广东省佛山市禅城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017)粤0604民初5544号
原告（反诉被告）：姚成科，男，汉族，1966年12月27日出生，住广东省佛山市禅城区，
委托诉讼代理人：张志辉、曹兴旋，均系广东龙浩律师事务所律师。
被告（反诉原告）：广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司，住所：广东省佛山市禅城区轻工北七街13号二层部份，统一社会信用代码：91440600893525137W。
负责人：陈超鹏。
被告（反诉原告）：广东省六建集团有限公司，住所：广东省佛山市亲仁路3号。统一社会信用代码：91440600193522576F。
法定代表人：魏琼升。
上述两被告的共同委托诉讼代理人:邓兆堃,广东源浩律师事务所律师。
原告姚成科诉被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司（下简称省六建第一分公司）、广东省六建集团有限公司（下简称省六建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月21日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人张志辉及两被告的共同委托诉讼代理人邓兆堃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：请求法院判令：1、两被告立即向原告支付工程价款6650742.59元及逾期付款利息5011590.73元（利息暂计至2017年4月12日，要求计至两被告实际付款日止）；2、两被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2013年1月至7月期间，原告与被告省六建第一分公司签订了编号为2012-14-10的《班组承包协议》、编号为2012-14-16的《班组承包协议》及编号为2012-14-35的《紫薇花园A区班组承包合同补充协议》，约定被告省六建第一分公司将美誉紫薇花园A区、B区工程交由原告施工。工程承包形式为包人工、包周转材，协议另对承包单价及总价构成、工程款结算、奖励等进行了明确约定。上述协议签订后，原告按约定进行施工。工程竣工验收后，原告与被告省六建第一分公司进行了工程价款结算，但至今尚欠工程价款6818992.59元未予支付。被告省六建第一分公司未按约定支付结算款项，给原告造成了重大的经济损失，其应当承担支付工程价款和逾期付款违约金的民事责任。被告省六建第一分公司系被告省六建公司的非法人分支机构，被告省六建公司对上述债务应承担连带责任。综上，原告多次向两被告催讨工程价款无果，为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求。
两被告共同辩称：经原、被告双方确认，涉案工程结算总造价为53428641.10元。至2016年7月9日，被告省六建第一分公司合计已向原告支付工程款45600548.51元，并由双方确认未付工程款（未扣除相关赔偿款、罚款、维修费等款项）金额为7828092.59元。后被告省六建第一分公司于2016年7月20日-2017年5月18日合计为原告员工支付工资1454950元，故应在上述未付款项中减去该笔工资款。另外，原告于2015年2月4日曾出具借条向被告省六建公司借款2500000元，两被告同意该笔借款于工程款中抵扣，已包含于被告省六建第一分公司已付的45600548.51元工程款中。该笔借款在2015年2月4日-2016年7月9日产生的利息为443835.60元，亦应予以抵扣。综上，总工程款减去已付款项及借款本金、利息，剩余工程款（未扣除相关赔偿款、罚款、维修费等款项）应为5929306.99元。
两被告向本院提出反诉请求：请求法院判令：1、原告向被告省六建公司支付美誉紫薇花园A、B区项目土建工程工期罚款4592400元、维修费271081元、小业主赔偿费537421.83元，合计5400902.83元；2、原告承担本案的反诉费用。事实和理由：原告与被告省六建第一分公司签订了编号2012-14-10《班组承包协议》、编号2012-14-16《班组承包协议》、编号为2012-14-35《紫薇花园A区班组承包合同补充协议》。上述协议约定被告省六建第一分公司将美誉紫薇花园A、B地块工程项目土建工程交由原告施工，A地块土建工程工期为500天，承包总价为34079833元；B地块土建工程工期为400天，承包总价为16079832.98元。并约定若原告延误工期的，每逾期一天按0.3元/㎡在承包总价中扣罚（扣罚的面积按未按期竣工验收合同的楼栋的主体建筑面积计算）。上述两份《班组承包协议》第八条均约定：工程完工且原告提供结算书并由双方确认后六个月内支付到97%，剩余承包总价的3%作为工程保修金，对所属工程的质量进行担保，保修期两年满后一个月内支付给原告，保修期内由于施工质量问题导致被扣罚工程款或支付维修费用的，在该保修金中扣除相应费用。涉案美誉紫薇花园A区工程项目土建工程于2016年1月13日竣工验收合格，工期超出482天，B区工程项目土建工程于2015年11月3日竣工验收合格，工期超出了687天，由于原告逾期以及施工质量问题造成两被告重大经济损失，被告省六建公司与开发商佛山市富御房地产发展有限公司（下简称富御房地产公司）经协商后就美誉紫薇花园A、B区项目土建工程罚款、赔偿减免为工期罚款4592400元、维修费271081元、小业主赔偿费537421.83元，合计5400902.83元，上述费用已由被告省六建公司垫付，应由实际施工人即原告承担。另外按照合同约定，两被告保留每逾期一天按0.3元/㎡追究原告支付美誉紫薇花园A、B区项目土建工程工期延误扣款（分别为12195110.92元和7739879.4元，合计19934990.32元）的权利。为此，两被告特向法院提出反诉，请求法院依法作出公正裁决。
原告针对两被告的反诉辩称：两被告提出的反诉请求缺乏事实和法律依据，应予驳回，理由如下：两被告主张工期罚款应由原告承担是因为原告在提供劳务服务过程中逾期完工导致两被告承担工期罚款，该项主张缺乏法律依据。两被告向第三方承担违约处罚责任属于法律上不可预知的违约责任，不应由原告承担，且其所主张的罚款金额明显缺乏事实依据，其主张原告存在逾期完工的事实也不成立，其他维修费用、赔偿费用也均缺乏依据。请求法院驳回两被告的反诉请求。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换、质证，并依职权向佛山市南盛建设监理有限公司调查取证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的《催款函》，系原告单方制作，无其他证据佐证已实际发出该函的事实，本院对该组证据不予采信。两被告提交的《2016.7.20到2017.5.18支付姚成科的工资明细》，系两被告单方制作，但可与有原件核对的《委托书》、相关银行专用回单及《付款委托书》相互印证，本院对该组证据真实性予以确认。两被告提交的《紫薇花园A区工程结算书》、《紫薇花园B区班组结算说明》，均有原件核对，《紫薇花园A区班组结算说明》及扣除部分说明虽无原告签名，但分别系上述证据的附件部分，内容亦可相互印证，原告并无有效证据予以反驳，本院对该组证据真实性予以确认。两被告提交的《美誉紫薇花园A、B区工程扣款确认书》、《民事起诉状》【案号：（2016）粤0604民初6692号】、《民事反诉状》【案号：（2016）粤0604民初6692号】、（2016）粤0604民初6692号民事调解书及生效证明、《美誉紫薇花园A、B区工程维修扣款明细表》、相关维修合同、《工程结算审定表》等，均有原件核对，本院对该组证据真实性予以确认，对关联性待后认定。两被告提交的《美誉紫薇花园A、B区工程工期延误罚款表》，系两被告单方制作，本院将综合其他证据及查明事实待后认定。两被告提交的《广东省建设工程施工合同》、《美誉紫薇花园项目建设工程施工合同及补充协议》，有原件核对，本院对真实性予以确认。
综合本院采信的证据以及庭审中当事人的陈述，本院确认以下案件事实：
2012年10月18日，案外人富御房地产公司与被告省六建公司签订《广东省建设工程施工合同》（合同编号：2012-14-建），约定由被告省六建公司承包建设佛禅（挂）2010-013地块美誉紫薇花园A地块项目（1#~5#住宅楼、6#~9#商住楼、公厕垃圾站）及佛禅（挂）2010-013地块美誉紫薇花园B地块项目（10#商住楼、11#办公商业楼、12#商业楼），承包范围为施工总承包，施工工期为1156日历天（以发包人发出的开工通知为准），开竣工日期为2012年10月20日至2015年12月20日。后双方再签订《美誉紫薇花园项目建设工程施工合同及补充协议》（合同编号：FUYU-
ZWHY-总1），约定：被告省六建公司承包工程内容为土建主体、室内排水、土建防雷、桩基础（桩基础只含B区）。本次工程范围为广东省华城建筑设计有限公司设计的美誉紫薇花园A区1#-9#楼、公厕和垃圾站以及B区10#-12#楼并经审图中心审查合格的施工图纸中的所有土建主体、室内排水、土建防雷、桩基础工程（桩基础只含B区）（下列指定的分包工程除外），具体工程内容包括但不限于：（1）桩基础工程（桩基础只含B区）、挡土墙、承台及地梁土石方开挖及运输……；（2）钢筋砼结构（包括各种构造柱、飘板、屋面砼构架）；（3）砌体、外墙身（屋面）饰面镶贴、变形缝；（4）土建防雷；（5）防水（地下室和屋面及按图纸要求的部位）；（6）屋面隔热层；（7）按装修标准范围的天花和内墙批荡、楼地面批荡；（8）住户户内烟囱按标准图集选用成品；（9）室内排水、排污管工程（所有外接主管道接至主楼或地下室边外500mm）；（10）内墙保温材料（按图纸施工）；（11）按土建施工图纸要求预留孔洞，并配合其它专业预留孔洞。（12）局部工程补充说明。本合同工程工期共600日历天（合同工期计算以发包方发出的书面开工通知日起至工程最终竣工验收合格日止，非乙方原因造成的除外）。
2013年1月31日，被告省六建第一分公司（甲方）与原告（乙方）签订《班组承包协议》（合同编号：2012-14-10），约定由被告省六建第一分公司将美誉紫薇花园B区工程交由原告施工，主要内容为：“经甲、乙双方协商，甲方将美誉紫薇花园B区工程交由乙方施工，工程承包形式为包人工、包周转材（含门式架、木枋、模板、螺丝头等）。具体协议如下：一、承包内容1、根据设计图纸、会审记录，乙方负责除水电、门窗、油漆、天花吊顶、金属楼梯扶手、金属结构及构件、建筑物周围永久道路、下水管道等项目之外的所有土建施工工程。2、乙方负责工地范围内的井架塔吊基础、人货梯基础、钢筋加工场（钢筋加工棚除外）、工地仓库、茶水间（顶棚除外）、养护设施、排水沟、临时混凝土道路硬底化、政府行政主管部门要求的所有安全文明施工措施、配合桩动侧、静载、施工垃圾清运等所有工程内容。……二、承包单价及总价组成1、根据本协议第一点承包内容，本工程按总价承包。美誉紫薇花园B区工程建筑面积约37866㎡，承包单价437.78元/㎡。其中，班组人工费：￥11481762元，文明施工费：￥340794元，特种作业人员费用：￥415500元，模板周转材费用：￥2565708元，管理及利润：￥1773383.40元，合计总额为：￥16577147.40元。经双方商定，乙方同意按￥16577147.40元下浮3%即￥16079832.98元为承包总价，……若工程有增减、修改，则增减、修改的工程量按实际计算，单价参照双方确定的报价清单（详见后附班组报价清单）及下浮率，结算相应调整……三、工期本合同工期400日历天，乙方须满足建设单位的节点工期要求（具体以甲方与建设单位确定的进度计划为准），……乙方延误工期的，甲方按0.3元/㎡·天在工程款中扣罚乙方，非乙方原因除外。可按单栋建筑奖励或扣罚……四、质量要求……如果出现拆除和重新施工时，乙方必须承担材料费用的损失。……八、工资发放每月25日前发放上月完成工作量的70%工资，工程完工且乙方提供结算书并由双方确认后六个月内支付到97%，剩余承包总价的3%作为工程保修金，对所属工程的质量进行担保，保修期两年满后一个月内支付给乙方；保修期内由于施工质量问题导致甲方被扣罚工程款或支付维修费用的，甲方在该保修金中扣除相应费用，若保修金不足以抵扣此费用的，差额由乙方缴交给甲方。……”。
2013年5月23日，被告省六建第一分公司（甲方）与原告（乙方）签订《班组承包协议》（合同编号：2012-14-16），约定由被告省六建第一分公司将美誉紫薇花园A区工程交由原告施工。工程按总价承包：美誉紫薇花园A区工程建筑面积约84304㎡，承包单价404.25元/㎡。其中班组人工费26047910元，文明施工费505824元，模板周转材费用5136263元，管理及利润2389836元，合计34079833元，双方协商后原告同意按34079833元为承包总价，合同工期为500日历天，其他协议内容与《班组承包协议》（合同编号：2012-14-10）基本一致。
2013年7月23日，被告省六建第一分公司与原告签订《紫薇花园A区班组承包合同补充协议》，就上述《班组承包协议》（合同编号：2012-14-16）第二条第2点约定订立补充协议。
2013年11月25日，被告省六建第一分公司与原告签订《班组承包合同补充协议》，约定将外墙内保温工程部位对应的“内墙单独抹灰”工程交回被告省六建第一分公司另行安排施工。
2015年2月4日，原告向被告省六建公司出具《借条》，上载：“本人姚成科今借广东省六建集团有限公司现金贰佰伍拾万元整（￥2500000元），借款利息按年利率20%计取，还款日期以和广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司签订合同的收款节点，且收到佛山市富御房地产发展有限公司的工程款时，一次性本息归还。”
2015年5月10日，原告签订《紫薇花园B区班组结算说明》，被告省六建第一分公司各相关经理人员亦签名确认，最后落款时间为2015年5月11日，并由被告省六建第一分公司盖章确认。上述结算说明载明：“班组报送B区结算书金额：17519800.98元；1、合同价：16036182.98元（按合同下浮）；2、增加塔吊、人货梯、升降笼工资：167500元；3、增加修改部分：①、签证修改合计为：1657466.04元根据合同要求应下浮3%,应为；1607742.06元；4、扣减部分：—502206.84。合计17309218.20元”该结算说明另附结算说明，对扣减部分作出说明。
2015年5月24日，原告出具《承诺书》，承诺对B区存在的墙身开裂、露网、外墙渗水、排水管后墙身抹灰未收口、天花开裂、烟道抹灰开裂、楼板开裂、楼梯梯级砖缺失、各栋楼层部分场地卫生未清理等问题迅速处理，若在协商时间内原告班组不能完成的，项目部可另行安排其他班组完成，所产生费用直接从原告班组的工程款中扣除。
2015年11月26日，原告签订《紫薇花园A区工程结算书》，被告省六建第一分公司各相关经理人员亦签名确认，最后落款时间为2015年12月9日，并由被告省六建第一分公司盖章确认。上述结算书载明：“1、合同价工资：34079833元；2、增加修改签证工资：1914817.15元；3、塔吊、人货梯工资：922537.9元；4、扣减部分：797765.15元。合计36119422.9元”该结算书另附《紫薇花园结A区班组结算说明》，对增加修改及扣减部分作出说明。
2015年12月7日，原告再次出具《承诺书》，主要内容为：“因姚成科班组A、B区已完成结算，但B区工日扣到2015年4月31日止，A区工日扣到2015年10月31日止。以后发生与姚成科相关维修的费用，在保修金内扣除；另外在施工过程中业主发出的罚款单与姚成科有关的罚款在保修金中扣除。”
2016年6月22日，被告省六建第一分公司（甲方、债权人）与原告（乙方、债务人）签订《还款协议书》，主要内容为：“2015年2月4日姚成科暂借广东省六建集团有限公司：2500000元，在借款借条中乙方承诺按年率20%计算借款利息。现就此借条甲、乙双方达成如下协议：一：借款本金：2500000元。二：借款利息自借款之日2015年2月4日起计算，经双方友好协商，共计利息：200000元。三：借款本金：2500000元及利息：200000元作为支付姚成科承包紫薇花园的工资，在应付工资余款中扣减2700000元。……”。
2016年7月20日，原告向被告省六建第一分公司发出《财务核对单联系函》，上载：“姚成科班组承包施工紫薇花园A、B区结算总额53428641.1元，至2016年7月9日前止，甲方已支付姚成科班组周转材料及工人工资共45600548.51元，尚欠7828092.59元（含保修金）。”被告省六建第一分公司后盖章确认并备注“以上列的数据正确”。
2017年7月27日，经本院发函询问，佛山市南盛建设监理有限公司向本院出具《关于对禅城区人民法院<调查函>（2017）粤0604民初5544号的回复函》，述称该监理单位并不清楚原告与被告省六建第一分公司签订《班组承包协议》的事实，无法答复原告施工工程的具体开工、完工日期，该监理单位在2012年11月12日至2016年1月13日施工期间并未收到有关发包方富御房地产公司就逾期完工问题对被告省六建公司作出处理的正式文件。
另查明一，美誉紫薇花园B地块项目（10#商住楼、11#办公商住楼、12#商住楼）于2012年11月12日开工，于2015年11月3日竣工验收。美誉紫薇花园A地块项目（1#-5#住宅楼、6#-9#商住楼、公厕垃圾站）于2013年5月7日开工，于2016年1月13日竣工验收。上述A、B地块项目验收分部工程均含地基与基础，主体结构，建筑装饰装修，建筑屋面，建筑给水、排水及采暖，建筑电气，智能建筑，通风与空调，电梯，建筑节能，自动喷水灭火系统等项。
另查明二，省六建公司诉富御房地产公司建设工程合同纠纷一案，本院于2016年7月12日以（2016）粤0604民初6692号案立案受理。省六建公司于该案中主张富御房地产公司向其支付美誉紫薇花园A、B区项目土建工程款，富御房地产公司则反诉主张省六建公司支付该项目土建工程工期延期费、已发生维修费及由于超工期向小业主赔偿费用。后经本院主持调解，省六建公司与富御房地产公司达成和解协议并签订《美誉紫薇花园A、B区工程扣款确认书》，主要内容为：“经协商美誉紫薇花园A、B区项目土建工程罚款、赔偿减免为：扣维修费￥271081元，罚工期延期费￥4592400元，赔小业主赔偿费￥537421.83元。以上费用扣除后，美誉紫薇花园A、B区项目土建工程与美陶花园两个项目只需向广东省六建集团有限公司支付1480万元，其中美陶花园项目支付397万元，美誉紫薇花园项目支付1083万元。”本院于2017年3月23日作出（2016）粤0604民初6692号民事调解书予以确认，该民事调解书业已发生法律效力。
诉讼中，原告陈述：原告系无施工资质的个人。原告已记不清楚涉案工程开工及完工的具体时间，但并无逾期完工。原告承包的仅是部分工程，总工程还包含其他工程，且项目现场是由被告派出的人员负责管理安排，因此不存在工期延误问题。另，两被告并未告知原告存在质量问题及通知原告维修。两被告陈述：涉案工程开工及完工时间应以两被告举证的开工时间与竣工时间为准。两被告所主张的工期罚款是指因逾期交楼导致的开发商对被告省六建公司的罚款，而维修费所指向维修内容则包括土建工程维修，均在原告的工程承包范围内。就工程质量问题，两被告曾电话通知原告维修，但原告拒绝维修，故由开发商自行委托维修。另就工程结算总价及已付款项、未付款项问题，原、被告一致确认如下：①涉案两工程的结算总价为53428641.10元，其中A区工程结算价为36119422.90元，B区工程结算价为17309218.20元，涉案两工程的保修金均为工程总价款的3%；②《财务核对单联系函》所载之至2016年7月20日已付周转材料及工人工资合计45600548.51元、尚欠7828092.59元（含保修金）内容属实；③上述已付周转材料及工人工资合计45600548.51元已包含原告应还借款本金2500000元及利息200000元；④2016年7月20日后被告已付工程款（含代付罚款9000元）合计1463950元。
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。被告省六建公司向案外人富御房地产公司承包包含涉案工程在内的美誉紫薇花园A、B地块项目后，再由被告省六建第一分公司与原告签订《班组承包协议》及相关补充协议，将涉案工程分包予原告具体施工，故原告为涉案工程的实际施工方，已与被告省六建第一分公司形成建设工程施工合同关系。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一)项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；……”的规定，因原告自述并不具备建筑工程施工资质，故其与被告省六建第一分公司签订的《班组承包协议》及《紫薇花园A区班组承包合同补充协议》、《班组承包合同补充协议》均为无效合同。
关于原告主张被告省六建第一分公司支付工程款6650742.59元及逾期付款利息的诉请。涉案《班组承包协议》及相关补充协议虽均为无效合同，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，因包含涉案工程在内的美誉紫薇花园A、B地块项目均已竣工验收并交付使用，故原告有权参照双方协议约定要求被告省六建第一分公司支付工程款。经原、被告双方一致确认，涉案两工程的结算总价为53428641.10元，已付工程款合计47064498.51元（45600548.51元+1463950元，含代付罚款、借款本息），故被告省六建第一分公司实际应向原告支付工程款6364142.59元（53428641.10元-47064498.51元）。原告就工程款本金诉请超出部分，本院不予支持。至于逾期付款利息，被告省六建第一分公司欠付工程款的行为确已给原告造成利息损失，故原告依法有权向被告省六建第一分公司主张利息损失。因原告与被告省六建第一分公司签订的《班组承包协议》及相关补充协议均属无效合同，则上述协议就工程款付款时间的约定即为无效约定，双方亦未就利息标准作出明确约定，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，结合案件事实，本院确定以原告与被告省六建第一分公司就两工程工程款的结算确认时间作为被告省六建第一分公司应付工程价款之日，即A区工程应付工程价款之日为2015年12月9日，B区工程应付工程价款之日为2015年5月11日，原告自愿从上述时间之次日起向被告省六建第一分公司主张利息，系原告对其自身权利义务的自由处分，本院依法予以确认。至于计付利息之本金，据本院查明的事实，涉案两工程的结算总价为53428641.10元，其中A区工程结算价为36119422.90元，B区工程结算价为17309218.20元，现被告省六建公司尚欠原告工程款6364142.59元，在双方均无证据证明A、B区工程拖欠工程款具体金额的情形下，本院酌定以A、B区结算工程款各占总工程款的比例确定两区工程各欠工程款本金。经计算，A区工程尚欠工程款本金4302160.39元，B区工程尚欠工程款本金2061982.20元，则被告省六建第一分公司应以4302160.39元为本金，自2015年12月10日起按中国人民银行同期同类贷款利率向原告计付逾期支付A区工程款利息；应以2061982.20元为本金，自2015年5月12日起按中国人民银行同期同类贷款利率向原告计付逾期支付B区工程款利息。原告就利息诉请超出部分，无事实依据，本院不予支持。
关于被告省六建公司的责任。依据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，因被告省六建第一分公司系被告省六建公司的分公司，故被告省六建公司依法应对被告省六建第一分公司就本案的相关债务承担补充清偿责任。
关于两被告反诉主张原告支付工期罚款、维修费、小业主赔偿费的诉请。诉讼中，两被告主张原告在施工过程中存在逾期完工及工程质量问题致其产生上述损失并要求原告赔偿，但据本院查明的事实可知，被告省六建公司系向案外人富裕房地产公司总承包涉案美誉紫薇花园项目总工程，原告施工的工程仅为其中的部分工程，故两被告以涉案总工程的开工竣工时间论证原告存在逾期完工并不合理，两被告亦无其他有效证据证明上述相关费用的产生与原告的施工行为存在因果关系。依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，两被告的上述反诉诉请无事实和法律依据，本院不予支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下：
（1）被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告姚成科支付工程款6364142.59元及利息（利息计算方法如下：①以4302160.39元为本金，自2015年12月10日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至实际清偿之日止；②以2061982.20元为本金，自2015年5月12日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至实际清偿之日止);
（1）被告广东省六建集团有限公司就被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司的上述付款义务承担补充清偿责任；
（1）驳回原告姚成科的其他诉讼请求；
（1）驳回被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司、被告广东省六建集团有限公司的反诉请求。
两被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案适用简易程序，本诉受理费减半收取30931.50元，财产保全费5000元，合计35931.50元，由原告姚成科负担1548.50元，由被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司、被告广东省六建集团有限公司负担34383元。原告姚成科已预付受理费31804元、财产保全费5000元，合计36804元，超出其应负担的35255.50元，在本判决生效后，经原告姚成科书面申请，本院予以退回。反诉受理费24803元，由被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司、被告广东省六建集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 杨玲玲
二〇一七年八月二十日
书记员 杨思韫
附件一：证据清单
原告姚成科提交以下证据：
（1）原告身份证复印件、两被告的工商公示信息；
（1）《班组承包协议》（2012-14-16）、补充协议（2012-14-35）；
（1）《紫薇花园A区工程结算书》;
（1）《班组承包协议》（2012-14-10）；
（1）《紫薇花园B区班组结算说明》；
（1）《财务核对单联系函》；
（1）《催款函》；
（1）《还款协议书》。
被告广东省六建集团有限公司第一建筑工程分公司、被告广东省六建集团有限公司共同提交以下证据：
（1）两被告营业执照复印件；
（1）《财务核对单联系函》；
（1）2016年7月20日-2017年5月18日支付姚成科的工资明细、委托书及相应银行专用回单、付款委托书;
（1）《借条》；
（1）银行结算业务申请书、电汇凭证；
（1）A、B区《班组承包协议》及其补充协议；
（1）《单位工程开工申请报告》;
（1）《建筑工程竣工验收报告》；
（1）美誉紫薇花园A、B区班组工程结算书及结算说明;
（1）《承诺书》（编号2012-14-84）；
（1）《承诺书》（2015年12月7日）；
（1）美誉紫薇花园A、B区工程扣款确认书、民事起诉状（案号：[2016]粤06**民初6692号）、民事反诉状（案号：[2016]粤06**民初6692号）、民事调解书（案号：[2016]粤06**民初6692号）及生效证明；
（1）美誉紫薇花园A、B区工程工期延误罚款表；
（1）美誉紫薇花园A、B区工程维修扣款明细表和相关维修合同及其工程结算审定表；
（1）《广东省建设工程施工合同》、《美誉紫薇花园项目建设工程施工合同及补充协议》。
本院依职权调取：
《关于对禅城区人民法院<调查函>（2017）粤0604民初5544号的回复函》（佛山市南盛建设监理有限公司）。
附件二：引用法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（1）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（1）以合法形式掩盖非法目的；
（1）损害社会公共利益；
（1）违反法律、行政法规的强制性规定。
《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。
当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。