湖南省长沙市开福区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)湘0105民初2763号
原告:匡志峰,男,汉族,1982年11月21日出生,住湖南省长沙市开福区。
被告:郝宝国,男,汉族,1982年5月28日出生,住湖南省长沙市开福区。
被告:李壮,男,汉族,1982年7月15日出生,住湖南省长沙市开福区。
原告匡志峰诉被告郝宝国、李壮装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告匡志峰，被告李壮到庭参加了诉讼。被告郝宝国经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。
原告匡志峰向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判决被告赔偿原告医疗费、后续治疗费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、护理费、误工费、交通费、精神损害抚慰金、鉴定费等共计261881元；2、本案的诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：2016年6月28日,原告匡志峰与被告李壮签订《住宅装饰装修工程施工合同》,匡志峰为发包方,李壮为承包方,承包原告开福区xxx小区xxx栋xxx房毛坯住房装修工程。被告李壮经由被告郝宝国介绍给原告认识,被告郝宝国为工程实际监理及担保人。合同约定工程期限90天(物业处备案的装修情况登记表上登记的装修时间为2016年7月3日至2016年10月1日,由原被告双方签字确认)。工程合同金额11万元,具体施工要求以被告李壮发给原告的《装饰设计公司主材项目表》及《装饰设计公司制安项目表》为准。(见附件)。原告匡志峰按照合同约定通过银行转账及支付宝转账的方式分四次将工程一期二期款共计104000元打入被告郝宝国账号为62×××63的中国银行账号(转账凭证见附件)。(工程一期款75000元由原告妻子王静2016年6月29日通过银行卡转账50000元及2016年6月30日、7月1日支付宝转账25000元的方式转入被告银行账户。工程二期款由原告2016年9月20日通过支付宝转账29000元的方式转入被告银行账户。每次转账后原告都通过电话或短信的形式告知被告郝宝国,确认被告已经收到钱款)。合同约定尾款6000元在工程竣工验收合格后支付。由合同约定及物业备案登记确定的竣工验收日期为2016年10月1日,但截至2017年5月31日工程仍未竣工验收,施工现场一片混乱,墙壁未粉刷、木工油漆未做,橱柜、洁具等未安装,水电插座、开关、灯具、护窗等未安装2017年5月23日拍摄的照片为证,可现场勘验)。据工程项目包工头张云南出具的证明及原告与被告多次电话短信沟通情况可知,工程逾期由被告郝宝国、李壮拖欠施工款项导致。目前离工程完工大概还有56000元资金缺口(施工费24000元,材料费约3200元)。截止2017年5月31日,工程逾期已超过240天,合同中有明确条款规定被告方每延期竣工一天应支付原告违约金60元。按240天计,被告应向原告支付违约金共计14400元。期间原告多次催促被告方履行合同、完成工程,但被告方通过各种理由推诿拖延。被告方多次承诺的竣工日期都未兑现,导致原告采购的大量家具家电无法安装,造成损失。工程逾期8个月,原告在未入住新房的情况下,需累计缴纳物业管理费1632元(204元/月)、装修管理费816元(34元/天)。原告本打算新房入住后将现住xxx小区的90平方米旧房出租(市价月租金2000元左右),新房装修延期给原告带来一定的经济损失。另在房屋装修期间由于房屋防水问题导致新房楼下住户投诉,原多次催促被告方解决问题都无果,导致小区物业及楼下住户多次向原告投诉,影响原告正常的工作及生活。新房迟迟不能完工入住,对原告安排父母入住、女儿幼儿园就近入学等家庭生活带来很大影响,被告应作出相应的精神损失赔偿。综上原告为维护自身合法权益,原告遂诉至法院,请求支持上述诉请。
被告李壮答辩称:被告和原告之间没有发生任何金钱交易,工程经手第一手人是被告郝宝国,被告只是代表郝宝国签合同、施工,所有工程款并没有到被告手上,被告和原告没有发生任何经济交易,被告只是帮郝宝国进行工地管理和材料采购。起诉状上其他部分没有异议。工程基本完成80%,只有厨柜、灯具,墙漆还有最后一遍涂刷,包括欠工人的工钱,加起来应该不超过3万元。整个工程款没有到被告手里,被告是由郝宝国委托进行施工,被告也没有开具任何收据,应该由郝宝国返还给原告3万元。
被告:郝宝国经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见。
经审理查明：原告与被告郝宝国系朋友关系。被告郝宝国原经营一家装饰公司，被告李壮原系该公司设计师。2016年，原告因需装修长沙市开福区xxx小区xxx栋xxx号房屋，遂找到被告郝宝国。由被告郝宝国担任该房屋装修的监理、负责收款，被告李壮负责施工。由被告李壮的费用均由被告郝宝国进行结算。2016年6月28日，经三人协商，由原告（作为发包方、甲方)与被告李壮（作为承包方、乙方)签订《住宅装饰装修工程施工合同》一份,合同约定：1、工程概况：工程地点:xxx小区xxx栋xxx房、建筑面积120平方米。工程承包,采取包工、包全部材料。工程期限:90天此工期不含土建及家用中央空调、新风、采暖、智能家居等设备设施的安装时间。本工程合同金额11万元。工程预算表应当以《湖南省住宅装饰装修一般项目参考基价(长沙地区)》为参考依据(市、州协会可根据本地实际情况制定参考基价),根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。2、工程监理若本工程实行工程监理,甲方应当与工程监理公司另行签订《工程监理同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方；3、施工图纸：甲方委托乙方设计。施工图纸必须完整、其设计深度应能满足施工的要求。施工图纸所标明的材料、施工方法应符合湖南省室内装饰协会制定的《住宅装饰装修工程施工标准》(Q/OCLK002-2014)的要求。双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自转让给第三方,也不得用于本合同以外的装修工程或装修项目；4、甲方工作：为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。无偿提供施工期间的水源、电源。负责办理物业管理及相关行政部门开工手续,并支付有关费用。遵守物业管理部门的各项规章制度。协调乙方施工人员与邻里之间的关系。不得强令乙方违章作业。施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好安保及消防工作。监督工程质量和施工进度。按合同约定的条件和方式支付工程款。不得拆动室内承重结构。如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,应负责到有关部门办理相应手续,并将手续的书面材料复印件交乙方,否则,乙方不施工。如甲方自行或另外请他人进行改动,乙方概不负责。如需改动煤气和冷暖气管道,由甲方聘请专业公司,乙方不负责此项工程甲方业主若为多人,乙方只认可本合同签字人的意见,如有变动需有本合同签字人签署的全权委托书；5、乙方工作：拟定施工方案和工程进度计划,交甲方审定。严格执行施工标准、安全操作规程、防火及环保规定,按质按量如期完成本合同约定的工程内容。施工中做好半成品、成品、设备和居室留存家具、陈设以及甲方所购装修材料的保护、保管工作,并负责施工现场合同内容范围中的安全。因管理不善造成甲方经济损失的,应承担相应的赔偿责任。施工中造成相邻居民的管道堵塞、渗漏、停电、停水和损坏公共设施、设备,由乙方负责维修并承担相应的赔偿责任。住宅装饰装修工程施工合同。保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。施工过程中应当尊重甲方生活方式和少数民族风俗习惯。不得扰民及污染环境。每日12时至14时、18日时至次日8时之间不得从事敲凿、刨、钻等产生噪声的装修活动。遵守物业管理部门的各项规章制度；6、工程变更：施工期间对合同约定的装修项目如需变更,双方应当协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议经双方签字后作为竣工结算和工期顺延的依据。已施工项目不允许变更,否则由甲方承担该项目损失。凡甲方私自与工人变更施工内容或未办理变更相关手续,所引起的一切后果由甲方负责,同时乙方不负责此施工项目的售后维修。增加项目的单位造价以合同预算为依据,原预算没有的双方协商约定。甲方不得随意取消合同约定的装修项目,若减少项目造价与增加项目造价之差超过合同预算总价15%时,乙方可按减少项目造价的向甲方退还装修款。乙方施工质量不合格,甲方有权取消未做部分的装修项目,乙方应全额退还取消项目的装修款,不受上述条款的制约。7、材料供应、甲方供应材料设备一览表:(表一)甲方供应的材料、设备与《甲方供应材料设备一览表》不符合，不能及时供应到施工现场影响施工时,应承担相应的违约责任。甲方供应的材料、设备到达施工现场前应通知乙方验收并办理交接手续;办理完交接手续后,在施工使用中的保管由乙方负责。甲方自购材料的损耗率按湖南省室内装饰协会发布的《住宅装饰装修一般项目参考基价》之附录《主要装饰装修材料损耗率参考表》执行。若损耗率超出此约定致使材料短缺,由乙方补足。乙方供应材料设备一览表:(表二)乙方供应的材料、设备与《乙方供应材料设备一览表》不符应承担相应的违约责任。乙方供应的材料、设备到达施工现场前应提前一天通知甲方验收,由甲方确认备案。乙方供应的装饰装修材料和设备应有产品合格证书。双方所提供的装饰装修材料必须符合国家发布的《室内装饰装修材料有害物质限量标准》的要求。一方对另一方供应的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由主张方先行垫付,责任方承担。乙方每延期竣工一天,应交付的违约金额和计算方法60元/天。9、质量标准：本工程质量标准执行。省标《住宅装饰装修工程质量验收规范》(DB43/T262-2014)、省标《住宅装饰装修工程施工标准》(Q/OCLK002-2014)。国标《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)。甲方对施工质量和室内空气质量持有异议,可委托具有资质的室内装饰装修质量检验检测机构进行质量鉴定,并以其出具的验收报告作为判定质量合格与否的依据。鉴定过程相关的费用由甲方垫付,责任方承担。10、工程验收。本工程分阶段对工程质量进行验收。材料验收;隐蔽工程验收(水电改造工程);基层处理验收(吊顶工程、防水工程)；竣工验收。本工程按实结算,工程量的核实以《全国统一建筑装饰装修工程量清单计量规则》为依据。本工程各阶段验收前,乙方应提前一天通知甲方。工程完工后,乙方应进行自检,自检合格后通知甲方验收。甲方自接到乙方提交的竣工验收通知单3天内组织验收。验收合格后3天内,双方办理移交手续,结清工程尾款。乙方应向甲方提交水电安装图。竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的安全。工程竣工验收合格,乙方在收齐结算款的同时给甲方开具工程质量保修卡。如双方未办理交接手续甲方擅自入住的乙方不发放工程质量保修卡且不负责售后。所造成的一切后果由甲方自行负责。工程竣工验收不合格,乙方应对不合格装修项目进行整改。乙方无力整改或不愿整改或不按双方(或三方)约定的时间及时整改,甲方可另请他人整改,与整改有关的一切费用由乙方承担,整改验收合格后按105款执行。工程竣工验收若存在个别的不涉及较大问题时,经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后,甲方亦可先行入住。本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。11、工程款支付条件及方式工程款按工程进度分次支付。合同签字生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:第一次（开工前3日）付款75000元、第二次（工程进度过半）29000元，第三次竣工验收合格6000元。工程进度过半:工程中水、电改造隐蔽工程基本完工;吊顶造型、家具门窗基本治安结构完成为界定工程过半的标准。乙方施工质量不合格甲方有权拒付工程款直至不合格装修项目整改合格后为工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。变更金额:变更增加部分需在交纳二期款的同时交纳;二期款后变更增加项目需甲方及时交纳此费用后再施工该变更部分,否则乙方不施工。变更减少部分在双方结算时扣除。甲方支付乙方的款项(包括现金和银行转账),必须书交付给乙方财务如甲方将资金交付给其他人如家装顾问、设计师、预算员、监理、项目经理等)而造成的损失,由甲方自行承担。12、违约责任：甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的义务、无正当理由拒付工程款或发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。造成工期延误,工期顺延;造成合同无法履行,乙方不能按合同工期竣工,工程质量达不到合同约定的要求,不按合同约定履行自己的义务或发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任施工质量不合格,乙方必须进行整改,因整改造成延期交付视同工期延误。室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。乙方无力治理或不愿治理或不及时治理,甲方有权另请他人治理,与治理有关的一切费用由乙方承担。室内空气质量经治理仍不达标的,乙方承担相应的损失赔偿。造成合同无法履行,乙方应全额退还收取的工程款并承担因解除合同而造成的一切损失。双方还对其他事项进行了约定。
上述合同签订后，被告李壮负责了施工。被告于2016年6月29日，向被告郝宝国通过银行转账的方式支付了50000元，次日向被告郝宝国支付了20000元。2016年7月1日支付了5000元。2016年9月20日向被告郝宝国支付了29000元。被告李壮在施工中，因被告郝宝国拖欠了其款项，在未按约完成装修情况下，被告李壮进行了停工，至今未完成。庭审中，被告李壮确认，因郝宝国拖欠其工程款，导致此次装修洁具、橱柜、防盗网、灯具等工程停工至今未进行。
另审理中，原告与被告李壮就此次装修，依据双方合同约定的内容，对房屋装修未完成的工程量（含人工、材料费等所有费用）一致确认尚需26000元费用可完工。因被告郝宝国收款后，拖欠李壮装修款，至今下落不明，导致工程停工至今。故原告诉至本院，要求判如所请。
上述事实有《住宅装饰装修工程施工合同》、汇款凭证、当事人的陈述及庭审笔录等在卷佐证。
本院认为，原告就其房屋装修与两被告协商达成一致意见：由被告郝宝国担任该房屋装修的监理、负责收款，被告李壮负责施工。由被告郝宝国与被告李壮进行结算的情形下，签订了《住宅装饰装修工程施工合同》。该合同虽系原告与被告李壮两人签字，但该合同系原、被告三人协商一致后真实意思表示。被告郝宝国担任该房屋装修的监理，亦应当按合同约定全面履行自己的义务。原告已按约向两被告付款104000元，但两被告至今未按约履行合同义务，已构成违约，应承担相应的违约责任。故对原告要求解除《住宅装饰装修工程施工合同》的请求本院予以支持。根据原告与被告李壮一致确认的未完工价值26000元的合同工程量。根据合同约定的总计110000元工程款及原告实际付款情况，本院确认，两被告应向原告退还完工工程款20000元。对原告诉请超过部分本院不予支持。另关于被告李壮抗辩其未收到任何工程款，故对原告主张的诉请不承担责任的主张。根据原、被告双方签订的合同及约定事项，被告李壮的工程款均由被告郝宝国负责结算。故李壮作为工程承包施工人，因被告郝宝国拖欠其工程款，导致原告房屋装修停工至今未完工的损失，应承担违约责任。故对其抗辩理由，本院不予采信。就被告郝宝国拖欠其工程款，其可另行向郝宝国追偿。
二、关于原告要求被告支付违约金等各项损失37248元的诉请。原告的该项诉请，根据两被告的违约行为，造成工程延期至今，确实对其个人产生了一定的影响，根据双方《合同》关于违约责任的约定，本院酌情确认，两被告支付原告违约金4000元。另对原告要求两被告支付的其他损失22848元，本院不予支持。被告郝宝国经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应承担不应诉、不举证、不质证的法律后果。
综上，根据《中华人民共和国合同法》，第六十条第九十四条，第九十七条，第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四、第一百四十八条之规定，判决如下：
一、解除原告匡志峰与被告李壮于2016年6月28日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》；
二、被告郝宝国、李壮于判决生效之日起10日内向原告匡志峰返还装修款20000元及违约金4000元；
三、驳回原告匡志峰的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费2031元，由被告郝宝国、李壮共同承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 李益芳
人民陪审员 傅群英
人民陪审员 谢江红
二〇一七年十二月二十九日
代理书记员 彭小波