北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0105民初68256号
原告：徐林亚，男，1977年1月7日，户籍地安徽省阜南县。
被告：河南浩佳展览服务有限公司，住所地河南省郑州市管城区紫荆山路61号12层1213-1214号。
法定代表人：朱振龙。
原告徐林亚与被告河南浩佳展览服务有限公司（以下简称浩佳公司）承揽合同纠纷一案，本院于2016年11月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告徐林亚到庭参加诉讼。被告浩佳公司经本院公告传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告徐林亚向本院提出诉讼请求：1.判令被告浩佳公司给付合同余款109760元；2.判令被告浩佳公司按照日千分之五的标准自2014年11月25日支付违约金至实际给付之日；3.判令被告浩佳公司支付工人劳务支出9500元；4.判令被告浩佳公司承担本案诉讼费。事实和理由：2014年11月13日，徐林亚同浩佳公司签订展台制作搭建合同，合同总价款为20万元，签订合同后浩佳公司共支付7万元合同款，后徐林亚代浩佳公司收取展馆押金20240元冲抵合同款，尚余109760元未付，已构成违约。因浩佳公司违约未及时支付预付款和未及时提供施工证件，导致工期延误，为加快工期，经与浩佳公司及展馆协商一致，徐林亚加班完成展馆搭建，故于2014年11月20日晚增加劳务支出5000元，于2014年11月21日晚增加劳务支出2500元，合同约定该笔劳务支出应由浩佳公司负担。2014年11月24日展会结束，浩佳公司不到现场验收，导致徐林亚发生劳务支出2000元，应由浩佳公司负担。
被告浩佳公司未出庭，未答辩，亦未向本院提交证据。
经审理查明：2014年11月13日，徐林亚作为乙方同浩佳公司作为甲方，签订《展台制作搭建合同书》，约定：甲方委托乙方负责施工安装2014年全国植保会展位展台制作、搭建；展位为艾德拉、道元生物、华实、迈蒂斯丹、西安中天。植保会制作时间为2014年11月14号至11月17号，撤展时间为2014年11月24日；安装地点为武汉会展中心。按双方最后确认图为准，工程造价人民币贰拾万元整。付款方式分两期支付，合同签订三个工作日内，甲方支付给乙方预付款合同额50%，即人民币壹拾万元整；撤展结束当日支付合同额50%即人民币壹拾万元整。尾款每拖延一天，违约金按照尾款的5‰每天收取，以款项实际到账时间为准。甲方须积极配合乙方施工，做好与组委会、主场及场馆的协调工作，并办理进馆各方面费用及手续；甲方确保乙方于2014年11月19日上午顺利进馆搭建，如未能于11月19日进馆导致工期延误产生的费用由甲方承担，包括乙方人员费用伍仟元每天，导致展馆加班以实际计算，与尾款一并支付给乙方。徐林亚另提交昵称为“展览制作工厂”与昵称为“朱斌郑州展览公司”的腾讯聊天记录，以及昵称为“北京工厂（安徽老徐）”同“河南浩佳展览服务朱斌”其中，2014年11月12日“朱斌郑州展览公司”向“展览制作工厂”发送了迈蒂斯丹、安阳瑞普化、艾德拉、道元生物、众民、西安中天等的效果图；2014年12月2日，“北京工厂（安徽老徐）”同“河南浩佳展览服务朱斌”的部分聊天内容为“北京工厂（安徽老徐）”称：“安防的退20240（20000为展馆押金，240为施工证），给人家材料款了，回来从里面扣掉”，“河南浩佳展览服务朱斌”回复称：“啥时间退的？”“北京工厂（安徽老徐）”：“我上午去拿的。”2014年12月4日，“北京工厂（安徽老徐）”：“在吗，剩下的钱怎样给我解决，你再不给我回话，我就按13万合同尾款，加班费：5000+2500+2000来起诉了，到时我们再细算。”“河南浩佳展览服务朱斌”回复：“武汉的活现在一个给你多少了，你看着办吧，对了，还有展台没有撤干净，展馆还扣了一部分”。“北京工厂（安徽老徐）”：“你什么时候去验收的？我等到你9点。”徐亚林称昵称为“北京工厂（安徽老徐）”和“展览制作工厂”的均为他本人，昵称为“河南浩佳展览服务朱斌”和“朱斌郑州展览公司”均为浩佳公司的法定代表人朱振龙，其对外一直自称朱斌。
另，徐林亚提交西安中天、迈蒂斯丹、道元生物和艾德拉的施工图和展馆现场图，证明徐林亚完成了涉案合同中的展馆搭建工作，除部分细节按照展馆要求略有变化外，其余均按照施工图进行制作搭建。徐林亚另提交武汉新城国际博览中心经营管理有限公司开具的0003167号收费单，载明：植保会，艾德拉，日期为2014年11月20日，内容为加班4小时，1440元，时间为19:00-23:00。徐林亚称因浩佳公司的原因导致其进场较晚，为按期完工发生的加班费用，该笔费用系向展馆交纳的部分，由此发生的劳务支出没有证据。
庭审中，徐林亚陈述其和浩佳公司通过QQ认识，浩佳公司向其出设计图，徐林亚进行具体展台的制作搭建。双方之间存在多个合同项目，徐林亚收取的20240元押金与本案合同无关，系其他展会的押金，但徐林亚收取后用于抵扣本案合同的尾款，已在QQ中向浩佳公司法定代表人朱振龙告知。浩佳公司共支付合同款7万元，其中转账支付6万元，现金支付1万元。
上述事实，有徐林亚提交的《展台制作搭建合同书》、QQ聊天记录、收费单、施工图及现场图等以及当事人陈述在案佐证。
本院认为：徐林亚同浩佳公司签订的《展台制作搭建合同书》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规规定，合法有效，双方均应依约履行合同义务。根据庭审查明的事实和证据，徐林亚已履行了涉案合同中展台的制作、搭建义务，浩佳公司应按约向徐林亚付款。徐林亚自认浩佳公司已支付合同款7万元，本院对该事实予以确认。徐林亚提交的QQ聊天记录同合同中的内容能够相互印证，且原件在时间上有连贯性，本院对该证据的真实性予以认可，徐林亚在聊天记录中向浩佳公司告知其收取20240元展会押金抵扣合同款项，浩佳公司未持异议，本院对此事实予以确认。因此，徐林亚主张浩佳公司支付剩余合同款的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。关于违约金，双方在合同中约定，浩佳公司应于撤展当天即2014年11月24日向徐林亚支付剩余合同款，逾期付款则按日5‰的标准支付违约金。现浩佳公司拖欠剩余合同款未付，已构成违约，应当按照合同约定向徐林亚支付违约金，但双方在合同中约定的违约金标准过高，本院将其调整为未付款项的年24%。关于额外加班的劳务费，双方在合同中约定浩佳公司确保徐林亚于2014年11月19日上午顺利进馆搭建，如未能于11月19日进馆导致工期延误产生的费用由浩佳公司承担，包括徐林亚人员费用伍仟元每天，导致展馆加班以实际计算，与尾款一并支付给徐林亚。本案中徐林亚虽未提交证据证明其进馆日期，但其提交的收费单内容系2014年11月20日加班，且双方的QQ聊天记录内容涉及额外支出劳务费，综合全案证据，本院对其发生额外劳务损失予以确认，徐亚林提交收费单载明金额为1440元，加班时长为4个小时，双方在合同中约定徐林亚人员费用伍仟元每天，按每天工作8小时计算，本院对其发生的加班损失酌定为3940元（1440元+5000元*4/8）。浩佳公司经本院公告传唤，未到庭参加诉讼，视为其放弃答辩和质证的权利，不影响本院根据查明的事实依法作出判决。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告河南浩佳展览服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐林亚支付剩余合同款109760元；
二、被告河南浩佳展览服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐林亚支付逾期付款违约金（以109760元为基数，按照年利率24%的标准自二○一四年十一月二十五日起算至实际支付之日止）；
三、被告河南浩佳展览服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐林亚支付劳务费用损失3940元；
四、驳回原告徐林亚的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2686元，由原告徐林亚负担50元（已交纳），被告河南浩佳展览服务有限公司负担2636元（于本判决生效后七日内交纳）。
公告费260元，由被告河南浩佳展览服务有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 牟诚诚
人民陪审员 张 静
人民陪审员 周志敏
二〇一七年五月十五日
书 记 员 宋春佳