北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0105民初32864号
原告：石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司，住所地北京市丰台区华源四里1号楼5层B座504。
负责人：王凤岐，经理。
委托诉讼代理人：崔雷，男，1985年11月12日出生，汉族，石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司综合部主管，住石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司宿舍。
被告：北京盘古氏投资有限公司，住所地北京市朝阳区北四环中路27号A座写字楼37层。
法定代表人：马成，执行董事。
委托诉讼代理人：张俊玲，女，1989年1月1日出生，汉族，北京盘古氏投资有限公司法务专员，住北京盘古氏投资有限公司宿舍。
委托诉讼代理人：刘欣，女，1988年1月10日出生，汉族，北京盘古氏投资有限公司法务专员，住北京盘古氏投资有限公司宿舍。
原告石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司（以下简称原告）与被告北京盘古氏投资有限公司（以下简称被告）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年6月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人崔雷，被告的委托诉讼代理人张俊玲、刘欣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付原告工程款2851450.99元人民币；2、要求被告支付原告质保金408482.1元人民币；3、要求被告按照年息6%的标准支付逾期付款的利息（第一部分本金为2851450.99元，利息从2015年4月3日起计算至2016年5月31日；第二部分本金为570000元，利息从2015年11月10日计算至2016年5月31日，标准按照中国人民银行同期贷款利率计算）；4、要求被告支付逾期付款的违约金600000元人民币。事实和理由：2014年4月15日，原告与被告就被告投资建的北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程的施工事宜签署了《北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程施工合同》，由原告完成施工。双方约定工程承包范围：北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程及全部施工范围的清洁；开工日期为2014年4月15日，竣工日期为2014年6月30日；工程质量为合格；合同价款为暂定价600万元人民币，计价方式为固定单价、工程量据实计算；付款方式为：本合同签署之日起十日内，被告向原告支付暂估总价25%预付款，每月支付已完合格工程量的75%，预付款在支付第一笔和第二笔工程进度款时平均抵扣；工程竣工验收合格、办理结算后14个工作日内支付至结算总价的95%；结算总价的5%作为质保证金，2年质保期满后30日内无息付清。同时双方在合同专用条款第35.2款中约定：被告未按合同约定的日期支付款项，每延误一日，应承担合同总价款的万分之八的违约金，违约金总额不得超过合同暂估总价的10%。（见证据一）合同签署后，原告认真组织施工，并按合同的约定及被告的要求完成了合同范围内的施工,并于2014年7月将全部工程交付后续专业施工单位装修施工或完工；但被告直至2015年4月2日和2015年11月19日完成结算审核工作，确认原告承包范围内工程的结算金额共计8169642元人民币（见证据二）；截止起诉之日起，被告共向原告支付工程款共计4909708.91元人民币。即使依据双方合同约定，按支付至结算总价的95%计算，被告尚应向原告支付应付未付工程款2851450.99元人民币。原告承包范围内工程大多为拆除工程、改造工程的零星劳务作业，且所涉工程已由后续专业工程单位继续施工，故原告承包范围内工程均为劳务作业，实为无需质保的工程，所拖欠的费用均为劳务费用；而且依据被告的实际履约行为及目前的生产经营状态，已无履约的诚信及能力（证据三）。虽然双方在合同中约定了质保期及质保金条款，由于此义务为被告强加于原告的义务、亦已超出了法律及行政法规的规定质保范围，鉴于被告的履行能力及诚信，被告目前已应履行该部分付款义务或提供相应的履行担保。综上情况，被告的行为已严重违反了合同的约定，侵害了原告的合法权益，被告逾期付款的行为已严重影响了原告的正常生产经营，造成了不稳定的社会因素，故被告应承担付款延迟的法律责任。在多次催款未果的情况下，特向法院提起诉讼，以期维护原告的合法权益。
被告辩称：一、原告无权要求被告同时支付逾期付款的违约金及利息，且违约金及利息计算有误。根据《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第36项关于承包人同时主张逾期支付工程款的违约金和利息的，如何处理的答复，可知在建设工程施工合同中只有双方明确约定发包人逾期支付工程款的违约金和利息，承包人才可以同时主张逾期付款违约金和利息，本案中，双方只约定了逾期支付违约金条款，并没有约定支付逾期付款利息的条款，故，被告认为原告不应在主张逾期付款违约金的同时又主张逾期利息。同时，根据双方签订的《北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程施工合同》（以下简称“合同”）明确约定：“工程竣工验收合格，所有资料审查合格（不含结算资料），移交完毕，办理结算，审核完成后14个工作日支付至结算总价的95%”。故，原告在计算逾期付款违约金及利息的起算时间应为结算完毕的第14个工作日后开始计算。原告提供的《石家庄振远建筑安装工程有限公司承建盘古大观项目利息及违约金计算一览表》在计息、违约期间计算错误，且利息、违约金计算标准也不应以6%计算，应根据同期中国人民银行贷款利率进行计算。二、质保期未届满，原告无权向被告主张质保金。原告承接的七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程，根据被告提供的证据二，可知本工程的验收时间为2015年1月6日。根据原告与被告签订的合同，对质保期的约定为2年，该工程至今质保期并未届满，故，被告认为，原告无权要求被告退还质保金408482.1元。三、原告存在逾期完工的情况，被告要求原告支付逾期完工的费用共计142790.3元。根据合同约定本工程的竣工日期为2014年6月30日前完工并通过发包人质量合格验收，而双方进行验收时间为2015年1月6日。由此可知，原告在承接的七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程上存在工期违约的情况，且逾期完工达190天。根据合同关于违约责任的约定：“承包人未按合同工期或发包人同意顺延的工期竣（完）工的，每延误一日，应承担合同总价款的万分之八的违约金，支付的违约金总额不得超过本合同暂估总价的10%”本合同暂估总价为600万元，故，被告要求原告支付逾期完工的违约金共计：60万元。
经审理查明：2014年4月15日，原、被告签订《北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程施工合同》，双方约定，被告将北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程发包给原告完成。开工日期：2014年4月15日，竣工日期：2014年6月30日前完工并通过发包人质量合格验收。暂定合同价款600万元。
专用条款：24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本合同签署之日起十日内，发包人向承包人支付暂估总额的25%，即150万元预付款。
26.工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）在施工过程中双方核定的承包人产值超过（含）预付款金额，承包人按每月/期申报合格工程量，按完成合格工程量报表审核后总金额的75%支付，付款时间为完成核实的工程量报表的14天内；预付款为2次平均抵扣，分别在第一笔进度款和第二笔进度款中抵扣（若第一笔进度款的产值加上预付款的产值之和接近于合同暂估价的，预付款一次性抵扣）。（2）工程竣工验收合格，所有资料审查合格（不含结算材料），移交完毕，办理结算，结算审核完成后14个工作日支付至结算总价的95%；（3）结算总价的5%留作质保金，质保金两年后付清，待工程保修期满且承包人完全按本合同及保修书规定履行了其义务后30日内结清（但需扣除物业公司、监理工程师或发包人审核的已委托他人进行保修所发生费用）；质保金支付不计利息；（4）工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同条款，与工程款（进度款）同期调整支付，但必须在工程内容发生后14日之内申报，由发包人、承包人分别签字并加盖公章确认，否则不予认可支付零星工程款…………
35.2.5发包人承担违约责任，具体为：发包人未按照合同约定的日期支付承包人款项的，每延误一日，应承担合同总计款的万分之八的违约金。
35.2.6发包人因违反本合同约定应向承包人支付的违约金总额不得超过本合同暂估总价的10%。
35.3.1.1竣（完）工日期违约：承包人未按合同约定或发包人同意顺延的工期竣（完）工的，每延误一日，应承担合同总价款的万分之八的违约金；延误超过30日的，发包人有权选择单方终止合同。
35.3.1.2承包人因违反本合同35.3.1条工期违约约定，应向发包人支付的违约金总额不得超过本合同暂估总额的10%。
2015年4月2日，原、被告签订《公寓柱廊结构、土建工程结算审核书》，确认北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程审核造价为7569642元。
2015年11月19日，双方签订《北京盘古大观土建工程结算审核书》，确认北京七星摩根广场南连接体及公寓柱廊结构、土建工程（第二部分）审核造价为60万元。
被告共向原告支付工程款4909718.91元。
合同签订后，原告已完成施工任务。被告称工程于2015年1月30日竣工，未进行竣工验收，2015年11月19日工程交付给被告，无交接手续，被告还认为因没有通过竣工验收，应该按照结算时间计算质保期的起始时间。
被告提交了《公寓柱廊改造工程分部（子分部）工程质量验收记录表》，以证明原告有逾期完工的情况，原告对被告的证明目的不予认可。原告称2013年11月开始施工，合同是后补的，施工过程中，又新增了一些工程项目，工程在2015年1月31日做完的，竣工验收日期在2015年1月31日。
原告提交了北京盘古氏投资有限公司工程指挥部于2014年5月12日发出的《关于北京七星摩根广场“配合布加迪开业搭设围挡”工程的施工委托事宜》，北京盘古氏投资有限公司工程指挥部要求原告在承担的施工范围内新增以下项目：1、BJ轴/B7-9轴、BE-
BJ轴/B9轴围挡高度13m；2、B9轴/BE-
红线、红线/B9-B11轴，高度为15m。上述项目须自2014年5月13日起开工至2014年5月24日23：00完工并通过我司质量合格验收。
2014年6月20日，北京盘古氏投资有限公司工程指挥部向原告发出的《关于北京七星摩根广场“公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建施工工程”的施工委托事宜》，要求原告在承担的施工范围内新增“1、龙廊砼地面局部剔凿，剔凿深度至原始防水层；此部位防水层修补完成后，C25砼恢复至原地面标高，钢筋同原结构内钢筋型号为Ф10圆钢。防水工程我司另行委托防水单位进行施工。上述项目须自2014年6月25日起开工至2014年7月15日完工通过我司质量合格验收。
2014年9月4日，北京盘古氏投资有限公司工程指挥部向原告发出的《关于北京七星摩根广场“公寓北连接体结构拆除”施工委托事宜》，要求原告在承担的施工范围内新增“公寓北连接体结构拆除”，上述施工项目须自2014年9月10日内完工并通过我司合格验收。
2015年1月29日，北京盘古氏投资有限公司工程指挥部向原告发出的《关于北京七星摩根广场公寓北连接体结构加固工程施工委托事宜》，要求原告在承担的施工范围内新增以下项目：1、北连体B66-B67/BE、B69-B70/BE轴10米、15米标高处原结构钢梁进行加固、加固方式同龙廊B1-B66轴；见附图；2、北连体B66-B67/BE、B69-B70/BE轴基础部位新增加基础梁，梁做法见附图；3、因幕墙施工需要，拆除B66轴10米标高处原铝合金门窗及装修墙面等装饰材料。上述施工项目须自2015年1月31日前完工并通过我司合格验收，质量标准为合格。
上述事实，有当事人提交的《北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程施工合同》、《公寓柱廊结构、土建工程结算审核书》、《北京盘古大观土建工程结算审核书》、当事人陈述意见及庭审笔录在案佐证。
本院认为：原、被告签订的《北京七星摩根广场公寓南连接体及公寓柱廊结构、土建工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效，双方当事人均应按照合同约定履行自己的义务。双方约定的工期为2014年4月15日至2014年6月30日，被告认为原告逾期完工，但迟至2015年1月，被告仍在委托原告对新增项目继续施工，即便原告完工的日期晚于约定的竣工日期，系由于被告新增施工项目所致。
双方在合同中约定，被告应在结算完成后14个工作日支付至结算总价的95%，双方已于2015年完成结算审核，但被告未按约定的时间付款，现原告有权要求被告支付拖欠的工程款及利息。
双方之间主要的工程款已于2015年4月2日完成结算，且工程完工早已超过2年，考虑到本案实际情况，被告可将质保金一次性支付给原告。
工程完工后，原告将工程交付给被告，双方无交接手续，亦未提交工程整体竣工验收手续，考虑到本案实际情况，本院对原告有关违约金的诉讼请求不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告北京盘古氏投资有限公司于本判决生效后十日内支付原告石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司工程款二百八十五万一千四百五十元九角九分、逾期付款利息十六万七千七百二十二元；
二、被告北京盘古氏投资有限公司于本判决生效后十日内支付原告石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司质保金四十万零八千四百八十二元一角；
三、驳回原告石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费39021元，由原告石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司负担4800元（已交纳），由被告北京盘古氏投资有限公司负担34221元（石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司已交纳14711元，北京盘古氏投资有限公司于本判决生效后七日内支付石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司14711元；余款19510元，北京盘古氏投资有限公司于本判决生效后七日内交至本院）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审判长 雷恩强
审判员 凌 辉
审判员 王 乐
二〇一七年六月三十日
书记员 权成子