上海市青浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0118民初11664号
原告：广州普尼装饰工程有限公司上海分公司，住所地上海市青浦区。
负责人：洪波，总经理。
委托诉讼代理人：阳胜，上海川汇律师事务所律师。
被告：伊田园集团有限公司，住所地浙江省嘉兴市。
法定代表人：章权伟，董事长。
原告广州普尼装饰工程有限公司上海分公司与被告伊田园集团有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2016年10月18日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人阳胜，被告法定代表人章权伟到庭参加诉讼。在审理过程中，当事人一致同意并经院长批准本案适用简易程序延长审限三个月。本案现已审理终结。
原告广州普尼装饰工程有限公司上海分公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款人民币38,000元；2、判令被告偿付原告逾期付款利息(以38,000元为本金，按中国人民银行同期贷款利率的四倍，自2016年7月14日起计算至实际清偿之日止)；3、判令被告偿付原告加班费1,440元；4、判令被告偿付原告展位保管费(按每日60元，自2016年7月11日起计算至被告实际回收之日)；5、判令被告偿付原告律师费5,000元。事实与理由：2016年6月14日，原、被告签订编号为(2016)沪施字第XXXXXXXX号《普尼展览装饰工程施工合同》一份，约定原告受被告委托负责搭建展位装饰工程的施工，面积为36平方米，进场施工时间为2016年7月6日，使用时间为2016年7月8日至7月10日，撤场时间为2016年7月10日14时。施工要求以被告的施工图为准，用材以双方的样板为准。合同总价款为38,000元，被告于合同签订之日起三个工作日内支付合同总价的60%即22,800元，展会撤场起三个工作日内支付合同总价的40%即15,200元。根据合同第四条第七款约定，被告未按期付款，被告每天应按银行同期贷款利率的四倍支付未付款的利息。被告不但支付利息，还要支付原告为实现债权的一切费用(律师费、调查费、差旅费)。由于被告迟延将产品交付原告导致展位进展缓慢，由此变更施工图纸并使原告产生加班费，撤场后，被告的展位迟迟未处理，存放在原告处产生保管费。在审理过程中，原告撤回要求被告偿付展位保管费的诉讼请求。
被告伊田园集团有限公司辩称，不同意原告的诉讼请求。原告所交付的展台搭建不达标，顶、墙未包被告的材料，未按照合同约定铺地板，而是铺的地毯，天花亦未完工，仅用花草遮挡，到展会第二天现场都未搭建好，造成被告损失，故不同意支付原告工程款、利息、加班费、律师费等。
经开庭审理查明，2016年6月14日，原、被告签订《普尼展览装饰工程施工合同》一份，约定被告委托原告负责展位装饰工程施工，面积为36平方米，进场施工日期为2016年7月6日，使用时间为2016年7月8日至7月10日，撤场时间为2016年7月10日14点，施工要求为以被告确认的施工图为标准，用材以双方确认的预算书和材料样板为标准。展览装饰工程施工工程价款38,000元，被告应于合同签订即日起3个工作日内支付合同总价60%即22,800元作为工程施工预付款给原告，展会撤场即日起3个工作日内，被告向原告支付合同总价40%即15,200元尾款给原告。原告应严格按设计图纸施工、制作，如与施工图及效果图不符，原告有义务配合整改。原告保证在2016年7月7日完成合同中规定的内容，并提交被告验收，被告如有异议应于当天提出，原告当天及时更改，否则视该工程验收合格。如遇被告不按期付款，被告应每天按照中国人民银行同期同档次贷款利率的四倍支付未付款项的利息给原告，并且原告有权随时停止工程的施工，所产生的一切后果由被告自行承担，原告不承担任何责任。此外，被告还应向原告支付拖欠的工程款、被告实现债权的一切费用，包括但不限于律师费、调查取证费、差旅费。上述合同签订后，7月6日至7日，原告进行布展，7月8日原告向被告出具工程合格验收单一份要求被告对展位施工工程进行验收，验收单中载明“现由被告委托原告制作搭建展位工程，根据双方合同规定工程搭建已完成，经验收符合效果图及施工图的要求，工程合格”，另注明布展时间、展会时间、展会面积等，被告负责人姜方方予以签字确认，但在验收单中记载天花未接装完、背景线条未完工。展会结束撤场后，原告将展位材料拆除并予以保管。后因被告未按合同约定支付原告工程款，原告遂诉诸本院。
另查明，原告为本次诉讼支付律师代理费5,000元。
上述查明的事实，由当事人的陈述及原告提供的普尼展览装饰工程施工合同、工程合格验收单、聘请律师合同、上海增值税普通发票等证据为证明，并经当庭质证，本院予以确认。
根据庭审确认的事实，本院认为，原、被告之间的承揽合同关系合法、有效，双方当事人均应按约全面履行各自的义务。原告应按合同约定完成展位装饰工程施工，被告辩称系争工程搭建不达标，顶、墙未包被告的材料，天花、背景线条未完工等问题，故不同意支付原告工程款，本院认为，被告在验收系争工程时仅在验收单中注明“天花未接装完，背景线条未完工”，对于“天花未接装完”的问题，原告采用花草遮挡的方式予以整改，在实际整改过程中，被告亦予以配合，则表明被告已认可该整改方式；对于“背景线条未完工”的问题，原告未举证证明在2016年7月8日被告验收后其已完工或采用其他方式予以整改，本院认为应相应减少价款，因背景线条不属主体工程，本院酌定减少价款8,000元，则被告应支付原告工程价款3万元。根据合同约定，工程尾款应在展会撤场3个工作日内支付原告，撤场时间为2016年7月10日，则原告自2016年7月14日起向被告主张逾期付款利息，本院予以支持。原告称由于被告未配合其进行试安装，导致未按时搭建完工，为保证展会顺利开展而进行加班，产生加班费1,440元，此款要求被告承担，被告辩称合同中并未约定被告应配合原告进行试安装，故其不应承担所产生的加班费。本院认为，原告未举证证明双方约定被告应配合原告进行试安装，为工程施工而产生的加班费属原告履行合同过程中支付的费用，该费用与被告无关，不应由被告承担，故对于原告要求被告偿付其加班费1,440元的诉讼请求，本院不予支持。根据合同约定，如被告逾期付款，被告应偿付原告为实现债权的一切费用，包括但不限于律师费，关于律师代理费金额，根据《上海市律师服务收费管理实施办法》的标准、本案标的额等相关因素，本院酌定被告应偿付原告律师代理费3,500元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、第二百六十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告伊田园集团有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告广州普尼装饰工程有限公司上海分公司价款3万元；
二、被告伊田园集团有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告广州普尼装饰工程有限公司上海分公司逾期付款利息(以3万元为本金，按中国人民银行同期贷款利率的四倍，自2016年7月14日起计算至实际清偿之日止)；
三、被告伊田园集团有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告广州普尼装饰工程有限公司上海分公司律师代理费3,500元；
四、驳回原告广州普尼装饰工程有限公司上海分公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费966元，减半收取，计483元，由原告负担142.60元，由被告负担340.40元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 刘建雷
二〇一七年四月五日
书记员 姚 莉
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
二、《最高人民法院关于适用%26lt;中华人民共和国民事诉讼法%26gt;的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。