北京市第三中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京03民终7331号
上诉人（原审原告）卢岩，男，1960年8月11日出生。
委托代理人程清奎，河北东方伟业律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）北京方晟房地产开发有限责任公司，住所地北京市朝阳区十里堡东里125号楼201。
法定代表人龙云泽，董事长。
委托代理人徐珍，女，1982年11月9日出生。
上诉人卢岩因与被上诉人北京方晟房地产开发有限责任公司（以下简称方晟公司）商品房预售合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（2015）朝民初字第56184号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人卢岩的委托代理人程清奎，被上诉人方晟公司的委托代理人徐珍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
卢岩在一审中起诉称：2009年9月27日，卢岩和方晟公司就位于北京市朝阳区××号房屋（以下简称涉案房屋）签订《商品房预售合同》，约定由卢岩向方晟公司购买涉案房屋，合同签署后，卢岩依合同约定全面地履行了自己的义务，但方晟公司却视合同的约定于不顾，屡屡违反合同关于产权登记的约定，迟迟未予办理房产权属登记手续。根据前述《商品房预售合同》第21条的约定：“出卖人应当在2012年8月26日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明，如因出卖人的责任未能在本款约定的期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，出卖人自应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之日起至实际取得权属证明之日止，按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于出卖人实际取得权属证明之日起60日内向买受人支付”。约定期限届满后，虽经卢岩屡屡催告，但方晟公司却以种种理由予以搪塞，逾合同约定的产权登记期限近三年才交付前述房产权属证明，依约应付违约金也迟迟不予给付，其行为严重的侵犯了卢岩作为房产所有人涉案房屋所享有的占有、使用、收益、处分的权利构成对合同的严重违约。故诉至法院，要求方晟公司向卢岩支付逾期交房违约金181510.44元。
方晟公司在一审中答辩称：原告所述双方签署购房合同及房屋情况属实，涉案房屋所在T2楼是我公司与北京海润创建房地产开发有限公司进行合作的项目，由海润公司开发建设，我公司负责办理相应开发建设及销售手续。涉案房屋所在的T2楼此前未取得楼宇权属证明的原因是规划验收未通过。京棉地区A3区T2楼和T1楼及地上立体停车位设备是一套规划。我公司于2011年6月23日和北京鑫华源机械制造有限公司签订了供货安装合同，由该公司负责立体停车楼的施工建设，同年8月27日，A3区的业主以停车场未在规划范围内为由强行阻止施工，自此立体停车楼停止施工。此后又发生了小区业主堵路事件，并提出诉求要求将上述立体停车楼变成绿地。为此，我公司多次与业主及有关行政部门沟通，但均没有结果。我公司早在2011年9月6日就向朝阳区规委报请，要求在现有情况下对T2楼先行进行验收，但规委以立体停车楼未建设完成不符合规划验收条件为由拒绝验收T2楼。此后，虽经我方多次与业主及有关行政部门沟通，但立体停车楼至今未能建盖亦无法更改规划为绿地，因规委要求T2楼必须与立体停车楼一同验收，所以至今未取得楼宇权属证明，无法为原告办理产权证书。我公司认为无法办理涉案房屋所在楼宇权属证明及涉案房屋产权证的原因并非我们公司的责任，故不同意卢岩的全部诉讼请求。
一审法院审理查明：2009年9月27日，卢岩与方晟公司签订《商品房预售合同》，合同约定：卢岩向方晟公司购买涉案房屋，房屋总价为1686943元，预测建设面积共98.37平方米，其中套内面积79.61平方米，方晟公司应于2011年8月26日前向卢岩交付房屋。合同第八条“规划变更”约定：“出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房，不得擅自变更。出卖人确需变更建设工程规划许可规定条件的，应当书面征得买受人同意，并取得规划行政主管部门的批准。因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应当给予相应的补偿”。合同第二十一条“产权登记”约定：“（一）初始登记出卖人应当在2012年8月26日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得商品房所在楼栋的权属证明的，双方同意按照下列第2种方式处理：1、买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起×日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的×%向买受人支付违约金。买受人不退房的，合同继续履行，自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，出卖人应当按日向买受人支付全部已付款万分之×的违约金。2、买受人不退房，合同继续履行。出卖人自应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，按日向买受人支付全部已付款万分之壹的违约金，并于出卖人实际取得权属证明之日起60日内向买受人支付。（二）转移登记1、商品房交付使用后，双方同意按照下列第（2）【买受人一次性付款且自行办理所购房屋产权手续的，选择（1）】种方式处理：（1）双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。（2）买受人同意委托北京市嘉润道和律师事务所向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用陆佰元人民币（大写）。2、如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起730日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列第2种方式处理：（1）买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起×日内退还买受人全部已付款，并按照×利率给付利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之×的违约金。（2）出卖人自应当取得商品房的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，按日向买受人支付全部已付款万分之壹的违约金，并于买受人实际取得权属证明之日起60日内向买受人支付。3、如因买受人的责任造成买受人未能在商品房交付之日起730日内取得房屋所有权证书的，由买受人承担责任。”
2011年10月29日，方晟公司将涉案房屋交付给卢岩。因卢岩所在的T2楼未进行规划验收，方晟公司未能如期取得T2楼的初始登记，亦未能按照合同约定为卢岩办理涉案房屋的分户产权，以致成讼。
另查明，涉案房屋所在的××区有多栋住宅楼，其中部分系北京市政府危改房改造项目——为解决京棉地区居民的住房条件而建盖的回迁楼，2栋为商品房即T1楼、及涉案房屋所涉的T2楼。T1楼较T2楼先行入住，已进行了验收，办理了权属登记。整体危改项目2000年以后陆续启动。
2004年7月，方晟公司作为甲方与作为乙方的北京海润创建房地产开发有限公司签署《合作协议》，约定甲、乙双方合作建设京棉新城A3区T1、T2楼，乙方承担合作项目甲方前期垫资的拆迁补偿费，并作为甲方项目部以甲方名义独立操作本项目。甲方负责合作项目的征地拆迁、企事业及居民回迁或外迁安置、总体规划方案设计和市政设施的建设，协助乙方办理本合作项目由经济适用房开发转为商品房开发手续。2005年6月24日，方晟公司获得××区T1、T2及1#配套公建建设工程规划许可证（2005规朝建字0294号），该许可证附图中有地上立体停车楼一座（1#配套公建）。2005年11月30日，方晟公司获得京棉新城A3区T1、T2及1#配套公建建筑工程施工许可证（2005建216号）。2006年3月18日，方晟公司获得京棉新城A3区T1、T2的国有土地使用证（京朝国用2006出第0038号、第0039号）。
2011年6月，方晟公司作为甲方与作为乙方的北京鑫华源机械制造有限责任公司签署《机械式停车设备供货安装合同》，约定由乙方为甲方建设安装与××区T1、T2楼同一规划的立体停车楼，车位208个，合同总价款为4659685元。合同签署后，方晟公司按照合同约定向北京鑫华源机械制造有限责任公司支付了合同款项，北京鑫华源机械制造有限责任公司亦开始进场施工。
2011年8月29日，由于××区部分业主阻止，北京鑫华源机械制造有限责任公司停止建设地上停车楼。2011年8月31日，××区部分业主联名向北京市规划委员会、北京市朝阳区政府、北京市朝阳区八里庄街道办事处递交诉求书，集中反映了××区T1、T2楼地上停车楼对小区居民的危害及隐患，业主要求修改规划、拆掉或挪走地上停车库，并恢复绿地。2011年9月2日，××区T1、T2楼地上停车楼正式停止施工建设，只留有部分施工人员进行设备看管。该停车楼至今仍未建设完成，亦未投入使用。因上述停车楼未建设完成，北京市规划委员朝阳分局对涉案的T2楼不予规划验收，导致T2楼一直无法办理楼宇权属证明，进而导致涉案房屋无法办理产权证。
2012年至2014年期间，由北京市朝阳区八里庄街道办事处及北京市八里庄派出所协调和处理××区业主信访事宜，期间北京市朝阳区政府多次召开协调会议讨论××区T2楼的产权证办理问题，北京市朝阳区八里庄街道办事处亦多次向北京市规划委员会朝阳分局发函，督促该单位对××区T2楼进行验收，但一直未果。截止到2014年9月，本案卢岩提起诉讼，T2楼验收问题尚未解决，T2楼楼宇权属证明亦未办理。
诉讼中，一审法院向相关行政部门进行了调查。北京市朝阳区八里庄街道办事处及北京市八里庄派出所均表示，涉案楼宇涉及规划验收问题，虽经协调但一直未能解决。北京市规划委员会朝阳分局亦表示：××区T1、T2楼及地上停车楼系一套整体规划，A3区T2楼在验收时由于立体停车楼未按照规划完成建设，故不具备规划验收条件，所以涉案房屋所在楼宇即T2楼一直无法办理权属登记；与T2楼同一规划的T1楼之所以此前办理了权属登记，是因为根据相关的规划规定，对于同一规划的几栋楼宇会按照比例先行办理部分楼栋的权属证明，因T1楼先行入住，又符合验收比例要求，所以进行了验收；本案中的T2楼与配套公建应一同进行验收，由于配套公建未完成，故T2楼不具备规划验收条件，无法办理权属登记；在此前提下，涉案房屋无法办理分户产权；对于T2楼的规划验收问题，北京市朝阳区政府、北京市朝阳房屋管理局及北京市规划委员会朝阳分局等部门一直在协调。
2015年8月7日，卢岩领取了涉案房屋的所有权证。
一审法院查明的上述事实，有《商品房预售合同》、调查记录、函复、产权证及双方当事人的陈述及相关证据在案佐证。
一审法院审理后认为：依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定履行各自义务。本案中，卢岩与方晟公司签订的《商品房预售合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制规定，故合法有效，双方均应当按照合同履行。
本案中，根据双方合同约定，如因出卖人即方晟公司的责任未能在合同约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，方晟公司应当承担相应违约责任。根据本案已查明的事实，未能按期取得商品房所在楼栋的权属证明的主要原因系涉案房屋所在小区的立体停车楼建设及验收问题，对此方晟公司不可控且并无过错，故不符合合同约定的由方晟公司承担违约责任的条件，卢岩的诉讼请求法院难以支持。据此，原审法院于2016年3月判决：驳回卢岩的全部诉讼请求。
卢岩不服一审法院民事判决，以一审认定事实错误、卢岩的诉讼请求有明确法律依据、一审法院采信证据违法为理由，向本院提起上诉，请求二审法院：1.撤销一审法院判决，判决支持卢岩一审全部诉讼请求；2.由被上诉人负担本案全部上诉费用。
方晟公司同意一审法院判决。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
上述事实，双方当事人的陈述及相关证据在案佐证。
本院认为：卢岩与方晟公司签订的《商品房预售合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制规定，故合同合法有效，双方均应当按照合同履行。
卢岩要求方晟公司支付违约金的合同依据为《商品房预售合同》第二十一条，该条约定：如因出卖人的责任，未能在合同约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明并为买受人办理房屋所有权证书的，方晟公司应当承担相应违约责任。根据现有证据查明，造成逾期办理权属证书的主要原因是涉案房屋所在小区的立体停车楼在建设过程中因部分业主要求修改规划、拆掉立体停车楼、恢复绿地并阻止施工致使相关部门无法进行规划验收，故相关部门不予办理权属证明及房屋所有权证书。鉴于出卖人在主观上对此并无过错且已非出卖人客观所能控制的范围，故虽存在迟延办理相关证件的情形，但与合同约定的应由方晟公司承担违约责任的条件不符，一审法院综合本案的实际情况驳回卢岩要求方晟公司支付相关违约金的诉讼请求并无明显不当，本院予以维持。综上，本院认为卢岩的上诉请求无相应的事实及法律依据，本院不予支持。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费1965元，由北京方晟房地产开发有限责任公司负担（于本判决生效后7日内交纳）。
二审案件受理费3930元，由卢岩负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 蒋 巍
代理审判员 张 羽
代理审判员 刘向飞
二〇一六年六月二十七日
书 记 员 胡 实