重庆市万州区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)渝0101民初8832号
原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司，住所地重庆市万州区王家坡正街246号B-1号房，组织机构代码33948851-9。
法定代表人张兵,男,1978年4月7日出生，汉族，住重庆市万州区。
委托代理人李先明，重庆渝万律师事务所，特别授权。
被告浙江意而创新能源科技有限公司，住所地浙江省杭州市余杭区仓前街道前曙路20号2幢3层，统一社会代码913301103419044T0B。
法定代表人潘永良，公司董事长。
原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司（以下简称泓驰公司）诉被告浙江意而创新能源科技有限公司（以下简称意而创公司）买卖合同纠纷一案，本院2016年8月9日受理后，依法由审判员何大寨担任审判长，与人民陪审员许大惠、刘纯建组成合议庭适用普通程序于2017年1月16日公开开庭进行了审理。原告泓驰公司的委托代理人李先明到庭参加诉讼，被告意而创公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。
原告泓驰公司诉称，2016年1月31日，原、被告签订《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》，约定原告向被告购买黄花菜烘干线设备一套，价款166万元，签订合同时付定金20%，发货付50%，设备安装调试完毕，系统运行正常并达到黄花菜烘干样品要求，原告付清剩余30%的货款，被告在45天内完成对整套系统的安装调试和试运行，最终在2016年5月1日前将设备交付原告使用。设备到货后，经被告的工作人员安装、调试，但不能正常运转，被告没有在合同约定的时间完成该设备的正常运转，导致该设备不能使用，且在原告多次要求进行设备调试仍达不到合同约定要求的情况下，被告的工作人员不辞而别，导致原告的生产不能按期进行，造成原告巨大的经济损失。被告的行为构成根本违约，该合同已经不能履行，原告于2016年8月5日向被告发出了解除合同的通知书。现起诉要求判令：1、解除双方签订的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》，被告返还原告已付货款116万元及违约金，违约金以116万元为计算基数，从2016年5月1日起至付清之日按约定每日千分之一计算支付；2、被告支付原告垫付的材料费27100元；3、诉讼费由被告承担。
被告意而创公司未提交答辩意见。
经审理查明，2016年1月31日，原告泓驰公司作为乙方（订货方）与被告意而创公司作为甲方（供货方）签订《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》，合同约定：一、供货设备及价格：乙方向甲方订购高温热泵黄花菜带式烘干线一套，技术图纸、电路图、系统材料清单及价格参见合同附件（乙方以甲方提供的技术图纸作为主要验收依据）。1、实际安装时配件及材料的数量可能有所增减，系统总价保持不变；2、系统配置前道杀青（水蒸汽）两吨锅炉一台；3、系统配置前道杀青（水蒸汽）、风冷（脱水）流水线一条，总长度12米；4、系统配置10HP高温热泵机组16台、热风循环风机32台；5、后道烘干带式烘干线规格为：40米长两层带式烘干线，304不锈钢板式运输带、板带宽2.4米、保温箱体采用岩棉保温板，总宽3.7米、高度2.5米；6、系统配置物料出口运送带一条，长度4米；7、系统配置自动排湿系统，通过排湿管道将水分排至室外；8、系统总功率160KW左右；9、优惠后系统总价为：壹佰陆拾陆万元（即人民币1660000元）；10、此报价包含整套系统的设计、运输、安装、调试和培训；11、付款方式：合同签订后乙方支付20%定金，通知发货时乙方派人来现场看货，确认无误后，乙方再支付50%货款，安装调试完毕、系统运行正常并达到乙方黄花菜烘干的样品要求，乙方付清剩余30%货款；二、服务内容、售后服务及质量保证：1、甲方负责杀青设备、热泵烘干机组、板式运输带、保温箱体和各种配套设备的安装及电脑控制系统的安装调试……；2、安装调试完毕，甲方技术人员现场对乙方操作人员进行技术指导和培训……；3、甲方承诺在本工程中使用的所有配件、零件、材料等均为全新未使用过的合格产品，并且不使用厂家已淘汰不生产的产品或非正规厂家的产品，不使用国家明文规定的已淘汰产品；4、热泵烘干线尚无国家标准和行业标准，故产品以甲方企业检测标准为准。甲方保证提供给乙方的产品是经过甲方严格检测的优质产品；……三、乙方义务：……；四、交货期及甲方责任：1、合同签订、甲方收到定金后，甲方保证在45天内准备好所有设备和材料并通知乙方发货，在收到乙方第二笔货款后，甲方在5天内将货发出，货到乙方后，在乙方现场准备就绪的情况下，甲方在45天内完成对整套系统的安装、调试和试运行，最终在2016年5月1日前将设备交付乙方使用。2、系统安装、调试完毕运行正常，甲方对乙方指定人员进行详细的技术培训和指导，直至完全掌握整个系统的正常操作……；五、交货及验收：1、交货地点：重庆市万州区；2、交货方式：甲方负责公路物流运输并承担费用；3、按甲方技术标准验收，设备必须达到黄花菜烘干工艺要求；六、违约责任：1、合同签订后，任何一方不履行合同，需向另一方支付违约金贰拾万元整；2、甲方未能按时向乙方交货（除不可抗拒因素外），每超一天需向乙方支付合同总金额千分之一的违约金；3、甲方必须在规定时间保证机器设备的正常运转，并达到乙方提供的样品烘干标准，如果达不到乙方样品要求，无法正常销售，则甲方应赔偿给乙方造成的实际烘坏产品的损失（开始做实验阶段的产品除外）；4、乙方未能按时向甲方付款，每超一天需向甲方支付合同总金额千分之一的违约金；5、由于乙方原因造成的施工停滞，相关责任由乙方承担，交工日期顺延，甲方有权向乙方追偿人员误工费用等损失；6、由于甲方未能及时提供维修服务，导致乙方不能正常生产所造成的损失由甲方承担；七、合同纠纷：本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成时，可向甲乙双方所在地人民法院提起诉讼；八、其他：本合同一式二份，双方签字盖章即生效，双方各执一份等。
合同签订后，原告泓驰公司于2016年2月23日向被告意而创公司支付购货款10万元，2016年3月10日支付23万元，2016年4月15日又支付83万元，合计支付116万元。被告意而创公司于2016年4月底开始将设备陆续运至原告泓驰公司的生产厂房，并陆续进行了安装。在此过程中，原告泓驰公司为被告意而创公司垫付设备安装材料款27100元。至2016年7月中旬，被告意而创公司将该套设备安装基本完毕，并开始对整套设备进行试运行。因运输带卡带、黄花菜杀青不能等原因，该套设备不能投入使用，双方为此发生纠纷，被告意而创公司撤回了其公司的工作人员，致使该套设备搁置至今无法生产，造成原告泓驰公司收购的黄花菜因无法加工而被倾倒。
2016年8月6日，原告泓驰公司向被告意而创公司发出《解除通知书》，认为被告意而创公司提供的设备不能投入使用，没有达到合同约定要求，不能实现合同目的，已经构成根本违约，该合同已经不能履行，书面通知被告意而创公司解除双方签订的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》，退还已付货款116万元，并承担违约责任和赔偿损失。2016年8月8日，被告意而创公司收到该通知书后未予回复。
2016年8月9日，原告泓驰公司向本院起诉。在审理过程中，经本院现场查勘，被告意而创公司在原告泓驰公司厂房已经安装的主要设备有：蒸汽锅炉热丰牌一台（型号D2H2-1.25-T）、锅炉风机配电箱一台、离心通风机一台（型号鑫凯4-72）、分汽缸一个（产品编号2151190热丰）、锅炉省煤器一台（型号无）、锅炉引风机一台（型号鑫凯5-47）、多级泵两台（郑泉牌，型号1.5GC-5X7）、锅炉净化水箱一个、制冷装置用翅片换热器一台、活塞压缩机一台（型号B4PES-12-40P）、前置杀青流水线一条（带式不锈钢）、制冷风机八台、后置烘干设备线一条（带式不锈钢）、意而创烘干系统专家14台、高温高湿轴流风机、三相异动电动机、冷却用轴流风机（未能清理数量）等。
上述事实，有原告泓驰公司提供的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》、银行汇款凭证、《解除通知书》、快递查查询回执、照片、收条、收据、银行转款回单、购货清单、工资表、微信截屏、现场勘验笔录、照片及当事人的庭审陈述等为证，本院予以确认。
本院认为，原、被告双方于2016年1月31日签订的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》不违背法律的规定，依法成立并生效，双方应按合同约定履行各自义务。合同签订后，原告泓驰公司按照合同约定的付款期限支付了相应的应付货款，被告意而创公司应向原告泓驰提供符合合同约定的生产设备。被告意而创公司提供给原告泓驰公司的设备虽然已经基本安装完毕，但该套设备在试运行过程中因卡带、黄花菜杀青不能等原因，不能达到双方合同约定的烘干黄花菜的工艺要求，致使该套设备搁置至今无法投入使用，不能实现原告泓驰购买该套设备的合同目的，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，原告泓驰公司要求解除与被告意而创公司签订的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告意而创公司依法应退还原告泓驰已付货款116万元并承担赔偿原告泓驰相关损失的违约责任，原告泓驰公司亦应退还被告意而创公司提供的设备。根据原、被告双方签订的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》关于“甲方未能按时向乙方交货（除不可抗拒因素外），每超一天需向乙方支付合同总金额千分之一的违约金”的约定，被告意而创公司未能按照合同约定在2016年5月1日前向原告泓驰公司交付符合合同约定的生产设备，应视为交货不能，应承担违约责任，但原告泓驰公司主张要求被告意而创公司支付退还货款116万元从2016年5月1日起至付清之日止按合同约定的每日千分之一计算支付违约金过高，本院调整为按照中国人民银行同期贷款利率的4被计算支付。原告泓驰公司主张垫付的安装材料款27100元应由被告意而创公司承担，原告泓驰公司的该项诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司与被告浙江意而创新能源科技有限公司于2016年1月31日签订的《高温热泵黄花菜带式烘干线购销合同》。
二、被告浙江意而创新能源科技有限公司在本判决生效后五日内退还原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司已付货款116万元及违约金，违约金以116万元为计算基数，从2016年5月1日起至付清之日止按照中国人民银行同期贷款利率4倍计算支付。
三、被告浙江意而创新能源科技有限公司在本判决生效后五日内支付原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司垫付的安装材料款27100元。
四、被告浙江意而创新能源科技有限公司在本判决生效后十日内到原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司领取交付的设备：蒸汽锅炉热丰牌一台（型号D2H2-1.25-T）、锅炉风机配电箱一台、离心通风机一台（型号鑫凯4-72）、分汽缸一个（产品编号2151190热丰）、锅炉省煤器一台（型号无）、锅炉引风机一台（型号鑫凯5-47）、多级泵两台（郑泉牌，型号1.5GC-5X7）、锅炉净化水箱一个、制冷装置用翅片换热器一台、活塞压缩机一台（型号B4PES-12-40P）、前置杀青流水线一条（带式不锈钢）、制冷风机八台、后置烘干设备线一条（带式不锈钢）、意而创烘干系统专家14台、高温高湿轴流风机、三相异动电动机、冷却用轴流风机等。
五、驳回原告重庆市万州区泓驰奕天农业开发有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17040元，由被告浙江意而创新能源科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费，又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。
双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
审 判 长 何大寨
人民陪审员 许大惠
人民陪审员 刘纯建
二〇一七年二月十三日
书 记 员 侯永红