给被告开发的涉案楼盘下发部分产权证。2017年11月9日，相应业主领取了涉案楼盘的产权证。由于就涉案房屋产权证办理问题,原、被告协商未果，遂酿成纠纷。
再查明，涉案楼盘业主赵美娟曾向本院提起诉讼，要求高科公司履行《商品房买卖合同》的义务，经审理本院以（2016）甘0102民初5153号民事判决书判决驳回赵美娟的诉讼请求。后赵美娟不服该判决，向甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称兰州中院）提出上诉，兰州中院于2017年3月8日作出（2017）甘01民终12号民事判决书判决驳回上诉，维持原判。后赵美娟不服该判决向甘肃省高级人民法院申请再审，2017年6月19日，甘肃省高级人民法院以（2017）甘民申449号民事裁定书裁定驳回赵美娟的再审申请。该裁定书载明：”本案争议焦点在于如何理解双方所签订的商品房买卖合同中约定的\'商品房经验收合格\'这一交付条件，即开发商凭什么资料能够证明竣工验收合格。《中华人民共和国房地产管理法》第二十七条和《中华人民共和国建筑法》第六十一条均规定，商品房经验收合格后方可交付使用。申请人赵美娟与被申请人兰州高科高科房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》第八条约定的房屋交付条件是该商品房验收合格。根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，竣工验收备案是指工程竣工验收后，建设单位向备案机关报送国家规定竣工验收备案的有关文件，接受监督检查并取得备案机关收讫确认的行为，是一种程序性的备案检查制度。依据上述行政管理性规定，竣工验收备案登记证的取得有一定的滞后性。在双方无特别约定的情况下，再审申请人主张的\'商品房办理竣工验收备案手续\'与\'商品房经验收合格\'具有不同的内涵。因此，双方当事人约定的以\'商品房经验收合格\'为交付条件的，是指经建设、勘察、设计、施工、监理五方单位竣工验收合格的房屋，即具备交付条件，购房者若认为交付的房屋存在质量问题可起诉要求开发商承担质量瑕疵担保责任。”
本案在审理中，本院依法分别向兰州市高新区房管局、兰州市房产交易中心测绘中心对案件事实进行了调查。其中，兰州市高新区房管局工作人员向本院陈述，办理房产证的流程是：开发商向市测绘中心申请房屋面积测绘，市测绘中心出具实测绘报告，开发商拿实测绘报告和其他相关材料申请初始登记，房管局分户测绘，测绘完毕后，开发商拿房管局出具的测绘报告去税务局核税，之后开发商拿税票来房管局预约及通知业主进行面签，缴纳相关费用后，在房管局申请产权登记，发放产权证。兰州市房产交易中心测绘中心工作人员向本院陈述：开发商向测绘中心提交房屋面积测绘申请，测绘中心受理后进行测绘，测绘房屋面积完毕后出具测绘成果报告书，公示期为十五日，公示结束后通知开发商来领取测绘报告，开发商再拿测绘报告去所在地房屋管理部门做分户测绘，之后去税务部门核税，核税完成后去房屋管理部门申请产权登记，最后业主面签领取产权证。不申请房屋面积实测绘就无法对单房面积进行确认，房管部门依测绘中心出具的测绘报告来确定产权登记面积，没有测绘报告就无法进行下一步的房产证办理工作。涉案楼房均于2016年4月29日提交了房屋面积测绘资料。2017年11月30日，涉案楼盘的部分分户测绘已完成。本案涉案的小区系红星国际广场的红星紫郡小区。
本院认为，证明标准是指在诉讼证明活动中，对于当事人之间争议的事实，根据证明的情况，对该事实作出肯定或者否定性评价的最低要求。人民法院应当以证据能够证明的案件事实为依据依法作出裁判。本案中，原、被告于2013年10月10日签订的商品房买卖合同及其附件、补充协议系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，且被告已取得《土地使用权证》、《兰州地区商品房预售许可证》、《中华人民共和国建设用地规划许可证证》、《中华人民共和国建设规划许可证》、《中华人民共和国建设工程施工许可证》，应确认该商品房买卖合同及其附件、补充协议依法成立。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。根据上述合同及附件、补充协议的约定，原告作为买受人，主要负有支付房款和办理产权证所需有关费用的义务，被告作为出售人主要负有按照合同约定交付房屋并将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案的义务。虽然上述合同约定:”出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。”但根据本案查明的事实，被告于2016年4月29日向兰州房地产交易中心测绘部门提交了涉案房屋的测绘资料，该事实说明被告在2016年4月29日前开始履行合同约定的办理权属登记的义务。同时，结合原告于2015年8月18日入住涉案房屋的事实，可知本案被告并未构成违约。原告虽然提交了2015年12月31日的《备忘录》、《房屋面积测绘公示表》、《通知》和《局部所有权初始登记（核准通知书）》，但从本院调查的事实表明，房屋实测绘是办理产权证的前置条件，被告于2016年4月29日将相关材料提交至兰州市房产交易中心测绘中心起就已进入办理产权证的办证期。同时，《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十一条第二款规定：”在依法取得的房地产开发用地上建成房屋的，应当凭土地使用权证书向县级以上地方人民政府房产管理部门申请登记，由县级以上地方人民政府房产管理部门核实并颁发房屋所有权证书。”此外，《城市房地产开发经营管理条例》第三十三规定:”预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。”因此,被告不是法定的颁发房屋所有权证书的主体，原告是申办房产证的法定义务人，被告负有协助的义务，况且被告在合同约定的期间内已经将办证所需资料提交到相关职能部门，目前被告正在协助原告办理房屋产权证过程中，而办理产权证的时间并非作为企业的被告自身所能预料和控制，还有待相关职能部门依法确定，故对原告所举2015年12月31日的《备忘录》、《房屋面积测绘公示表》、《通知》和《局部所有权初始登记（核准通知书）》与本案待证事实的关联性，本院不予认定。
对原告要求被告立即为其办理兰州市城关区红星紫郡小区第6幢1单元2302室的房屋所有权证书和要求被告向其支付迟延办理房屋所有权证书的违约金93380.2元的诉讼请求本院无法支持。对于原告要求被告承担原告支出2500元律师费的诉讼请求，因在本案中被告并无违约，双方对律师费也未明确约定，并与原告在庭审时所依据的”最高院2016年发布的21号文件第22条”的规定精神不符，故对原告要求被告承担其支出2500元律师费的诉讼请求，本院不予支持。另外，被告应当继续履行办理房屋权属证书的其他协助义务。
综上所述，涉案房屋产权登记正在处于办证阶段，被告已提交了相应的办证资料，未怠于履行合同义务，故本案被告并未违反合同约定。原告的诉讼请求无充分有效的证据佐证，故本院无法支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，判决如下：
驳回原告张晓栋的诉讼请求。
案件受理费1099元（已减半），由原告张晓栋负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。
审判员 郝辰光
二〇一八年三月二十六日
书记员 李 琰
??
??
??
??
1