湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
民 事 判 决 书
(2015)楼民一初字第464号
原告：浙江某某工程有限公司，住所地浙江。
法定代表人：寿某某，该公司董事长。
委托诉讼代理人：朱某某，男，该公司项目经理（后代理权被解除）。
委托诉讼代理人：刘海波，湖南云盟律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘婷，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。
被告：岳阳某某置业有限公司，住所地湖南省岳阳市岳阳楼区。
法定代表人：孟某某，该公司董事长。
委托诉讼代理人：黄某某，男，该公司工程部副经理。
委托诉讼代理人：左平良，湖南用平律师事务所律师。
原告浙江某某工程有限公司（以下简称某某公司）与被告岳阳某某置业有限公司（以下简称某某公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2015年8月18日受理后，依法适用普通程序，于2015年10月28日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人朱某某、刘海波，被告的委托诉讼代理人黄某某、左平良到庭参加诉讼。2015年12月3日，原告申请司法鉴定。2018年4月17日，本院组织原、被告对司法鉴定结论进行质证。本案现已审理终结。
原告某某公司请求本院判令被告某某公司：1.支付���告工程款405万元（不含税费及保修费用）；2.承担本案诉讼费用。诉讼过程中，原告申请增加诉讼请求：被告支付原告工程款利息64.8万元（自2015年4月18日计算至2017年11月28日，之后利息按银行贷款利率6%计算至实际履行之日）。事实和理由：2014年4月20日，原、被告达成协议，原告为被告施工建设******小区景观工程。原告按合同约定履行了义务，被告却拖延支付工程款。工程竣工后，被告对原告提交的工程决算书迟迟不予审核。2015年3月13日，被告通知原告解除合同，却拒不支付工程款。
被告某某公司辩称，答辩人已按合同约定履行了相应的付款义务，而原告某某公司至今未按约定提交税务发票和施工材料所需质量合格的证明。原告未按合同约定按期、按量、按质完成工程任务，答辩人解除合同理由正当。合同解除后，答辩人��将未完工部分另行发包，不存在再向原告支付工程款的义务。请求人民法院依法驳回原告的全部诉讼请求。
查明的事实
经审理查明，本院确认如下法律事实：2014年4月20日，原告某某公司和被告某某公司签订一份《合同主要条款》，约定被告将******小区景观工程以包工、包料、包工期、包文明安全的方式承包给原告施工；承包范围包括土建、安装、绿化三个部分；合同工期计划于2014年5月30日开工（正式开工日期为发包方或其代理人签署开工令之日），竣工日期为2014年9月15日；合同价款采用固定综合单价方式确定，暂定价款809.2703万元，部分分项工程量清单的数量按被告及监理审核确认的实际施工图纸结算，图纸之外或不明确部分以现场签证为准，施工过程中由于设计或被告变更引起的工作内容���更、工程量增减，须由被告签字盖章认可后方能调整；原告每月25日向被告提交已完成工程量报告，经工程成本管理部人员审核后，被告于次月8日前支付工程款，每月支付已完成工程量80%的工程款，并扣除全部被告供应的材料，工程竣工验收合格、资料齐全后，被告支付至工程造价的90%，原告上报完整的工程量结算书（含结算资料），被告在3个月内审核完毕，结算书经双方签字盖章后，被告支付至工程结算价的95%，余款5%待保修期满，无质量问题后结清（不计利息）；被告支付工程进度款项前，原告必须开具同等工程款的正规税务发票，否则被告有权拒绝支付；保修范围为施工图范围内属于原告施工的全部内容，硬质景观和安装工程保修期2年，挡墙等保证期按照设计合理使用年限，苗木绿化养护期2年；合同还对其它事项进行了约定。合同签订后，���告进场施工，被告陆续支付了部分工程款共计392.03万元。合同履行过程中，部分工程量有变更，同时，有原告催促被告支付工程款及被告对施工质量提出异议的情况发生。原告主张其于2015年1月18日编制了《湖南******决算书》并提交被告审核，全部工程款为836.2349万元，被告主张工程没有竣工，不符合结算条件。2015年3月13日，被告向原告发函，称与原告多次沟通无效，现要求原告3天之内派人过来进行工程整改，否则就派人过来结算，如既不派人施工又不派人接洽，被告将认定原告违约，作出解除合同处理，相关损失由原告承担。2015年3月18日，原告向被告复函，称在工程完工后，被告拖延付款，造成项目资金运作困难，只要被告支付合同约定的工程款，原告马上组织人员来履行合同应尽责任及结算工作，如因工程款项未到位造成的一切后果均由被告负担。因协商不一致，双方此后再未发生过施工业务。诉讼中，双方均认可本案合同已实际解除。原告主张于2015年5月23日向被告提交了竣工报告，被告不予认可。因双方对原告已完成的工程量意见不一，原告于2015年12月3日申请司法鉴定。受本院委托，中德安普成本管控集团有限公司（以下简称安普公司）于2017年9月26日作出了《初审意见稿》。原、被告分别提出异议后，安普公司于2017年12月16日作出中德安普鉴字[2017]第008号《******小区的园林景观工程工程造价鉴定意见书》，认定原告完成的工程量为620.330447万元。原、被告分别再次提出异议后，安普公司于2018年4月4日作出《******工程结算造价鉴定结算价格调整表》，增加工程造价13.006639万元，其中“原黄色透水砖调价”项载明：数量416.38M2，本次结算价120元/M2，原结算价50元/M2，相差合计2.914660万元，此项价格由人民法院判定。2018年4月17日，本院组织双方对鉴定结论进行了质证。原告于2017年11月28日申请增加诉讼请求。被告主张原告超期变更诉讼请求，应不予准许。
诉讼中，被告主张原告未按合同约定交付发票。原告主张，未交付发票的原因一是******工程的合法手续被告一直未办妥，税务部门拒绝开具税务发票，二是被告未付清工程款，原告有权不开具。经查，被告擅自开工建设******小区项目工程，于2015年6月23日办妥项目备案手续、2015年9月23日取得建设工程规划许可证。
判决的理由与结果
本院认为，原告某某公司和被告某某公司就******工程签订《合同主要条款》后开始履行，现双方均认可已实际解除，本院予以尊重。合同解除后，对原告已完成的工程量，被��应当支付相应的工程款，原告则应当向被告支付相应金额的发票。经司法鉴定，原告已完成的工程量为633.337086万元（620.330447万元+13.006639万元），其中原黄色透水砖调价款2.914660万元鉴定部门建议由本院认定，本院酌情认定50%，故本院认定工程款为631.879756万元（633.337086万元－2.914660万元×50%）。被告已支付工程款392.03万元，尚欠239.849756万元（631.879756万元－392.03万元）未付。双方约定的保修期已过，被告不应再扣留原告的质保金。故此，对原告要求被告支付工程款239.849756万元的诉讼请求，本院予以支持，对超出该金额的部分，本院不予支持。原告于2017年11月28日申请增加诉讼请求，本院于2018年4月17日组织原、被告对鉴定结论进行质证，因质证亦是发表辩论意见的方式之一，故应认定原告是在一审法庭辩论终结前申请增加诉讼请求，符合法律规定，被告关���原告超期增加诉讼请求的抗辩不成立。原、被告在合同中约定被告付款前原告应当交付相同工程款金额的发票，原告关于被告工程项目未办理合法手续导致其无法开具发票的主张，与法律规定不符，本院不予采信，原告未按约交付发票，被告有权迟延付款，故对原告要求被告支付利息的诉讼请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条第一款的规定，判决如下：
一、被告岳阳某某置业有限公司在收到原告浙江某某工程有限公司交付的全部工程款发票后三日内支付原告浙江某某工程有限公司工程款239.849756万元；
如果未按本判决���定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；
二、驳回原告浙江某某工程有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费45200元，财产保全费5000元,鉴定费112560元，合计162760元，由原告浙江某某工程有限公司负担50124元，由被告岳阳某某置业有限公司负担112636元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。
审 判 长 冯剩勇
人民陪审员 李立新
人民陪审员 黄文花
二〇一八年五月十八日
书 记 员 高 翔
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。