河北省磁县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）冀0427民初932号
原告：邯郸市邯一建筑工程有限公司。
统一社会信用代码：911304001068192256。
地址：邯郸市丛台区电厂街28号。
法定代表人：齐祥超，该公司董事长。
委托诉讼代理人：吕祥斌，河北挺轩律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张文新，男，汉族，1951年11月28日出生，邯郸邯一建筑工程有限公司项目负责人。
被告：邯郸市猎人行房地产开发有限公司。
统一社会信用代码：130427000008471。
地址：磁县讲武城镇高庄村南（邯郸市漳河林场内）。
法定代表人：刘娇，该公司总经理。
原告邯郸市邯一建筑工程有限公司与被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司为建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2017年5月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告邯郸市邯一建筑工程有限公司的委托代理人吕祥斌、张文新到庭参加诉讼。被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司经本院公告传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告邯郸市邯一建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即给付拖欠原告邯郸漳河生态科技园区澳城高尔夫庄园温泉度假酒店C区建设工程款13802309.03元。2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2011年11月13日，原、被告签订了邯郸漳河生态科技园区澳城高尔夫庄园温泉度假酒店及公寓建设施工协议书。协议约定，一、地点为邯郸漳河生态科技园区，工程为：A、B区V型楼地下一层，地上六层，框架结构以及C区一字型与V型楼连体两层框架结构楼第一层。酒店面积3.5万平方米，公寓1.5万平方米，实际面积以图纸为准，价格按河北省2008年定额及相关费用文件。原告为总承包形式。建筑期限300天。主体完工后十日内给付已经完工工程量的80%工程款，主体工程以后的工程按月进度完成工程量的80%支付工程款，工程验收合格，十日内付至完成工程量的90%工程款，结算审核定案后，一个月内付至工程总造价的95%，剩余5%质保金一年内付清。二、C区一字型与V型楼连体两层框架结构楼第二层为钢结构，价格以吨位为国家规定价格。协议签订后，原告于2011年12月12日进场施工，在原告挖槽后，由于被告A、B区V型楼及C区一字型与V字型楼连体两层框架结构楼第一层工程图纸变更，拖延至2012年5月25日才继续施工。2012年10月，A、B区V型楼及C区一字型与V字型楼连体两层框架结构楼第一层的主体完工，C区实际面积为8148.7平方米，C区主体工程款为13802309.03元。由于被告严重违约，被告应当给付原告C区主体工程、钢结构及安装款13802309.03元，但至今没有给付原告。为维护原告的合法权益，原告诉至法院，请求依法判决。
被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司未答辩。
原告邯郸市邯一建筑工程有限公司围绕诉讼请求提交如下证据：1、营业执照、组织机构代码证复印件各一份，证明原告诉讼主体资格。2、施工协议一份，证明原、被告施工合同法律关系及约定的工程量。3、C区图纸，证明工程量。4、实际完成工程量部分监理签证，即C区楼一层及二层钢结构安装，证明C区完成的工程量及完成的工程合格。5、主体完工电子通知书照片及补充协议11份，证明工程完工范围，按照合同应当给付主体工程的工程款。6、C区工程概（预）算书一套。证明C区建筑工程款13802309.03元。上述证据，能够作为认定本案的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据原告陈述和本院确认的证据，本院认定事实如下：2011年11月13日，原告邯郸市邯一建筑工程有限公司（乙方）与被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司（甲方）签订了澳城高尔夫庄园、温泉度假酒店建筑工程施工协议书。合同约定，地点为邯郸漳河生态科技园区，一、工程概况：工程为A、B区V型楼地下一层，地上六层，框架结构以及C区一字型与V型楼连体两层框架结构楼第一层建筑面积：酒店面积3.5万平方米，公寓1.5万平方米，共计5万平方米，实际面积以图纸为准。二、建筑期限300天。三、承包形式：原告为总承包。（高级装修项目在同等条件下，乙方优先承包）包工包料。承包范围为施工图内土建、装修、通风、给排水、消防、电气等全部图纸内容。四、质量标准：合格。五、工程造价：按照河北省2008定额及相关费用文件及邯郸建设工程信息材料价格进行拨付工程款及编制工程结算。六、工程款支付：主体完工后，十日内支付已完工程量的80%工程款；主体工程以后完成的工程项目（内外抹灰、屋面等内容）按月进度完成工程量的80%支付工程款；工程验收合格，十日内付至完成工程量的90%工程款；结算审核定案后，一个月内付至工程总价的95%，剩余5%质保金一年内付清。合同签订后，原告于2011年12月12日进场施工，由于被告A、B区V型楼及C区一字型与V字型楼连体两层框架结构楼第一层工程图纸变更，拖延至2012年5月25日才继续施工。2012年10月份，C区工程主体完工。2012年10月13日开始，原告多次通过电子邮件通知被告按约定支付工程进度款，被告拒不支付。2012年12月25日，原告通过电子邮件要求被告对主体完工的工程量进行确认，被告在法定的期限内拒不回复确认。2012年11月30日，原告依据冀建价200804—A相关文件制作了工程概（预）算书，该预算书载明：工程名称：澳城高尔夫庄园酒店会所C区宾馆，工程规模：8148.7平方米。工程造价：13802309.03元。造价指标：1693.74元/平方米。
另查明，被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司工商登记经营期限为2010年10月9日至2080年10月8日，2015年8月24日法定代表人变更为刘娇。
本院认为，原、被告签订澳城高尔夫庄园、温泉度假酒店建设施工合同，原告按照合同约定履行，并且完成合同约定C区全部主体工程，被告未按照合同约定支付工程进度款系事实。关于原告完成的工作量，参照《建设工程价款结算暂行办法》第十三条工程进度款结算与支付应当符合下列规定：（二）工程量计算第2条、发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。由于被告违反合同约定，未在法定期限内核实工程量，承包人报告的工程量即视为被确认，应作为工程价款支付的依据。依据原、被告签订的建筑工程施工协议书第六条约定，工程款支付，主体完工后十日内支付已完工程量的80%工程款。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。故被告应当依法履行合同义务，现原告要求被告立即给付拖欠原告邯郸漳河生态科技园区澳城高尔夫庄园温泉度假酒店C区建设工程款13802309.03元的诉讼请求，本院予以部分支持，被告应当支付原告已完成工程量80%的工程进度款，即13802309.03×80%=11041847.2元。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、限被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告邯郸市邯一建筑工程有限公司工程款11041847.2元；
二、驳回原告邯郸市邯一建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费104614元，原告邯郸市邯一建筑工程有限公司负担20922.8元，被告邯郸市猎人行房地产开发有限公司负担83691.2元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。
审 判 长 崔爱峰
审 判 员 冯 波
人民陪审员 王科琰
二〇一七年六月七日
书 记 员 陈晶晶
附:相关法律条文
《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《建设工程价款结算暂行办法》第十三条工程进度款结算与支付应当符合下列规定：
（一）工程进度款结算方式
1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。
2、分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。
（二）工程量计算
1、承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
2、发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。
3、对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
（三）工程进度款支付
1、根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90％向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
2、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。
3、发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。