河南省台前县人民法院
民 事 判 决 书
(2017)豫0927民初200号
原告丁某，男，1976年2月3日出生，汉族，住台前县。
委托代理人朵某，河南豫龙律师事务所律师。
被告濮阳市某某房地产开发有限公司，住所地台前县。
法定代表人王某，职务经理。
委托代理人杨某，河南濮东律师事务所律师。
原告丁某诉被告濮阳市某某房地产开发有限公司（以下简称濮阳某某房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告丁某的委托代理人朵某，被告濮阳某某房地产公司的委托代理人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告丁某诉称，原告丁某与被告濮阳某某房地产开发有限公司签订商品房买卖合同。合同约定：原告从被告处购买的商品房位置是尚××春天小区第8幢2单元10层1004号房，商品房总价款是￥384859元；房屋交付时间是2014年12月31日之前；被告逾期交房超过90天后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自2015年1月1日起至实际交付之日止，被告应每日向原告支付已交付房价款万分之五作为违约金。合同生效后，原告履行了付款义务，而被告却没有依约在2014年12月31日之前向原告交付房屋，直到2017年2月28日将房屋交付原告使用。被告逾期交房行为违反合同约定，为了维护原告的合法权益，原告依照法律规定，特诉至贵院，请求人民法院依法判令被告继续履行合同，将验收合格的房屋交付给原告；并支付逾期交房违约金140281元；本案诉讼费由被告承担。原告主张违约金计算自2015年1月1日起至2016年12月29日止（729天），按日向原告支付已付房价款万分之五的违约金，即729天×384859元×0.0005=140281元。
被告濮阳某某房地产公司答辩称，首先，被告感谢原告购买了被告开发的房产。原告和被告双方经协商，签订商品房买卖合同一份。其次，被告没有违反合同约定。尚××春天住宅小区占地120亩，地上建筑面积18万余平方米，一期工程2013年4月1日开始施工。施工过程中，台前县人民政府要求被告增加人民防空工程。人防工程是为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥及医疗救护而单独修建的地下防护建筑，需结合地面建筑修建。被告按照台前县人民政府要求，在原设计没有人防工程的基础上增加了人防工程建设。增加人防工程建设需办理相关手续，且人防工程相当繁琐费时，给被告建设工程工期造成了极大的延误，以至于被告不能按合同约定的日期向原告如期交房。依照商品房买卖合同第八条的规定，“政府原因、非出卖人的原因造成的，出卖人可据实予以延期”的规定，被告可以延期交房。依照商品房买卖合同第八条的规定“政府原因、非出卖人的原因造成的，出卖人可据实予以延期”的规定，被告虽未按时向原告交付验收合格的房产，但不承担违约责任。双方约定的违约金过高请求予以调整，应参照逾期交房期间同地段同类房屋租金标准作为原告受损失的依据。
经审理查明，2014年4月4日，原告丁某与被告濮阳某某房地产公司签订商品房买卖合同。合同约定：“原告丁某购买被告濮阳某某房地产公司位于台前县尚××春天小区××单元××房，该商品房面积共130.02平方米，商品房单价为（人民币）每平方米2960元，商品房总金额（人民币）384859元；原告丁某以现金方式及银行按揭方式向被告支付房屋总价款人民币384859元。合同约定被告濮阳某某房地产公司应当在2014年12月31日前将经验收合格的商品房交付原告丁某使用；逾期交房不超过90日的，被告濮阳某某房地产公司按日向原告丁某支付已交付房款万分之五的违约金，合同继续履行；逾期交房超过90日后，原告有权解除合同，原告解除合同的，被告应当自原告解除合同通知书到达之日起30天内退还全部已付款，并按原告累计已付款的1%向原告支付违约金；原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自房屋交付期限的第二日起，即2015年1月1日起至实际交付之日止，被告应按日向原告支付已交付房价款万分之五作为违约金。”合同生效后，原告履行了支付房款的义务，被告因正在修建人民防空工程未能于2014年12月31日前将房屋交付原告使用。
原告丁某主张，直至起诉时即2016年12月29日，原告未收到被告交房通知，被告亦未实际将房屋交付原告使用，直到2017年2月28日将房屋交付原告。故原告要求被告自2015年1月1日起至2016年12月29日止（729天），按日向原告支付已付房价款万分之五的违约金，即729天×384859元×0.0005=140281元，符合法律规定。
被告濮阳某某房地产公司主张，双方约定的违约金过高并请求予以调整。请求参照逾期交房期间同地段同类房屋租金标准作为原告丁某遭受损失的依据。被告濮阳某某房地产公司已申请对台前县尚××春天小区的房屋租赁价格进行鉴定，台前县人民法院依法对外委托鉴定。2017年3月14日，郑州宏信价格评估咨询有限公司出具了郑宏价估【2017】0226号评估鉴定意见书：“位于台前县尚××春天住宅小区内××楼××单元××号房屋（建筑面积为90.04平方米）在评估基准日的租赁价格为：人民币每年7000元；位于台前县尚××春天住宅小区内××楼××单元××号房屋（建筑面积为132.1平方米）在评估基准日的租赁价格为：人民币每年8500元”。对原告丁某的损失计算应参照位于台前县尚××春天住宅小区内××楼××单元××号房屋（建筑面积为132.1平方米）在评估基准日的租赁价格为：人民币每年8500元计算。
以上事实，有原告丁某提交的一份商品房买卖合同，被告提供的修建人防工程通知书、评估鉴定意见书等证据以及双方当事人在庭审中的陈述予以证实。
本院认为，原告丁某与被告濮阳某某房地产公司签订的房屋买卖合同系双方真实意思表示，亦未违反有关法律规定，系有效合同，原告要求被告继续履行合同，被告未提出异议，对原告的该诉讼请求本院予以支持。原告按照约定交付了房款，被告濮阳某某房地产公司应当按照合同约定于2014年12月31日前将符合交付使用条件的房屋交付给原告丁某使用，但实际上直到2017年2月8日才将房屋交付给被告，被告濮阳某某房地产公司应当承担逾期交房的违约责任。诉讼中，被告濮阳某某房地产公司认为双方约定的违约金过高并请求予以调整。在无证据证明逾期交房给原告丁某造成具体损失的情况下，应参照逾期交房期间同地段同类房屋租金标准作为原告丁某遭受损失的依据。根据评估鉴定意见，本案涉案房屋比鉴定意见中的1号楼2单元4层404号房屋建筑面积相近，确定租金标准按每年8500元计算，故逾期交房期间的租金损失为8500元÷365天×729天＝16977元。而根据合同约定，被告濮阳某某房地产公司应当支付的违约金为140281元，双方合同约定的违约金确属过高，应当予以减少，本院酌情认定被告赔偿原告损失为20372元。原告丁某并未举出充分证据证明其实际损失大于根据房屋租金标准计算的损失，也未举出充分证据证明除了租金损失外，其还存在其他损失，对于原告要求按照合同约定日万分之五支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告濮阳市某某房地产开发有限公司继续履行2014年4月4日与原告丁某签订的《商品房买卖合同》。
二、被告濮阳市某某房地产开发有限公司赔偿原告丁某损失20372元，于判决书生效之日起十日内履行完毕。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3636元，由原告丁某承担3108元，由被告濮阳市某某房地产开发有限公司承担528元。
如不服本判决，可在判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于濮阳市中级人民法院。
审判长 李加国
审判员 白丽娟
审判员 任 燕
二〇一七年六月十一日
书记员 刘纪伏