宁夏回族自治区银川市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁01民终616号
上诉人（原审被告）：宁夏瑞泰房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区贺兰县光明西路瑞泰银都蓝湾1号楼47号营业房。
法定代表人：苏某某，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：丁某某，宁夏合天律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：张某某，男，汉族，1969年8月25日出生，农民，住宁夏回族自治区贺兰县。
被上诉人（原审原告）：代某某，女，汉族，1976年7月6日出生，农民，住宁夏回族自治区贺兰县。
被上诉人共同委托诉讼代理人：谢某某、李某某，宁夏泽芸律师事务所律师。
上诉人宁夏瑞泰房地产开发有限公司（以下简称瑞泰公司）与被上诉人张某某、代某某房屋买卖合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区贺兰县人民法院（2016）宁0122民初1699号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月20日立案后，依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷、调查和询问双方当事人，对证据和事实进行了核对，认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十三条规定，决定对本案不开庭审理。本案现已审理终结。
上诉人瑞泰公司上诉请求：请求撤销原判，改判上诉人不存在逾期交房的情形，无须承担违约责任。事实及理由：本案中，原告购买的是精装修商品房，而非毛坯房。双方当事人在商品房买卖合同的补充条款中就精装房的交付时间已作了明确的约定，并且也是双方真实意思表示，且双方订立合同的目的显然是将商品房作为一个整体使用的精装房进行交易，并非是购买毛坯委托装修，因此，上诉人不存在逾期交房的违约事实。综上，一审法院认定事实不清，适用法律不当，请求贵院查明事实，依法支持上诉人的上诉请求。
被上诉人张某某、代某某辩称，根据原审法院查清的事实上诉人逾期交房，违约已成事实，上诉人的上诉请求不成立，一审判决适用法律正确，请依法驳回上诉人的上诉请求。
张某某、代某某向一审法院起诉请求：1.要求被告继续履行合同并向原告承担逾期交房违约金7982元（违约金2014年11月1日起计至2015年6月9日共计220天，362805元×0.0001×220天=7982元）；2.本案诉讼费用由被告承担。
一审法院认定事实：2013年12月29日，原告购买被告开发的位于贺兰县光明西路瑞泰银都蓝湾第37幢2单元303室精装房一套，并与被告签订《银川市商品房买卖合同》一份。合同约定：一、出卖人应在2014年10月31日前，将符合合同约定的房屋交付买受人使用，且双方对装修交付标准进行了约定；二、出卖人逾期交房的违约责任：逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金；三、合同附加条款备注：合同中的交付时间为毛坯交付时间，精装修交付时间根据客户实际办理毛坯手续后顺延4-8个月，即时会以公告或书面形式告知。原告支付被告房款362805元，被告向原告出具购房发票一张。涉案房屋于2014年11月1日竣工验收，被告于2014年12月20日报贺兰县住房和城乡建设局备案，贺兰县住房和城乡建设局于2015年1月28日核准备案。被告于2015年3月24日取得涉案房屋交付使用证。2015年6月29日被告在银川市晚报刊登交房公示，公示注明15﹟、31﹟和37﹟楼毛坯交付时间是2014年10月31日。原告于2015年6月9日办理了收房手续。现原告诉至人民法院，望判如所请。
一审法院认为，原、被告签订的《银川市商品房买卖合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律和社会公共利益，该合同依法成立并有效，双方应当按照合同约定全面履行义务，原告依约付清房款后，被告应当按照合同约定的时间向原告交付房屋。关于被告是否存在逾期交房的违约行为的问题。首先，从合同条款的解释方面看，原、被告在经备案的《银川市商品房买卖合同》中明确约定了商品房的交付时间为2014年10月31日，而双方在附加条款中约定：”合同中的交付时间为毛坯交付时间，精装修交付时间根据客户实际办理毛坯手续后顺延4-8个月，即时会以公告或书面形式告知。”致使双方对合同中的交付条款的理解发生歧义，涉案合同系格式合同，《中华人民共和国合同法》第四十一条规定：”对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。”本案中，双方对合同中的交付条款的理解不一时，应当做出不利于提供格式条款一方即被告的解释，因被告于2015年3月24日才取得涉案房屋交付使用证，故被告无法按照合同约定的毛坯房交付时间即2014年10月31日完成涉案房屋的交付，被告抗辩的应于2015年6月30日前交房，则实际上是不当延长了其应交付毛坯房的时间，对被告有利，因此，应当认定涉案房屋的交付时间为2014年10月31日。其次，从合同的目的解释方面看，原告购买的是被告开发建设的涉案商品房，在商品房买卖合同的附加条款中原、被告就涉案精装修交付标准进行了约定。原、被告之间存在两个法律关系，即房屋买卖合同法律关系和装修装饰合同法律关系，前者的标的物是房屋，后者的标的物是装修成果，涉案房屋买卖合同的本质在于房屋，而非装修，因此区分房屋的交付与装修成果的交付是房屋买卖合同应有之义。故被告应当按照合同约定的毛坯房交付时间，即2014年10月31日前通知原告办理毛坯房交付手续。因此，被告未在2014年10月31日前通知原告办理毛坯房交付手续并将房屋交付给原告，构成了逾期交房的违约行为，应当承担违约责任。关于被告应当支付的逾期交房违约金金额的问题。结合庭审查明的事实，可以认定被告向原告交付房屋的时间为2015年6月9日，故被告应按合同约定的毛坯房交付时间的次日即2014年11月1日起计算至被告向原告交付之日即2015年6月9日止，共计220日，根据合同约定，按已交房款的日万分之一向原告支付逾期交房违约金7982元（362805元×0.0001×220天≈7982元），故对原告要求被告承担逾期交房违约金7982元的诉讼请求，该院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十一条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条规定，判决如下：被告宁夏瑞泰房地产开发有限公司支付原告张某某、代某某逾期交房违约金7982元，于判决生效之日起十五日内付清。案件受理费522元，减半收取计261元，由原告张某某、代某某负担236元，由被告宁夏瑞泰房地产开发有限公司负担25元。
本院二审期间，当事人未向法庭提交新证据。
本院认为，双方签订的是商品房买卖合同，被上诉人购买的是精装房，装修没有另行计算费用，故本案中双方当事人只存在房屋买卖合同关系。一审法院认定双方当事人存在两个法律关系，即房屋买卖合同关系和装修装饰合同关系不当。关于上诉人是否逾期交房构成违约，根据双方签订的附加条款约定：”合同中的交付时间为毛坯房交付时间，精装修交付时间根据客户实际办理毛坯手续后顺延4-8个月”。毛坯房交付时间为2014年10月31日，按照合同约定顺延4-8个月，故精装房的交付时间应顺延至2015年6月31日，现被上诉人于2015年6月9日办理了收房手续，并未违约，不应承担逾期交房的违约责任。综上，上诉人上诉理由成立，本院予以支持。一审法院认定事实有误，本院予以纠正。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十五条规定，判决如下：
一、撤销宁夏回族自治区贺兰县人民法院（2016）宁0122民初1699号民事判决；
二、驳回被上诉人张某某、代某某一审的诉讼请求。
一审案件受理费261元（已减半收取），二审案件受理费522元，均由被上诉人张某某、代某某负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李山山
审 判 员 张旭霞
代理审判员 任朝霞
二〇一七年五月十日
书 记 员 张 楠