河北省新乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0184刑初175号
公诉机关新乐市人民检察院。
被告人李乱刚，男，1958年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省望都县。因涉嫌重大责任事故罪，于2016年4月27日被新乐市公安局取保候审。
辩护人张娜，河北王笑娟律师事务所律师。
被告人李建民，男，1969年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省白山市江源区。因涉嫌重大责任事故罪，于2016年5月27日被牡丹江铁路派出所抓获，2016年6月4日被新乐市公安局取保候审。
被告人计占，男，1972年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省望都县。因涉嫌重大责任事故罪，于2016年4月27日被新乐市公安局取保候审。
被告人沈旭华，男，1986年9月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省望都县。因涉嫌重大责任事故罪，于2016年4月27日被新乐市公安局取保候审。
被告人刘新明，男，1969年4月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市。因涉嫌重大责任事故罪，于2016年4月27日被新乐市公安局取保候审。
被告人王领然，女，1963年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市。因涉嫌重大责任事故罪，于2016年4月27日被新乐市公安局取保候审。
辩护人陈斌夕，河北柏辉律师事务所律师。
新乐市人民检察院以新检刑诉（2016）119号起诉书，指控被告人李乱刚、李建民、计占、沈旭华、刘新明、王领然犯重大责任事故罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员李克明出庭支持公诉，被告人李乱刚及其辩护人张娜、李建民、计占、沈旭华、刘新明、王领然及其辩护人陈斌夕到庭参加诉讼。现已审理终结。
新乐市人民检察院指控，钱崑（另案起诉）假借南通长城建筑安装工程有限公司资质，在不具备建设工程资质的情况下与新乐市金地装饰建材有限公司签订合同，承包新乐市金地国际市场南北4#、8#、12#共六栋楼，15#商业综合楼以及13#、14#商业楼工程项目。王领然任新乐市金地装饰建材有限公司法人，刘新明任金地建材公司金地国际广场项目负责人。钱崑聘用李乱刚任施工现场项目经理，计占任施工方项目部技术负责人。2014年10月7日，钱崑将13#、14#楼的二次结构工程分包给无任何资质的李建民，李建民组织无任何资质的沈旭华工班组搭设脚手架、模板支撑系统。2015年4月11日23时许，由于13#楼的模板支撑系统的搭设严重违反有关规定，模板支撑系统整体失稳坍塌，导致李建民的施工队在浇筑13#楼第三层顶层水泥时发生模板坍塌，造成现场施工人员5人死亡，4人受伤的重大责任事故。
经石家庄市人民政府新乐市金地国际市场在建13#商业楼工程“4.11”模板支撑系统较大坍塌事故调查组认定，造成坍塌事故的直接原因为模板支撑系统的搭设严重违反建筑施工相关规定。此事故中，李乱刚任施工现场项目经理，负责施工现场全面管理工作，未取得建造师资格证书，不具备担任项目经理的资格。未认真履行施工现场安全管理职责，对事故发生负有直接管理责任；李建民为13#、14#楼施工分包负责人，对13#楼模板支撑系统搭设、混凝土浇筑等现场施工作业管理不到位，且事故发生后逃匿，对事故发生负有直接管理责任；计占为施工方项目部技术负责人，未认真履行施工方技术负责人职责，对13#楼模板支撑系统专项施工方案编制、审核、论证、交底、实施和验收等工作组织管理不到位，在混凝土浇筑施工过程中未实施有效的监督和指导，对事故发生具有技术管理责任；沈旭华为脚手架、模板支撑系统搭设班组负责人，在组织人员搭设13#楼模板支撑系统过程中，违法有关法律规定，对事故发生负有直接管理责任；刘新明为金地建材公司金地国际广场项目负责人，未认真履行建设单位项目负责人职责，对施工方资质、资格情况审核把关不严，对施工现场监督、检查、协调、管理不到位，对事故发生负有直接管理责任；王领然为金地建材公司法定代表人，负责公司全面工作，未认真履行建设单位主要责任人安全生产管理职责，对事故发生负有重要领导责任。
公诉机关提供了证人证言、事故现场照片、承包合同、事故调查报告、专家技术报告、检测报告、死亡证明、诊断证明、谅解书、协议书、被告人供述等证据，认为被告人李乱刚、李建民、计占、沈旭华、刘新明、王领然的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定，应当以重大责任事故罪追究其刑事责任。
六名被告人当庭自愿认罪。
被告人李乱刚辩护人提出的辩护意见是，此案系钱崑重大责任事故案的下游案件。一、被告人李乱刚在整个案件中不起主要作用，其自身身份和地位不足以成就其在工程项目中的主导，对于本案的发生完全是出于过失，在量刑时应予以从轻处罚；二、被告人在原来公司已全额赔偿被害人的情况下，又主动找到被害人家属，送去慰问金，并取得了家属的谅解，据此亦应减轻对被告人的量刑；三、此案虽造成了数人不幸逝去，但这不是被告人所追求和愿意看到的结果。被告人在事发后努力配合司法、行政部门对案发经过进行全方位调查，如实陈述，绝无隐瞒，并积极做好各项善后工作，心甘情愿承担自己应该负起的责任。不逃避，不推卸，认真认罪、悔罪，服从法律的判决；四、被告人李乱刚不具备主观恶性，没有劣迹前科。工作中的纰漏可能存在不少，但主观上绝非恶意而为。综上，辩护人认为在对李乱刚量刑时不能简单以事故造成死亡的人数来界定其涉案情节的严重程度，应予综合考量案件处理的法律效果和社会效果。因此建议对其判处缓刑，亦绝不致再危害社会。
被告人王领然辩护人提出的辩护意见：第一，金地公司将工程依法发包给有资质的建筑企业，金地公司法定代表人王领然没有过错。第二，金地公司工程被依法发包给南通公司，二者形成建筑施工合同关系，钱崑使用骗取南通公司资质。欺骗金地公司及王领然承包工程，违反安全责任及施工安全保障责任，应依法承担相应法律责任，王领然对该事故不应承担刑事责任。第三，假若公诉机关指控成立，因王领然举报网上通缉在逃嫌疑人，属于重大立功；王领然不是导致事故发生的直接责任人；事故发生后王领然带领金地公司积极抢救伤亡人员，主动垫付各项费用，取得受害人及其家属谅解。具有从轻、减轻情节。
经审理查明，钱崑（已判决）假借南通长城建筑安装工程有限公司资质，在不具备建设工程资质的情况下与新乐市金地装饰建材有限公司签订合同，承包新乐市金地国际市场南北4#、8#、12#共六栋楼，15#商业综合楼以及13#、14#商业楼工程项目。被告人王领然任新乐市金地装饰建材有限公司法人，被告人刘新明任金地建材公司金地国际广场项目负责人。钱崑聘用被告人李乱刚任施工现场项目经理，被告人计占任施工方项目部技术负责人。2014年10月7日，钱崑将13#、14#楼的二次结构工程分包给无任何资质的被告人李建民，被告人李建民组织无任何资质的被告人沈旭华木工班组搭设脚手架、模板支撑系统。2015年4月11日23时许，由于13#楼的模板支撑系统的搭设严重违反有关规定，模板支撑系统整体失稳坍塌，造成被告人李建民的施工队在浇筑13#楼第三层顶层水泥时现场施工人员5人死亡，4人受伤的重大责任事故。
经石家庄市人民政府新乐市金地国际市场在建13#商业楼工程“4.11”模板支撑系统较大坍塌事故调查组认定，造成坍塌事故的直接原因为模板支撑系统的搭设严重违反建筑施工相关规定。此事故中，被告人李乱刚受钱崑聘用任施工现场项目经理，负责施工现场全面管理工作，未取得建造师资格证书，不具备担任项目经理的资格，未认真履行施工现场安全管理职责，对事故发生负有直接管理责任；被告人李建民为13#、14#楼施工分包负责人，对13#楼模板支撑系统搭设、混凝土浇筑等现场施工作业管理不到位，且事故发生后逃逸，对事故发生负有直接管理责任；被告人沈旭华为脚手架、模板支撑系统搭设班组负责人，在组织人员搭设13#楼模板支撑系统过程中，违法相关规定，对事故发生负有直接管理责任；被告人计占为施工方项目部技术负责人，未认真履行施工方技术负责人，对13#楼模板支撑系统专项施工方案编制、审核、论证、交底、实施和验收等工作组织管理不到位，在混凝土浇筑施工过程中未实施有效的监督和指导，对事故发生负有技术管理责任；被告人刘新明为金地建材公司金地国际广场项目负责人，未认真履行建设单位项目负责人职责，对施工资质、资格情况审核把关不严，对施工现场监督、检查、协调、管理不到位，对事故发生有直接管理责任；被告人王领然为金地建材公司法定代表人，负责公司全面工作，未认真履行建设单位主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有重要领导责任。
事故发生后，新乐市金地装饰建材有限公司积极参与抢救伤亡人员，并赔偿了5名死者亲属及4名伤者全部经济损失，取得死者亲属及伤者谅解。被告人李乱刚、计占、沈旭华在新乐市金地装饰建材有限公司全额赔偿5名死者亲属经济损失的情况下，又找到其中4名死者家属，送去慰问金，并取得了家属的谅解。
认定上述事实的证据：
（一）书证、鉴定文书等
1、涉嫌犯罪案件移送书
2015年4月11日23时15分左右，新乐市金地国际市场A区13#商业楼主体施工时，发生模板支撑系统较大坍塌事故，造成5人死亡，4人受伤，现将有关材料移送石家庄市公安局审查，石家庄市安全生产监督管理局，2015年9月15日。
2、事故调查报告
（1）、工程项目概况：金地国际市场A区13#商业楼，建筑面积2380M2，工程造价400万元。事故发生时，13#商业楼主体结构施工在建至三层，室内外回填土尚未完成。
金地国际广场项目未办理建设工程规划许可证、施工许可证等相关备案手续。
（2）、建设单位：新乐市金地装饰建材有限公司，成立于2002年11月12日，法定代表人王领然，金地建材公司派驻金地国际广场项目负责人刘新明，安全负责人王某1，技术负责人刘某1。
施工方：金地建材公司经审核钱崑提供的相关资质、资格材料后，同意钱崑以“南通长城建筑安装工程有限公司”的名义承建金地国际广场工程。
钱崑任施工方项目总负责人（实际控制人），聘用李乱刚任施工现场项目经理，还聘有施工现场技术负责人计占、水电技术员刘东辉等。
施工方三次与金地建材公司签订金地国际广场施工合同。第一份合同为金地国际广场A区南侧4#、8#、12#与北侧4#、8#、12#共6栋商业楼，第二份合同为15#商业综合楼，第三份合同为金地国际市场A区13#、14#商业楼。
13#、14#商业楼施工分包情况：2014年10月7日，13#、14#楼开始施工，在基础施工工程中，因资金、停工等原因，钱崑指令李乱刚将陆品良劳务分包队（仅施工至基础垫层）更换为李建民劳务分包队（该队无任何证照、资质、资格）。
2014年11月5日，钱崑安排李乱刚与李建民签订《金地广场13#、14#交通核项目承包合同》（注：金地广场13#、14#交通核项目名称实为：金地国际广场A区13#、14#商业楼工程），建筑面积47600M2左右，计划竣工日期2015年2月1日前。签约合同价400元/M2,一次包干。
2015年4月6日，钱崑安排李乱刚与李建民签订《十三、十四号楼二次结构工程承包合同》，协议工期2015年4月6日至2015年5月15日。
在施工工程中，李建民将模板支撑系统以劳务分包形式承包给沈旭华班组，将钢筋加工、绑扎分项工程以劳务分包形式承包给杨某班组，将混凝土浇筑分项工程以劳务分包形式承包给田某1班组，均未签订作业合同，仅约定单价后按工程量实际结算。
至发生事故时，14#楼主体封顶，13#三层主体在建。
（3）、工程项目监理：该工程无监理单位。
（4）、事故原因和性质：直接原因：模板支撑系统的搭设严重违反《建筑施工模板安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的相关规定，模板支撑系统立杆基础、立杆、水平拉杆设置不符合要求，架体内部未设置扫地杆、未设置纵横向支撑及水平垂直剪刀撑，支撑系统与周边主体框架结构未采取固定措施等，且在风雨过后混凝土浇筑过程中，模板支撑系统地基基础沉降不均匀，致使架体承载能力降低、稳定性不足，施工时荷载超过模板支撑系统的最大承载能力，模板支撑系统整体失稳坍塌，是该起事故发生的直接原因。
间接原因：施工现场管理混乱；模板支撑系统未编制专项施工方案，未进行专家论证，未确认是否具备混凝土浇筑的安全生产条件，未指定和落实施工应急救援预案安全保证措施，未按规定对模板支撑系统进行专项验收，便开始实施混凝土浇筑，风雨过程中未开展针对性检查并采取相应措施，盲目施工。模板支撑系统所使用的钢管、扣件、型顶托等部分材料截面尺寸不足、锈蚀、变形，承载能力降低。模板支撑系统立杆基础未设置防水、排水设施，立杆底部未铺设符合要求的垫板。
模板支撑系统施工人员无证上岗。施工作业前工程技术人员未按规定对施工作业人员开展班组安全技术交底；未落实安全施工技术措施，施工现场安全管理不到位。
框架结构混凝土浇筑采取框架柱与梁、板整体一次性浇筑方式，浇筑次序、顺序不合理，整体稳定性下降。
安全教育不到位，未对现场作业人员进行安全生产教育和培训，便安排作业人员上岗作业，致使作业人员安全意识淡薄，对作业场所和工作岗位存在的危险因素认识不足，对事故防范及应急措施不了解。
该工程项目无监理单位，监管体系缺失。该工程在未办理建设工程规划许可证、施工许可证等相关审批手续的情况下，未依法履行工程项目建设程序，提前开工建设。
石家庄市人民政府新乐市金地国际市场在建13#商业楼工程“4-11”模板支撑系统较大坍塌事故调查组，2015年7月6日。
3、技术分析报告
2015年4月11日23时10分左右，新乐市金地国际市场A区13#商业楼在浇筑三层柱、屋顶梁板结构混凝土过程中，发生一起模板支撑系统坍塌事故，共造成5人死亡，4人受伤，直接经济损失约480万元。
4、检测报告
所检脚手架钢管外径、壁厚不符合规范要求，该样品的抗破坏性能、扭转刚度性能不符合规范要求，河北大地建设工程检测有限公司，2015年5月8日。
5、金地广场13#、14#交通核项目承包合同
发包人：南通长城金地广场项目部，李乱刚，承包人：李建民，金地广场13#、14#交通核，建筑面积约4000平方米左右，每平方米400元，一次包干，2014年11月5日。
6、十三、十四号楼二次结构工程承包合同
发包人：南通长城金地广场项目部、李乱刚，承包人：李建民，工程名：13#、14#二次结构，计划开工日期：2015年4月6日，签订日期：2015年4月6日。
7、工商执照、税务登记证等
新乐市金地装饰建材有限公司，法人：王领然。
8、安全生产行政执法询问笔录。
9、事故现场照片。
10、医院诊断证明、住院记录及死亡证明
张明友于2015年4月12日3时38分在我院抢救无效死亡，李利平于2015年4月12日4时44分在我院抢救无效死亡，新乐市中医院，2015年12月3日；
王能有（王伦友），死亡日期：2015-4-122:52，死亡原因：窒息；
田中贤，死亡日期：2015-4-122:12，死亡原因：窒息；
代元久，死亡日期：2015-4-123:25，死亡原因：窒息；
田某2、李某、陈代明、张书，住院治疗，新乐市中医院诊断证明。
11、本案中的死者、受伤家属签订的协议书、谅解书、收条等。
12、施工合同补充协议
发包人：新乐市金地装饰建材有限公司，王某2，承包人：韩某，工程项目：图纸中第13、14号楼（两个交通盒），总价为800万元，注：工程保证金由乙方原6座楼的保证金一同连保此合同，2014年10月9日。
13、新乐市劳动保障监察大队发放金地广场13、14号楼拖欠农民工工资有关书证：申请：我公司承建的金地国际广场13、14楼，现提供工人工资表并按表支付工资，望审核，李乱刚、王领然，2015年2月11日。
14、前科证明
李建民无任何前科劣迹，吉林省森林公安局湾沟森林公安分局地区一派出所，2016年2月14日；
王领然在我辖区无违法犯罪记录，城区分局，2016年1月20日；
李乱刚无违法犯罪前科，望都县公安局望都镇派出所，2016年1月26日；
计占无犯罪前科，望都县公安局赵庄乡派出所，2016年1月26日；
沈旭华无违法犯罪信息，望都县公安局黑堡乡派出所，2016年1月26日；
刘新明无违法犯罪记录，邯邰派出所，2016年2月23日。
15、户籍信息
李建民，男，1969年2月4日出生，吉林省白山市江源区湾沟镇富林街一委二十一组；
王领然，女，1963年10月15日出生，新乐市建新街36号；
李乱刚，男，1958年2月28日出生，河北省保定市望都县昌平街平安胡同6排3号；
计占，男，1972年9月15日出生，河北省保定市望都县赵庄乡赵庄村453号；
沈旭华，男，1986年9月18日出生，河北省保定市望都县黑堡乡西白城村673号；
刘新明，男，1969年4月13日出生，新乐市邯邰镇坚固村东方红街西4区18号；
钱崑，男，1974年2月15日出生，河北省三河市李旗庄镇大街327号。
（二）证人证言
1、证人王某2证言，我所在公司的名为新乐市金地装饰建材有限公司，法人为王领然，我在公司任财务副经理。公司是2002年注册登记的，地址在新乐市东环路东侧东杨家庄村南，公司主营装饰建材。金地国际广场项目的南4#、8#、12#；北4#、8#、12#；综合楼及13#、14#共9栋楼由南通长城建筑安装工程有限公司钱崑承建。其中2015年4月11日23时13#楼在水泥浇筑施工过程中发生脚手架坍塌事故，共造成5人死亡，4人受伤。
金地国际广场发包情况是2014年5、6月份由河北拓扑建筑设计有限公司设计的图纸基本完成。然后就对外发布发包信息。当时有十一、二个具备资质的建筑公司来洽谈，其中有南通长城建筑安装工程有限公司（以下简称南通公司）钱崑，通过韩某介绍来新乐市洽谈承揽工程事宜。钱崑前来洽谈所带南通长城建筑安装工程有限公司的资质及授权书齐全，然后我又到南通长城建筑安装工程有限公司钱崑在石家庄所建项目及石家庄的公司考察。2014年7月份我们公司与南通长城建筑安装工程有限公司钱崑草签了一份南4#、8#、12#；北4#、8#、12#共6栋楼的施工协议，我同时要求韩某必须签字作保，他也在草签的合同上签署了名字。过了几天，我和南通公司钱崑双方签订了正式合同，他是拿着我签的合同过了几天后盖了南通长城建筑安装工程有限公司公章后送还给我的，同时草签合同作废。2014年9月份与南通长城建筑安装工程有限公司钱崑草签了综合楼的协议，也让韩某签字作保。几天后签署正式协议，也是钱崑拿走合同盖章送回。2014年10月份与南通长城建筑安装工程有限公司钱崑草签了13#、14#的协议，但钱崑临时有事没在草签合同上签字，韩某在草签合同上作保签字，几天后我与南通公司钱崑签署正式协议，也是钱崑拿走合同盖章送回。这3份合同都是正式协议签署后草签合同作废。
据韩某自己介绍他是中铁天津分公司的石家庄市项目经理，2014年春，我们金地国际广场开始招投标前他来公司想承揽工程，但因我们这没有开工许可证他们不能承接，后来他把钱崑介绍过来的。工程建设未办理工程规划许可证、施工许可证等手续。我们的工程是新乐市政府重点招商引资项目，因为未取得开工许可证，不能够走招投标程序，我们采取了议标，协商发包；我们与监理公司谈过，但因未取得开工许可证监理公司无法介入，我们在取得了土地指标后就开工建设了。2014年11月份，在工程建设到一层封顶时，按合同约定向施工方付款。当时钱崑约我在公司核算工程量，又到工地视察现场核对，我把装有南通公司的所有合同及资质的档案袋落在钱崑车上。后来我曾多次向钱崑催要，对方答应将合同及有关资料送过来但一直借故没送过来，直到发生安全事故。
13#楼的施工情况出事后我才知道钱崑承包13#、14#后又将工程分包给陆品良劳务队，施工到基础垫层后，不知道什么原因钱崑不让陆品良干了又把工程给了李建民。后来李建民又将架子工给了沈旭华，水泥浇筑给了陈兴德和田志国，模板支撑给了另外一个人叫什么我忘了。2015年4月11日晚23时许我接到公司电话说13#工地出事了，当时我在东北出差，第二天上午就赶回来及时处置善后事宜。出事后我公司积极依法上报事故情况，组织救援，救治伤者，多处筹集资金替施工方优先垫付医药费、赔偿金、工资，派人到死者家属慰问获得家属谅解等工作。因为发生安全事故后钱崑就潜逃了，由李乱刚代表钱崑签的字，向死伤者家属及本人的赔偿钱都是由我们建设方垫付的。
我一直以为承建方是南通安装建筑工程有限公司，但出事以后总负责人钱崑说公司撤了资质，又自己伪造印章的事。项目经理是李乱刚，计占是管技术方面的，李建民是又承包钱崑的13#、14#楼，沈旭华是李建民木工组组长，负责模板支撑的。
2、证人王某1证言，我在2014年1月份到金地市场以后，一直担任金地市场的安全员。13#交通核是由南通长城公司承包建设的，具体的施工负责人姓李，男，东北口音，40岁左右。姓李的和南通长城公司是什么关系我不清楚。在今年的4月11日晚上，在对13#交通核3楼的顶板进行混凝土浇筑的时候发生了坍塌事故。事故发生时我不在现场。事故造成的伤亡情况我是在第二天也就是4月12日上午8点多才知道13#交通核出了事故。我不清楚事故发生的原因，在13#交通核出事之前，我只是在13#交通核1楼和2楼施工的时候过去检查过，当时检查主体内的钢筋有点问题，整改合格之后允许他们继续施工，其他的没有什么问题。施工方都有自己的技术员，在他们检查可以施工以后，刘新明和刘某1也会去检查，不一定都需要我检查，检查合格之后也可以施工。我不知道在13#交通核3楼顶板进行浇筑前谁对其进行了安全检查。
3、证人刘某1证言，我在石家庄中天工程建设监理有限公司工作。我与金地市场的王某2及其妻王领然是远亲。因为我是干监理的，懂建筑业的技术，他找我让我给他帮忙。2015年2月8日开始我就去他的金地市场扩建项目，我是有时间就去，或王某2有什么事要我去我就去看看，2015年4月11日金地市场扩建项目出事故了，造成了死五人，伤了几人，出了事之后，我就去金地市场指导多了。王某2不是雇佣我的，我有工作，是让我帮忙，也没说雇佣我，也没说工资等费用，我还在我的中天监理公司工作，有时间或上下班路过金地市场时我就去看看。我有河北省监理工程师证。出事故的是13号交通核项目工程项目，这个工程可能是南通长城承包的，我是看楼前挂着南通长城的牌子的。南通长城是我跟计占、李乱刚打交道，计占是负责技术的，所以跟计占打交道多，李乱刚好像是负责全面的。脚手架搭设及水泥浇筑是哪个工程队干的我不知道，出事故时我没有在现场。钱崑我不认识。我以个人名义帮王某2干的，公司不知道，与公司没关系。搭设脚手架及支模板我没在现场或作过技术指导、审验。没有人让我验收过，我也不知道，也没有通知我。李乱刚或计占没有向我报过脚手架搭设、浇筑混凝土审验。施工单位对模板支撑系统及混凝土浇筑我不清楚有没有施工方案。模板支撑系统施工单位及施工人员我不清楚有没有资质证件。
4、证人刘某2证言，我跟钱崑做的，是他雇佣我的。我是计占介绍我来的，计占给我打电话说新乐金地市场这有项目，让我管水电，每月5000元。来了后才知道是跟钱崑干。钱崑都承包了南北对称4、8、12号六栋商业楼、综合楼、13、14号交通核工程。钱崑在项目部上挂着南通长城建筑安装有限公司的牌子。钱崑在金地的项目上有李乱刚、计占、魏涛和我四名管理人员，没有其他人员。李乱刚负责全面工作，计占负责预算等工作，具体职责我不是很清楚、魏涛负责检查材料方面的工作，我负责现场水电工作。2014年8月上旬，我来的金地市场给钱崑负责水电的，出了事故我就不在那干了。钱崑的项目都分包了。都分包给南北4、8、12号6栋商业楼和综合楼是一个江苏姓陆的承包的，平时叫他陆总，13、14号交通核是分包给李建民了。李建民的施工队及作业人员有没有资质我不清楚。有钢筋、木工、打灰组，班组长是谁我都不知道。李建民承包了交通核项目正在建主体，主体还没完工呢就出事故了。事故发生13号交通核三层楼顶水泥浇筑时发生坍塌。发生事故我到现场了，配合消防抢险，帮助打水桶、盆等物品。钱崑的施工单位有没有等级证书我不知道，我没有证件。我们施工单位没有制定生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备并定期演练。
5、证人韩某证言，我是2009年或是2010年在中铁建设集团工作，至2014年夏天就不在中铁干了。我知道新乐市金地装饰建材有限公司。2014年金地建材公司有扩建项目，我给钱崑介绍的王某2的活。钱崑和王某2双方在协议上签字时，当时王某2要求我也在协议上签字，我也就签了字，王某2可能想让我做见证。当时签的是6栋商铺。钱崑在2014年夏天就开始施工了。后来钱崑又想做综合楼（铂宫）的项目，让我帮着他与王某2谈，签好协议后，王某2又要我在上面签了字，我就签了。后来钱崑要我去新乐跟王某2谈13、14号商业楼，谈完后我就再没参与过他们的事。我觉得就是以见证人的身份签的。钱崑他没有公司，他都是挂靠公司，我和他第一次来新乐找王某2，钱崑就带着南通长城的资质来谈的。
6、证人李某证言，金扬搅拌站就是做混凝土搅拌和运输的，出事当天金扬搅拌站租用的刘磊的混凝土泵车。当天下午我在三楼按照施工工人的要求遥控指挥混凝土泵车。晚上开始下小雨，在晚上10点钟的时候，开始起风了，我要求等风停了再干活，打灰管事的人不同意，我们就继续接着干，结果到11点多，就出事故了。发生事故的楼就是连接南北楼区的交通通道，是几号楼我不清楚。我的老板是刘磊。我腿被摔肿了，肋骨骨折了一根，腰的右侧也有皮外伤，胳膊当时也摔肿了。我在医院住了五六十天。我不知道当时浇筑的楼是谁承包的。
7、证人杨某证言，我是在2014年通过ＸＸＸ介绍到金地国际市场新建的13#和14#交通核来干活的。这两个交通核是李建民承包的。我听李建民说钱崑是工地的大老板。我们就是负责绑钢筋，没听说过要什么资质的。我们是直接在李建民手里接的活，我们就负责李建民所承包的这两个交通核主体的钢筋的搭设和绑扎。出事故的13#交通核我们是在今年的4月9日下去下班前，把13#交通核主体的钢筋搭设和绑扎完事了，在10日上午有个姓马的技术员和另外一个技术员（叫什么我不知道，30多岁，身高175cm左右，体型微胖），他们两个进行的工程验收，准备在下午进行混凝土浇筑，可能是因为泵车的原因没有浇筑。我知道13#交通核出事故的部位就是在交通核的顶板，因为在混凝土浇筑的时候，我们绑钢筋的人也得在上面看着，当天是我在上面，但因为一直下雨，我跑到了北面的楼里，后来加上工人找李建民要工资，我就去找李建民去了，李建民说看着什么，都封顶了，没什么事，结果在晚上11点左右发生了塌陷。事故发生前，木工组的沈旭华曾经到三楼的上面和混凝土浇筑工人说他们的浇筑方式不对，还和他们发生了争吵，但是工人不听，后来沈旭华说下去找李建民，他们这个打不对，出了事我不负责。混凝土浇筑的过程我看到了。他们是从西往东开始的，先浇筑的是最西面的两根柱子，然后往东。一块一块的浇筑，有柱子先浇筑柱子，然后浇筑顶板，有横梁就先浇筑哪块的横梁，然后再浇筑顶板。我认为他们的操作规程是错误的，正常情况下应该先浇筑四周的柱子，等混凝土凝固一下，在浇筑上面的横梁，最后才是顶板。我没有见过李建民制定安全生产事故应急预案，配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。现场用的钢筋调直机、切断机、弯曲机和箍筋弯曲机都是我找老乡借的，那些东西找到李建民以后得让他归还我，其他的就没有了。
8、证人田某1证言，我带着我的工人帮陆丙良施工队做混凝土浇筑，同时也帮工地的另一个老板李建民的施工队干活。李建民的施工队有没有资质我不清楚，施工队分成三个班，木工班、铁工班和我们混凝土班，其他班的情况我不清楚，我们混凝土班总共十一个人，班长是我。开发商叫王某2，整个工程项目分几个区，我知道我这边在建的是A区，其他的好像也在同时建造。施工现场是从三楼中间部位塌至一楼，楼上施工的最开始的是10个人，楼下还有一个人放料，我下楼后楼上就只有9个人，9个人全部被埋住了。事故发生后，我马上打110报警，然后和放料的那个人一起去挖人，给李建民打电话没打通，我就到李建民住的项目部把他叫醒了，李建民跟着我到了现场，他围着楼转了一圈后就不知道去哪里了，20多分钟后110、120、119也来了，大概过了两三个小时人全部才被救出来。从事故发生以后到救援结束，整个现场除了我和放料的参与救援以外，就只有110、120、119的人在。李建民的施工队没有指定安全事故应急救援预案，没有建立配备急救人员和必要的应急救援器材、设备。也没有听说过安全教育培训制度、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。
9、证人徐某证言，李建民是我的老板，他承建了新乐市金地市场13号楼和14号楼主体建筑。出事故以后我才赶到现场。李建民有没有施工资质我不知道，李建民把打水泥混泥土的活承包给了一个四川人，他叫什么我不知道，今天出事的都是他的工人。打混泥土的白天我看见只戴了安全帽。我不知道是谁承包的铁架子。李建民承包的谁的工程我不知道。
10、证人郑某证言，事故发生当天晚上6点来钟，我们10个人到13号楼浇筑三层的楼顶，当时我在下边负责从罐车里边放水泥灰，我们干到晚上11点多的时候，3楼的楼顶突然塌了，旁边的铁管架子也被压倒了，上边9个人就出事了，其中两个人被埋的浅，大家就拽出来了，7个人被掩埋的深，经过抢救，五个人已经死亡。死亡的有代元久、张明友、王抡友、李利平、田中贤，他们都是四川人。昨天晚上带班的是田某1。田某1是老板，他负责发工资。我是2015年3月26日来的。田某1还没有给我发工资，我已经预支了900元现金了。我们施工有安全帽。昨天晚上在现场没有见技术员。也不知道有没有监理。
11、证人张某证言，我是南通长城建筑有限公司的兼职会计，我们公司有没有在工商局有没有注册不知道，2013年10月份我来上班的时候，老板钱崑使用的是南通长城建筑有限公司的资质，当时没有注册。金地市场那是项目经理李乱刚负责。钱崑公司共有7个人。
12、证人田某2证言，我去金地市场打工是田某1叫我去的，他是包工头，叫我过去帮他打混泥土，我们打混泥土的施工队没有名字，都是田某1从高县月江镇、胜天镇喊去的人，我们有个班长，是田某1叫他帮带班的，大家都叫他周三。我不清楚李建民的情况，事故坍塌的部位是金地国际市场三楼的楼顶。事故发生在晚上八九点钟的时候，当时在下雨，但雨不是很大。事故发生后120.110.119都来了，石家庄的救援人员大概一个小时后来的。专业的救援人员来了以后，就把我们请出了事故现场，当时因为我没有受伤，所以就直接回去休息了。具体怎么搭架子是监理在负责。李建民的施工队没有指定安全事故应急救援预案，没有建立配备急救人员和必要的应急救援器材、设备。
13、证人赵某证言，2015年2月11日，李乱刚代表南通长城向我单位提出申请，要求发放工资，并提供了工资表，经与建筑发包方金地市场法人王领然核实确认，王领然合计打入款项为200万元，实发工资为1843215元，每个班组工资表均由李乱刚和王领然签字确认。他们所发工资是金地国际市场13#及14#两栋楼的工人工资。我不清楚李乱刚是不是13#楼和14#楼的承包方，我们当时让李乱刚提供用人单位的资质，但是其除了项目部的椭圆章（刻有南通长城建筑安装工程有限公司金地市场项目部项目专用章）之外，无法提供其他证明材料，而王领然对所拖欠工资也没有异议，因当时是年前，急于将工资发放到农民工手中，所以我们当时就没有详细往下追。用来发放工资的那200万元，是之前就打入我们单位账户的工资保证金，并不是在2015年2月11日打入的。
（三）同案犯钱崑供述
钱崑供述，金地建材公司的负责人是王某2，他的公司地址在新乐市长杨路与无繁路交叉口东北角，2014年金地建材公司进行扩建，名称是新乐市金地国际广场。我承包了南北对称4、8、12号共6栋商业楼及一个综合楼。13号、14号楼的交通核不是我承包的。2015年施工地13号楼发生了5死4伤的事故。我们承包方有项目经理李乱刚，负责现场全面工作，技术负责人计占负责施工方面的技术问题、水电负责人刘东辉负责水电及项目安全，他有安全员证，材料负责人魏涛负责材料采购等。别的管理人员都是李乱刚组建的，他找的人员，李乱刚管理，我负责给他们开工资。韩某向我推荐的李乱刚做项目经理。因为韩某，王某2才决定让我做综合楼这个项目，王某2就说了，与我签合同，是看韩某面子，不然不会让我做。我总包南北4、8、12号楼及综合楼，然后我们再分包，除了主体工程是我与陆品良的施工队签的，别的大部分都是李乱刚代我签的。
我们没有安全生产管理机构，但有安全生产管理人员，是刘东辉，他也有证件。李乱刚没有证件，刘东辉有安全员证、魏涛没有证。我没有证，我都是使靠挂公司的证件。金地市场的项目，我原来是在石家庄的项目用的是南通长城建筑安装工程有限公司的证件，施工之前我向王某2交的是这个资质，我与王某2手签了合同后，因为需要南通长城盖章，我亲自去的南通交给南通长城公司的副总张学明，张学明说来考察一次。后来考察了一次，张学明给陆品良打电话，说公司不同意。陆品良告诉我之后，因为那时我也已开始施工了项目部也建起来了，制度标识都是按南通长城标识做好的，王某2要举行一个开工仪式，为保证形象，我就将南通长城的所有标识都挂在项目部了。后来我给王某2说了南通长城不同意我使用资质的事。我们施工单位都建立了有安全生产管理制度，卫生管理制度，项目管理制度，项目部各负责人的管理制度。没有安全生产教育培训制度、安全生产责任制度、制定安全生产规章制度和操作规程。没有编制建筑安全规程和技术规范。我没有说过我负责13、14号楼施工这样的话，是石家庄安监局他们给记上了，我可能当时当时没看清楚。我与金地建公司都签定了书面合同，有二份合同，一份是南北4、8、12号楼的合同，一份是综合楼的施工合同。南北4、8、12号楼的合同都是我与王某2签的合同，我方由我签的字，韩某也在上面也签了字。综合楼的合同也是我与王某2签的合同呢。在金地市场这个项目上使用是一个椭圆形的，中间有五角星，上边有南通长城建筑安装工程有限公司字样，下边有金地国际广场项目部字样。这个项目章是我自己刻的，后来南通长城公司的副总张学明让陆品良要回这个项目章。他们公司应该知道我有这枚项目章，因为刚开始时，张学明来视察，然后将我公司的项目章印签到他的日记本上，说如果公司同意了，就把这个章备案，谁知道后来他们公司不同意。有一枚椭圆章，上边是南通长城建筑安装工程有限公司字样，中间和下边是金地广场项目部项目专用章字样，不是我们项目章。金地建材公司什么部位发生了事故不知道，我只听说是13号楼，这个楼是韩某做的。王某2只让我做综合楼，13、14号没给我，后来韩某亲自给我说13、14号楼签了，我也不知道是韩某签的还是给别人了，我没有问，但我问多少钱签的，韩某说800万。我没有制定生产安全事故应急救援预案，建立配备应急救急人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。2015年3月16日收到的金地国院广场综合楼及13、14楼的工程款共3331100元，这笔款项包括综合楼及13、14号楼的一楼节点工程款，综合楼是我做的，但13、14号楼工程是韩某做的，我给13、14号供的材料，因为我垫资比较大，借款也多，所以王某2付综合楼及13、14号楼工程款时，我给韩某打电话说我钱比较紧张，我先支取了他的13、14号楼的工程款，顶我供13、14号的材料款，韩某就同意了，所以我给王某2打条时是综合楼及13、14号楼的工程款，实际上我是支取得韩某的13、14号楼的80万工程款（因为我从王某2处有借款，这笔款我也没支取，就是与我从王某2的借款互抵了）。我支款时王某2还经韩某同意了。实际上我的项目需要支工程款，王某2都要韩某同意，我也问过王某2，王某2答复我说我做的项目他只冲着韩某，并且我做的项目，王某2给我工程款，都不直接给我打款，都是直接打到李乱刚的卡上。
（四）被告人供述和辩解
1、被告人李乱刚供述
2014年我在新乐市金地装饰建材有限公司（以下简称“金地建材公司”）进行扩建金地广场项目，是钱崑承包的，我是他雇佣的项目经理。我不知道钱崑有没有公司，我去过他的办公室，门口挂着一个牌子，是南通长城建筑安装工程有限公司（以下简称“南通长','2018-10-04
05:48:17',0,'web',NULL),(39652408,'611c95dd-9273-420a-9d86-7b04838c7374','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1316\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）云民初字第1197号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"漳州市\",\"法院省份\":\"福建\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"611c95dd-9273-420a-9d86-7b04838c7374\",\"案件名称\":\"李雪贞与邓平珠、郑秀凤、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"云霄县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"云霄县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告李雪贞与被告邓平珠、郑秀凤、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一案。本院于2015年7月8日受理后，依法由审判员郑秀恋适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李雪贞委托代理人方荣宗、被告邓平珠委托代理人陈文亮、被告中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司委托代理人郑庆祥到庭参加诉讼，被告郑秀凤经本院传票合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1457083762000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"李雪贞与邓平珠、郑秀凤、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"李雪贞与邓平珠、郑秀凤、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书
（2015）云民初字第1197号\");$(\"#hidDocID\").val(\"611c95dd-9273-420a-9d86-7b04838c7374\");$(\"#hidCaseName\").val(\"李雪贞与邓平珠、郑秀凤、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）云民初字第1197号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"云霄县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1316\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"云霄县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"机动车交通事故责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-09-11\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"李雪贞,邓平珠,郑秀凤,中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第三十条第一款\',法条内容:\'
第三十条
赔偿权利人举证证明其住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入高于受诉法院所在地标准的，残疾赔偿金或者死亡赔偿金可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算。
被扶养人生活费的相关计算标准，依照前款原则确定。
\'},{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\' 第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
\'},{法条名称:\'第十八条第一款\',法条内容:\'
第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。
受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。
\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条
交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。
\'},{法条名称:\'第二十三条第一款\',法条内容:\'
第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。
受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。
\'},{法条名称:\'第二十四条\',法条内容:\'
第二十四条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。
\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\' 第二十五条
残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。
受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第四十八条\',法条内容:\'
第四十八条
机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\'
第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李雪贞与邓平珠、郑秀凤、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-04\\\\\",\\\\\