河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）开民初字第10367号
原告河南省建设集团有限公司，住所地河南省郑州市文化路82号。
法定代表人罗建中，董事长。
委托代理人张景霞，金博大律师事务所律师。代理权限：特别授权。
委托代理人祁亚男，金博大律师事务所律师。代理权限：特别授权。
被告广州风神汽车有限公司郑州分公司，住所地河南省郑州市经济技术开发区第八大街369号。
负责人周德元，总经理。
委托代理人方明，广东正善律师事务所律师。代理权限：特别授权。
委托代理人梁妙英，广东正善律师事务所律师。代理权限：特别授权。
原告河南省建设集团有限公司（以下简称省建设集团）诉被告广州风神汽车有限公司郑州分公司（以下简称广州风神公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告省建设集团的委托代理人张景霞，被告广州风神公司的委托代理人梁妙英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告通过投标并中标被告发包的“广州风神郑州分公司20万台汽车零部件项目焊接厂房扩建”项目，双方于2012年1月14日签订《建筑工程施工合同》，约定：工程名称：广州风神郑州分公司20万台汽车零部件项目焊装厂房扩建，工程地点：国家郑州经济开发区第八大街369号，承包范围以××提供的施工图纸及招标文件内容规定的范围，合同工期总日历天数为275天，合同价款50413400元，采用总价包干和固定综合单价的方式确定。双方约定的工程款支付方式及时间为，合同签订后预付合同价的20%，每月按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，追加工程款根据变更通知单达成一致的工程项目内容和工程量，按发包方确认的每月工程量及价格支付累计50%为止，办完结算手续及竣工验收备案手续后14日内付至工程造价的95%。5%的质保金在保修期满二年，办理完质保期满终结手续后付4%，保修期满五年后15个工作日内将剩余保修金1%与承包方结清。如在履行合同中产生争议依法向××所在地人民法院提起诉讼。原告于2012年2月16日进场施工，施工中因被告设计变更造成工期延长203天，实际工期为478天，工程于2013年6月18日竣工验收合格，承包范围内无甩项，承包范围内合同价款为50413400元。除此外，工程漏项土方、减震、拆板墙项目增加工程价款400000元，工程变更增加工程造价780000元，以上工程总造价为51593400元，截止起诉前，原告已付工程款46000421.08元，依照合同约定被告应付至工程总造价的99%即51077466元，故被告还应支付工程款5592978.92元。工程竣工验收后，因工程结算问题，原告按被告的要求多次往返于被告总部广州协商办理工程结算，但被告却以种种事由推诿，至今未办理结算手续亦未支付剩余工程价款。原告为维护其合法权益，故诉至法院。请求法院判令：1、被告支付原告工程款5592978.92元、利息（以9296897.97为基数，自2014年1月1日至2015年1月31日，按中国人民银行同期贷款利率计算；以5586897.97元为基数，自2015年2月1日至以实际付款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。）；2、要求被告支付工期延误期间增加的费用3051000元；3、本案诉讼费由被告承担。
被告广州风神公司答辩称：1、被告不构成逾期付款违约，理由是：涉案合同金额为50410000.34元，被告已支付了46000421.08元，付至合同价91.25%，因原告没有依照施工合同条款要求办理结算，被告虽多次催促，但原告并没有提交竣工付款申请单和最终结算申请单，不认可被告委托第三方造价咨询服务公司作出的结算报告，拒绝办理结算及质保期满终结手续。2015年10月28日原告盖章确认的《工作联系单》证实双方在工程结算问题上产生分歧，结算金额不确定，付款的前提未成就，被告不存在逾期付款的事实，也不存在逾期付款过错，不构成《建筑工程合同》条款中的违约，原告主张的欠款及违约金缺乏依据，该项主张应予以驳回。《建筑工程施工合同》具体相关条款：①通用条款：17.5.1（1）工程接收证书颁发后，××应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料；②通用条款：17.6.1（1）缺陷责任期终止证书签发后，××可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结算申请单，并提供相关证明材料；③专用条款：14．工程款支付：……工程竣工验收合格后支付至合同价的80%……办完结算手续及竣工验收备案手续之后14日内付至工程造价的95%。5%的质保金在保修期满二年，办理完质保期满终结手续后付4%（不计利息），保修期满五年后15个工作日内将剩余保修金1%与承包方结清（不计利息）；④专用条款：16.1竣工结算时间的约定：工程竣工验收合格后，施工单位需在45天内提交结算申请报告，并附详细结算资料及结算依据；⑤专用条款：16.2.4工程最终结算由发包方委托第三方造价咨询服务公司审核，最终结算审定价以××签字并加盖项目公章确认才有效；2、本案工期延长的过错在于原告，所增加的费用应由原告承担，理由是：原告工期索赔的证据不足，被告并没有在原告工期延长203天审批表上盖章签名，工期延长没有得到被告认可，该审批表应属无效；工程造价鉴定单位也明确对原告工期索赔一览表的有效性无法判断；《施工周报》、《工地例会纪要》多次显示，特别是《钢结构工作完成情况表》均证实原告施工进度滞后，原告施工人员严重不足，工期延期的原因在于原告，被告无须赔偿原告所谓的增加工期损失（详见被告证据《关于工期迟延的分析说明》）；原告所谓的延误并不在关键线路上（详见被告证据《关于工期迟延的分析说明》）；原告所谓的工期延长增加费用并没有按施工合同条款要求办理签证，原告盖章确认的《工作联系函》以及《设变签证审核汇总表》也没有提及工期延长增加费用，根据施工合同的有效签证、追索的程序和时效要求，原告也丧失索赔的权利；原告在验收前几天才提出工期延期，无法排除虚构工期延长事由的合理怀疑。《建筑工程施工合同》具体相关条款：①通用条款15.3.2（2）变更工作影响工期的，××应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求××提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。②通用条款23.1规定：“××认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向××提出索赔：（1）××应在知道或者应当知道索赔时间发生后的28天内，向××递交索赔意向通知书，并说明发生索赔意向的事由。××未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）××应在发生索赔意向通知书后的28天内，向××正式递交索赔通知书”，③专用条款5.1：（6）施工进度更改或对工期给予延续，经工程师审核签署意见后，报××书面盖章批准。④专用条款10.3非××原因造成工期延误，应根据实际造成使本工程网络计划的关键线路所延误的天数办理签证。⑤专用条款10.4以下造成竣工日期推迟的延误，经××书面同意并确认后，工期相应顺延：1）××所提供的设计图纸的主体部分发生重大变化，并且是本工程网络计划关键线路上的工程量变化；或非关键线路因工程量变化推延工期而转化为关键线路时，超出原关键线路的时间。2）发生不可抗力时间。××应在以上情况发生7天内，就延误的内容和因此发生的实际延误时间向工程师提出报告，工程师在收到报告后原则上30天内予以回复。若××未能在约定的时间内提出报告，则相应的延期要求将不再被接纳。⑥专用条款10.5除上所列之外，工程不能按合同工期竣工的，××应当承担违约责任。
原告省建设集团为支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：
证据1、原被告双方于2012年1月14日在郑州市签订的《建筑工程施工合同》复印件一份，落款处分别加盖有双方单位公章及法定代表人签章。证明目的：（1）?合同工期总日历天数275天；合同价款50410000.34元，采用总价包干和固定综合单价的方式确定。（2）?工程预付款为合同价的20%。合同签订后，并收到施工单位提交的履约保函（合同价的10%）后15天内支付。预约款从前4次进度款中扣回。（3）?工程款支付：合同内：每月按完成工程量的80%支付进度款。进度款支付总额不超过工程造价的80%，工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，追加工程款进度的支付，根据变更通知单达成一致的工程项目内容和工程量，按发包方确认的每月工程量及价格支付累计50%为止，办完结算手续及竣工验收备案手续至后14日内付至工程造价的95%。（4）?在履行合同过程中产生争议时：依法向××所在地人民法院提起诉讼。双方签订的该合同意思表示真实，合法有效。
证据2、由武汉江城建设监理有限公司（监理单位）、东风设计研究院有限公司（设计单位）、河南省建设集团有限公司（施工单位）以及广州风神汽车有限公司郑州分公司（建设单位）共同签章确认的《建安工程竣工验收证明书》。
证据3、工程甩项项目清单两份。
证据2-3证明：工程2013年6月18日竣工验收合格，招标（合同）范围内全部施工，无甩项，设计变更部分全部施工，无甩项。合同总造价为：合同签订价50413400元加变更签证部分造价。
证据4、合同内变更签证增加费用：隔振器阻尼弹簧采购协议、送货单。证明该部分漏项增加费用100000元。
证据5、老焊装东墙皮拆除打合会、废钢铁出门申请单复印件各一份，鉴定价为47995.74元。
证据6、工程联系单原件一份、合同内土方工程量计算造价各一份。
证据5-6证明：以上工程施工不在被告制作并最终审核定稿的工程量清单中，因此增加工程价款209863.95元应由被告承担。
证据7、原告向武汉江城建设监理有限公司递交的《工程延期报告》、《工程延期申请表》各一份。
证据8、2013年7月10日，武汉江城建设监理有限公司出具《工程最终延期审批表》，最终同意工期延长203日历天。竣工日期从原来的2012年11月16日延迟到2013年6月19日。
证据9、《东风日产焊装车间扩建项目部索赔一览表》一份。
证据7-9证明：因被告原因工程多处设计变更（L轴基础与污水管道干涉设计变更延误工期96天；三坐标设备基础与中水管道干涉设计变更延误工期45天；WBS通廊基础与雨水井干涉设计变更延误工期32天；循环水管道变更耽误工期30天，共计203天。），原告向监理公司申请工程延期，监理公司依据客观事实及双方合同约定，确认工期延长203天，竣工日期从原来的2012年11月16日延迟至2013年6月19日，因工程延期导致原告增加项目部人员开支3051000元应由被告承担。
证据10、被告于2012年7月22日向原告及监理公司下发的《工作联络单》、2012年3月20日东风设计研究院有限公司设计变更联系单及图纸、监理审核循环管道及生活污水管道走向变更增加费用、单位工程投标报价汇总表复印件各一份。证明：被告同意因焊装厂房扩建工程生活污水管道与基础工程变更费用纳入焊装厂房扩建工程办理结算，经监理公司审核工程造价为69060.04元。
证据11、被告于2013年7月2日向原告及监理公司下发的《工作联系单》、2013年6月20日东风设计研究院有限公司设计变更联系单及图纸、监理审核L轴设计变更及8轴交F轴基础植锚栓增加费用、单位工程投标报价汇总表复印件各一份。证明：被告同意因焊装厂房扩建工程L轴污水管与基础干涉工程变更费用纳入焊装厂房扩建工程办理结算，经监理公司审核工程复印件一份。
证据12、被告于2013年7月2日向原告及监理公司下发的《工作联系单》原件一份、2013年6月20日东风设计研究院有限公司设计变更联系单及图纸、监理审核焊装厂房8.6米维修栈道与9.1米维修栈道高差导致拆除及重新焊接变更增加费用、单位工程投标报价汇总表复印件各一份。证明：被告同意因焊装厂房扩建工程8.6米维修栈道与循环水和暖气管道冲突工程变更费用纳入焊装厂房扩建工程办理结算，经监理公司审核工程造价为10326.85元。
证据13、被告于2013年7月2日向原告及监理公司下发的《工作联系单》、2013年6月20日东风设计研究院有限公司设计变更联系单及图纸、监理审核焊装厂房扩建工程WBS通廊与污水井发生干涉基础变更增加费用、单位工程投标报价汇总表复印件各一份。证明：被告同意因焊装厂房扩建工程WBS通廊与污水井发生干涉基础变更增加费用纳入焊装厂房扩建工程办理结算，经监理公司审核工程造价为22241.65元。
证据14、施工现场签证单原件（2012年6月）、土建项目焊装扩建项目现场签证专题会复印件（2012年3月19日）、工程联系单原件两份（2012年3月16日及2012年5月3日），监理审核、被告确认焊装厂房扩建现场签证报价表、单位工程投标报价汇总表复印件一份。证明：因被告原因一期原水散水需要破除、厂区原有砼路面需要破除、厂区原有路边石搬运费用、8轴与F轴一期预留承台偏位14.5M,植入4根42的锚栓需要增加费用，经监理审核、被告确认工程造价为80835.77元。
证据15、施工现场签证单原件、复印件各一份、设备平台配电柜阻碍高压设备吊装需办理签证会议纪要原件一份（2013年1月24日），施工方案复印件一份、监理审核焊装扩建设备平台配电柜阻碍高压设备吊装拆除安装费用、报价汇总表、监理审核循环水泵房临时电缆拆除安装费用、单位工程投标报价汇总表复印件各一份。证明：被告同意因焊装厂房扩建工程配电柜阻碍高压设备吊装拆除、安装及循环水泵房临时电缆拆除、安装费用纳入焊装厂房扩建工程办理结算，经监理公司审核两项工程造价为118226.12元。证据9-15证明：工程设计变更客观存在的事实，也正是该工程存在以上设计变更导致工期延误203天。
证据16、免招标申请审批表（2012年8月）、工作联络单（2013年4月24日），监理审核焊装厂房扩建工程—70JPH焊装设备附属设施工程、报价汇总表、监理审核二期增加厂区道路（引道）工程、报价汇总表复印件各一份。证明：70JPH焊装设备附属设施工程及二期增加厂区道路（引道）工程不再合同约定的施工范围内，经被告商议确定由原告施工，并同意该部分工程费用纳入本工程进行结算，经监理审核追加工程总造价为660157.46元，鉴定价为629341.37元。
证据17、工作联络单复印件一份、工作联系单原件一份（文号PV-G-ECO-
ZZ-1205-11,时间2012年5月29日），被告同意电用镀锌接钢管可使用邯郸正大制管有限公司产品替换。
证据18、工作联络单复印件一份（文号PV-G-ECO-ZZ-1208-03,时间2012年8月1日），被告同意电缆品牌可使用郑州电力电缆厂电缆产品。
证据19、工作联络单复印件一份、（文号PV-G-ECO-
ZZ-1209-09,时间2012年9月7日）工作联系单原件一份，被告同意虹吸雨水管可使用劲驰品牌替换。
证据20、工作联系单原件一份（分别为SJS-HZ-026,时间2012年8月28日），被告同意循环管道内筋嵌入式衬塑钢管可变更为镀锌无缝钢管。
证据21、工作联络单复印件一份（文号PVC-G-EVO-
ZZ-1212-48,时间2012年12月20日），被告同意焊装扩建工程中可使用郑州电力电缆厂电缆产品。
证据22、工作联络单复印件一份（文号PV-G-ECO-ZZ-1301-05,时间2013年1月11日），被告同意焊装扩建循环水管道可使用无缝镀锌钢管。
证据23、工作联络单复印件一份（文号PV-G-ECO-
ZZ-1304-16,时间2013年4月24日）、工作联系单原件一份，被告同意工业摇臂风扇可更换为佛山勒流祥鸿电器生产的信得工业摇臂风扇。证据17-23证明：原告施工当中对被告指定品牌替换的来往函件中能够证明在替换前得到了被告的同意，故，依据原被告双方签订的《建筑工程施工合同》专用条款12合同价款12.1（1）：“本招标范围内价款为固定包干价格，不会因劳工、材料、机器及货币费率变动而调整；”的规定，不以品牌变更而调整，因此被告申请对差价部分进行委托评估无事实和法律依据，河南省中州评估有限公司作出的河南中州评报字第【2016】0033G号价格评估报告书不应作为裁判依据。同时，原告中标价5041万元比2008定额下浮了20%，该中标价格明显偏低，从公平角度而言，被告要求调差价有失公允。
证据24、被告工建办负责决算的工作人员龙德权出具的《收条》，2015年12月1日补签。证明：工程竣工验收后，原告向被告报送竣工结算资料一套，内附原告本证据目录出示的所有证据，均为原件。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第75条“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”
证据25、《广州风神郑州分公司20万台汽车零部件项目焊装厂房扩建工程造价鉴定意见书》一本。证明：本案工程总造价为55159403.65元，该总造价为被告应支付价款。
经质证，被告对证据1真实性、合法性、关联性没有异议。（1）、根据《建筑工程施工合同》专用条款第16.2.4条：“工程最终结算由发包方委托第三方造价咨询服务公司审核，最终结算审定价以发包方确认结果为准”，被告委托中德华建（北京）国际工程技术有限公司对涉案工程进行最终造价审核，总造价为48657128.27元。
（2）、《建筑工程施工合同》涉及支付工程款的条款如下：
①专用条款第14条：“工程款支付：合同内：……办完结算手续及竣工验收备案手续至后14日内付至工程造价的95%。5%的质保金在保修期满二年，办理完质保期满终结手续后付4%（不计利息）”；
②专用条款第16.1条：“竣工结算时间的约定：工程竣工验收合格后，施工单位需在45天内提交结算申请报告，并附详细结算资料及结算依据”；
③通用条款第17.4.2条：“在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，××向××申请到期应返还××剩余的质量保证金金额”；
④通用条款第17.5.1条：“（1）工程接收证书颁发后，××应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料”；
⑤通用条款第17.6.1条：“（1）缺陷责任期终止证书签发后，××可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料”；
根据以上合同条款，原告应依约向被告递交竣工付款、最终结算以及返还质保金申请单，原告并未与被告办理结算及质保期满终止手续，被告不存在逾期付款过错，原告诉请的逾期付款利息缺乏事实依据。
（3）、《建筑工程施工合同》涉及工期延误的条款如下：
①通用条款第11.5条：“由于××原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为××施工进度不能满足合同工期要求的，××应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于××原因导致工期延误，××应支付逾期竣工违约金”；
②通用条款第22.1.1条：“××违约的情形：（4）××未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误……”；
③通用条款第22.1.2条：“（2）××发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向××发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。××应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误”；
根据以上合同条款的约定，原告施工人员严重不足且未按要求施工需返工导致工期延长，由此产生的增加费用应由原告自行承担。
（4）、《建筑工程施工合同》涉及工程计价约定如下：
①专用条款第1.4条：“综合单价：指在招标文件工程量清单项目中已包含人工、材料、机械、价差、利润、管理费、施工图预算包干费、文明施工措施包干费、其他措施项目费、行政事业心收费、其他费用、为完成工程实体而采取的一切施工技术措施费等一切费用在内的综合包干单价”；
②专用条款第1.6条：“利润：指××为完成工程应收取的合理酬金，本工程利润包含在××投标文件工程量清单项目中的综合单价内”；
③专用条款第1.13条：“其他费用：指上述内容中未提及但与本工程实施会涉及的其他一切费用，此类费用视为已在合同综合单价内包括”；
④专用条款第12.1条：本合同价款采用总价包干和固定综合单价的方式确定。
根据以上条款约定，工程造价已包含原告所谓的工期延长的所增加的费用，故此，原告工期延误增加费用是重复主张。
对证据2-3无异议。（1）、该证明及甩项清单仅用于竣工验收，不能等同于工程结算，更不能视为被告认可工程造价50410000.34元；（2）、按照《建筑工程施工合同》专用条款第16.1条：“竣工结算时间的约定：工程竣工验收合格后，施工单位需在45天内条结算申请报告，并附详细结算资料及结算依据”以及第16.2.4条：“工程最终结算由发包方委托第三方造价咨询服务公司审核，最终结算审定价以发包方确认结果为准”，工程造价须经最终结算审核；(3)、根据被告提交的原告方出具的《整改维修保证书》，在2013年6月18日之后，涉案工程出现严重的质量问题，仍需原告整改，因此，2013年6月18日的验收并没有达到工程竣工验收条件，涉案工程的验收日期应为2013年8月30日；（4）、经被告审核，合同内施工范围总造价为47778919.14元。
证据4系影印件，不予认可，且只有《隔振器采购协议》，无付款凭证证明实际支出。
证据5《焊装老厂房内部拆除工程》均系复印件，且无被告签字，无相应的施工凭证，被告不予认可。照片不能显示出拍摄时间及地点，不予认可。
对证据6《工程联系单》真实性无异议，对关联性有异议，该联系单上被告意见是：根据招标文件和合同条款，此土方工程量不予调整。所以该项不属于新增费用。《土方工程量计算清单》无被告签字，不予认可。
对证据7《工程延期申请表》和《工程延期报告》有异议。（1）、根据《建筑工程施工合同》专用条款第七条：“1、签证单应符合以下要求：①签证单应附××、监理工程师、××三方共同签字的原始变更文件，并加盖××工程项目章；②必须有详细施工内容及工程量过程”，该申请表及报告是原告单方制作，并没有我方及监理公司的签字盖章，不具有效性；（2）、被告并不认同该申请书及报告所提及的延期是由，工期延误的主要责任在于原告，原告现场施工人员严重不足，不能从根本上满足施工进度要求，且因施工仓促，出现用料不合格、质量不过关等需要返工的情况，致使工期延误。被告提出的设计变更均为非关键路线上的变更，并不会对总体工期造成影响，事实上，原告将自身原因致使延误的时间全部转嫁到设计变更施工时间中去。（3）、该申请表及报告的落款日期是2013年6月15日，而《建安工程竣工验收证书》上的竣工日期是2013年6月18日，显然，该申请表及报告是临近验收才提交的，不符合常规施工流程。（4）、根据《建筑工程施工合同》通用条款第23.1条：“（1）××应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的是由。××未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利”、专用条款第七条：“1、××施工必须按照设计图纸、招标文件、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更等有效施工文件施工。设计变更应经××及监理工程师认可、设计单位共同签字后方才有效。对于影响结构的重大变更，××应在施工到该部位于14日内提出，因变更造成工期延误的工期相应顺延。××在依据变更调整施工方案（包括造价）完成3个工作日内报送监理工程师和××基建管理科，施工完成后14个工作日内，将调整增减工程量以工程结算单的形式报送监理工程师和××基建管理科。如果××未在上述规定时间内提交变更工程量报告，即视为××放弃变更增加的请求；属于变更减少的结算，××必须以工程结算单的形式报送监理公司和××基建管理科，否则以监理公司和××核减结算为准，不再与××核对”，原告并未在有效时限内提出延期申请，该申请不具有效性。（5）、该证据原告只主张工期顺延，并未主张增加相关费用。根据《建筑工程施工合同》相关约定，已过索赔的有效时限。
对证据8中《工程最终延期审批表》有异议。（1）、该审批表的落款日期是2013年7月10日，而《建安工程竣工验收证书》上的竣工日期是2013年6月18日，显然，审批表是在三方组织验收之后才作出的，是虚假的；（2）、监理仅同意延长的天数，但该审批上并没有注明延长的原因，不能以原告此前的两份申请表及延期报告来推定监理认同原告所谓的延期理由；（3）、根据《建筑工程施工合同》专用条款5.1条：“监理工程师征得××同意、授权情况下，可行使××委托的以下职权：施工进度更改或对工期给予延续，经工程师审核签署意见后，报××书面盖章批准”，该审批表并没有被告的签字或盖章，不具有效性；（4）、证据7、8并未盖骑缝章，不能认定《工程最终延期审批表》是对证据7的认可；（5）、该证据原告只提及同意工期延期，并未提及延期事由。根据《建筑工程施工合同》相关约定，已过索赔的有效时限。
对证据9三性持有异议。该表格是原告单方制作，盖有原告项目部的印章，但并没有我方及监理的签字盖章，不具有效性；工期延误的原因在于原告，所谓的损失应由原告自行承担。
对证据10真实性、合法性没有异议，对关联性有异议。(1)、该项工作联络单的出具日期是2012年7月22日，设计变更联系单下方标注的出具日期是2012年3月20日;(2)、变更情况栏增加“设计更改时对已施工部分、设计整体及相关专业的影响”的说明，其中如有影响时，设计经理应组织相关专业进行会签，并出相关专业设计变更联系单，并且，从图纸上可见，只是对水管走向的小部分变更，由此也印证了原告提交的证据7-2013年6月15日的《工程延期报告》中“循环水管变更耽误工期30天”及“以上设计变更至目前为止正式文件均未下发”的陈述与事实不符；(3)、原告并无监理方的暂停施工通知或停工令以证实该项目需要暂停施工，且非关键性线路可同时施工，因此，被告的设变并不会对工期产生影响。
对证据11真实性、合法性没有异议，对关联性持有异议。（1）、从该项图纸可见，只是部分修改，该项设计变更并不是涉案工程关键线路的重大变更，原告并无监理方的暂停施工通知或停工令以证实该项目需要暂停施工，且非关键性线路可同时施工，因此，被告的设变并不会对工期产生影响，实际施工时间并非原告提交的证据7中《工程延期报告》中“L轴基础与污水管道干涉设计变更延误耽误工期96天；（2）、发生设计变更时，为不耽误工期，通常先发白图予以施工，后补正式的设计变更资料，也就是设计变更部分已施工完毕后，再补发正式的设计变更资料；退一步来说，如设计变更确实耽误工期，按照《建筑工程施工合同》通用条款第23.1条：“××应在知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的是由。××未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延迟工期的权利”，原告并未出具临时延期报告交监理确认，应视作其放弃延迟工期的权利；(3)、经被告审核，该设计变更增加费用为84601.66元。
对证据12真实性、合法性没有异议，对关联性持有异议。(1)、从该项图纸可见，只是调整栈道连接方式，该项设计变更并不是涉案工程关键线路的重大变更，原告并无监理方的暂停施工通知或停工令以证实该项目需要暂停施工，且非关键性线路可同时施工，因此，被告的设变并不会对工期产生影响，实际施工时间并非原告提交的证据7-《工程延期报告》中“三坐标设备基础与中水管干涉设计变更延误耽误工期45天”；(2)、发生设计变更时，为不耽误工期，通常先发白图予以施工，后补正式的设计变更资料，也就是设计变更部分已施工完毕后，再补发正式的设计变更资料；退一步来说，如设计变更确实耽误工期，按照《建筑工程施工合同》通用条款第23.1条：“（1）××应在知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的是由。××未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延迟工期的权利”，原告并未出具临时延期报告交监理确认，应视作其放弃延迟工期或增加费用相关的权利。（3）、经被告审核，该设计变更增加费用为8084.03元。
对证据13真实性、合法性没有异议，对关联性持有异议。（1）、从该项图纸可见，只是部分调整，该项设计变更并不是涉案工程关键线路的重大变更，原告并无监理方的停工令以证实该项目需要暂停施工，且原告的其他项目并可同时施工，因此，被告的设变并不会对工期产生影响，实际施工时间并非原告提交的证据7《工程延期报告》中“WBS通廊基础与雨水井干涉设计变更耽误32天”；（2）、发生设计变更时，为不耽误工期，通常先发白图予以施工，后补正式的设计变更资料，也就是设计变更部分已施工完毕后，再补发正式的设计变更资料；退一步来说，如设计变更确实耽误工期，按照《建筑工程施工合同》通用条款第23.1条：“（1）××应在知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的是由。××未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延迟工期的权利”，原告并未出具临时延期报告交监理确认，应视作其放弃延迟工期或增加费用相关的权利；（3）、经被告审核，该设计变更增加费用为9578.08元。
对证据14《监理审核焊装厂房扩建现场签证报价表》有异议，其他无异议。施工现场签证单并没有原告所陈述的“厂区原有路边石搬运费用”一项，经被告审核，现场签证增加费用为38861.95元。《监理审核焊装厂房扩建现场签证报价表》只有监理方的签字盖章，并没被告的签字盖章，不符合合同的有效签证，对于该造价，被告不予认可。
对证据15《施工现场签证单》无异议，其他系复印件，不予认可。对监理审核焊装扩建设备平台配电柜阻碍高压设备吊装拆除、安装费用，被告的审核金额39592.59元。对监理审核循环水泵房临时电缆拆除、安装费用，被告审核金额为33206.91元。
对证据16均系复印件，不予认可。
对证据17-23的真实性、合法性、关联性均有异议。被告虽同意更换相应材料的品牌，但应该调整相应的材料价格。根据《建筑施工合同通用条款》第15.1款，处专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（2）改变合同中任何工作的质量或其他特性；以及第15.3（4）若××收到监理人的变更意向书后认为难以实施其项变更，应立即通知监理人。品牌变更属于重大变更，但原告并未提出异议，故结算时应扣减价差。
对证据24不予认可。该收条并未列明结算材料清单，无法证实原告向被告提交的具体材料。
庭审中，被告对证据25未发表质证意见。其曾对鉴定意见书提出过异议。
本院认为，原告证据7、8不能证明原告主张，本院不予采信。证据9系原告单方制作，不能证明其主张，本院不予采信。证据14中的《监理审核焊装厂房扩建现场签证报价表》，不能证明原告主张，被告有异议，本院不予采信。关于证据15，其中的复印件，真实性无法核实，本院不予采信。证据16系复印件，真实性无法核实，本院不予采信。证据24与本案缺乏关联性，本院不予采信。原告提交的其它证据真实、有效，本院予以采信。
庭审中，原告提交鉴定费票据一组，证明原告缴纳鉴定费405000元应由被告负担。
经庭审质证，被告称真实性由法院核实，鉴定费由法院裁定。
本院认为，上述证据真实有效，本院予以采信。
被告为证明其答辩理由及质证意见向法院提交以下证据：
证据1招标文件一份。
证据2广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目焊装厂房扩建《工程量清单》（核定稿）一份。
证据3《焊装厂房扩建工程答疑》一份。
证据1-3证明被告就涉案工程的具体招标内容及各项施工要求。
证据4《投标文件（经济标）》（第一册）一本。
证据5《投标文件（经济标）》（第二册）一本。
证据6技术标复印件一本。
证据4-6证明原告就涉案工程的具体投标内容，并且，原告并未按其投标书的工程进度按时完工。
证据7《施工组织设计（方案）报审表》、《施工组织设计方案》复印件各一份。
证据8《现场平面复制图》一份。
证据9《广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目焊装厂房扩建工程施工进度计划横道图》一份。
证据7-9证明原告施工组织计划情况，但在施工过程中，原告并未按施工计划施工，致使工期迟延。
证据10《焊装厂房扩建工程文件目录---会议通知及纪要》复印件一份、《工地例会会议纪要》一份。
证据11《施工周报》一组。
证据12《焊装厂房扩建工程文件目录—监理文件》复印件一份、《监理工作联系单》一份。
证据13《钢结构安装进度滞后挽回措施》一份。
证据14《广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目焊装厂房扩建工程进度计划表》一份。
证据15《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-JCJL-02-600-0015）、《工作联络单》（文号：PV-G-ECO-
ZZ-1206-12）各一份。
证据16《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-JCJL-02-600-0038）、《工作联络单》（文号：PV-G-ECO-
ZZ-1306-29）各一份。
10-16证明原告就涉案工程的具体节点完工进度情况。因原告过错，现场施工人员严重不足，不能从根本上满足施工进度要求，且因施工仓促，出现用料不合格、质量不过关等需要返工的情况，致使工期延误。
证据17《结构（地基与基础）工程验收报告》、《验收组人员组成情况表》各一份。
证据18《结构（主体）工程验收报告》、《验收组人员组成情况表》各一份。
证据19《工程竣工验收意见表》一份。
证据17-19证明原告在地基与基础、主体以及整体工程并未按照招投标文件及合同约定如期完工，所以，工期延长的责任在于原告，由此增加的费用也应由原告自行承担。
证据20《整改维修保证书》一份。证明涉案工程出现严重的质量问题，仍需原告整改，因此，2013年6月18日的验收并没有达到工程竣工验收条件，涉案工程的验收日期应为2013年8月30日。
证据21《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-
JCJL-02-600-0039）、《关于焊装厂房扩建消防验收公函》各一份，证明因原告过错导致涉案工程截至2013年10月30日止仍未消防验收，直接影响被告使用涉案工程。
证据22《关于工期延误的分析说明》打印件一份。证明工期延误203天的原因在于原告，被告的设计变更并不对竣工日期产生实质影响。
证据23《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-JCJL-02-600-0040）、《工作联络单》（文号：PV-G-ECO-
ZZ-1407-05）。证明质保期间，涉案工程发生排烟风机故障，因原告未依约进场整改，致使被告产生了维修费用。
证据24《主要材料报验单—钢材》复印件一份。
证据25《主要材料报验单—混凝土》复印件一份。
证据26《主要材料报验单—其他材料》（1）复印件一份。
证据27《主要材料报验单—其他材料》（2）复印件一份。
证据28《主要材料报验单—安装（1）》复印件一份。
证据29《主要材料报验单—安装（2）及材料重新制定工联单》复印件各一份。
证据24-29证明实际施工工程中，原告没有按被告要求使用指定品牌材料。
证据30《已付工程款统计表》、《付款回单》打印件各一份。证明被告共向原告支付了工程款46000421.08元。
证据31《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-JCJL-000-600-0020）、《工作联络单》（文号：PV-G-ECO-
ZZ-1305-11）各一份。
证据32《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-TCTL-000-600-0028）、《工作联络单》（文号：PV-G-ECO-
ZZ-1307-01）各一份。
证据33《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-JCJL-000-600-0036）、《工作联络单》（文号：PV-G-ECO-
ZZ-1308-11）各一份。
证据34《文件传送单》（文件编号：ZZ-7OJPH-DFD-
TCTL-000-600-0042）、《关于催办郑州汽车零部件焊装厂房扩建工程竣工结算的函》各一份。
证','2018-10-11
19:03:38',0,'web',NULL),(27773208,'779fb67d-f9ac-475e-971d-a8110117a308','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：68次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2093\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"刑罚变更\",\"案号\":\"（2016）湘11刑更1263号\",\"法院地市\":\"永州市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"779fb67d-f9ac-475e-971d-a8110117a308\",\"案件名称\":\"罪犯许志坚减刑刑事裁定书\",\"法院名称\":\"湖南省永州市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1508342400000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"罪犯许志坚减刑刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"罪犯许志坚减刑刑事裁定书
（2016）湘11刑更1263号\");$(\"#hidDocID\").val(\"779fb67d-f9ac-475e-971d-a8110117a308\");$(\"#hidCaseName\").val(\"罪犯许志坚减刑刑事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）湘11刑更1263号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"湖南省永州市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2093\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"湖南省永州市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"故意杀人\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"刑罚变更\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-10-28\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"许志坚\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\' 第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）���处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的���
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"罪犯许志坚减刑刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-19\\\\\",\\\\\