上海市嘉定区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）嘉民三(民)初字第1290号
原告上海永成展示股份有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人陈伟，总经理。委托代理人戴璐蓉，上海久光律师事务所律师。委托代理人贺艳玲，上海久光律师事务所律师。被告上海景泰建设股份有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人李明祥，总经理。委托代理人刘蓓蕾。委托代理人薛燕，上海市佩信科诺律师事务所律师。原告上海永成展示股份有限公司诉被告上海景泰建设股份有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由代理审判员周平独任审判，公开开庭进行了审理。原告上海永成展示股份有限公司的委托代理人戴璐蓉、贺艳玲、被告上海景泰建设股份有限公司的委托代理人薛燕、刘蓓蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2015年1月22日，原、被告双方签订《XXXX装修合同》，约定由原告承揽XXXX1楼商铺A区包包区装饰施工工程，暂定合同金额为人民币560,774元(以下币种均为人民币)，分五期支付；如被告未能按合同约定按期支付各期工程款的，每延时一天按该期未支付款项的千分之二支付违约金。合同签订后，原告按约准备工程材料并完成道具加工制作，然被告却要求原告暂停施工，至今仍未开工。然原告已按约履行了大部分合同义务，前三期付款条件亦已成就，但被告至今却分文未付。虽经原告多次催告，被告却始终拒绝支付。故原告起诉要求：一、判令被告支付原告工程款520,000元；二、判令被告支付自2015年2月11日起至清偿日止的违约金(以520,000元为基数，按日千分之二计算)。被告辩称，不同意原告的诉讼请求。原告未按合同约定向被告提交涉案项目的相关图纸等文件，导致被告无法向业主方履行合同义务，故被告告知原告本合同不再履行。被告未接到原告关于道具制作完成的书面通知。原告擅自制作道具的责任由其自行承担。至于违约金，首先被告不存在违约，即便存在违约，原告主张的违约金过高应予调整。经审理查明，2015年1月22日，原告(乙方)与被告(甲方)签订《XXXX装修合同》一份，约定甲方将位于重庆市江北区江北城汇川门路XXX号XXXX1楼A区域(以下简称包包区域)道具装饰工程发包给乙方施工，合同金额暂定为560,774元，最终以实际结算价为准。工期从2015年1月22日至2015年2月15日。工程款分五期支付：第一期款，合同签订后，甲方3个工作日内以银行转账方式支付乙方120,000元；第二期款，合同范围内工程材料准备完成后，乙方书面或邮件通知甲方，甲方接到乙方通知后3个工作日内以银行转账方式支付乙方170,000元；第三期款，合同范围内所有道具加工制作全部完成后，乙方书面或邮件通知甲方，甲方接到乙方通知后，甲方须到乙方道具加工所在地进行确认，逾期未来确认，乙方视为甲方默认；乙方开具第三批合同金额，甲方在收到发票3个工作日内以银行转账方式向乙方支付230,000元；第四期款，本合同工程全部安装完毕验收移交给甲方三个月后，甲方在收到乙方发票的5个工作日内以银行转账方式向乙方支付20,000元；第五期款，本合同工程全部安装完毕验收移交六个月后，甲方在收到乙方发票的5个工作日内以银行转账方式向乙方支付剩余工程结算款20,774元。合同还约定：因甲方未能按合同约定按期按时支付各期工程款项，每延时一天按该期未支付款项的千分之二支付违约金等。实施区域平面图及综合单价明细表作为合同的组成部分附于合同之后。合同签订后，原告即按照合同附件的要求进行道具制作。2015年2月12日，被告代理人刘蓓蕾向原告的工程现场代表王成转发了业主方的邮件，其中一段表述如下“对于二期包包区及剩下的部分，等春节后我们根据市场情况，再逐步确定开业计划”。2015年6月19日，原告发邮件给被告，催讨2015年1月19日签订合同的应付款1,061,979元【该纠纷本院已另案受理，案号为(2015)嘉民三(民)初字第1318号】及2015年1月22日签订包包店的应付款560,774元。并告知被告“包包店道具我司已于2015年2月8日完成并已多次通知贵司人员到厂验货，但贵司仍未到厂验货，根据合同条款，贵司默认我司生产的包包店道具已完成且合格”。2015年7月22日，原告函告被告要求被告立即支付包包区域项下的工程款520,000元，并明确该工程安装时间，配合原告早日完成施工。2015年7月29日，被告回函给原告，称“对XXXX1楼商铺A区包包区工程事宜，还需贵公司与我公司及实际使用方三方共同磋商”。因被告未支付包包区域的工程款，原告于2015年8月起诉来院。审理中，原告提交了一ＸＸ面图，表示该平面图就是被告提供的合同附件一“实施区域平面图”，且原告根据该平面图进行了道具制作。被告确认这是其在洽谈过程中提交给原告的商场平面图，但不确定该平面图就是合同附件一。被告表示合同附件一的平面图由其提供，但需要原告进行深化，由于原告未提交深化图纸导致合同无法履行。另查明，在(2015)嘉民三(民)初字第1318号案件中，被告申请业主方的发展部经理安某出庭作证，证人表示包包区域没有与被告签订合同，是另外找人施工的，且于2015年5月完工，现已开业。以上事实，有《XXXX装修合同》、照片、邮件、催告函、回复函等书证以及证人安某的证言、当事人陈述为证，事实清楚、证据充分，本院依法予以认定。本院认为，原、被告签订的《XXXX装修合同》是双方当事人真实意思表示，且不违反有关法律法规规定，合法有效，双方理应按照约定全面履行自己的义务。根据双方往来函件、证人安某的证言、照片等证据可以确定原告已完成包包区域道具的加工制作，但被告未及时进行确认，根据合同约定，可视为被告对该些道具予以确认。在此基础上，被告至今未付款的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。现由于包包区域已经他人施工且完工，故本案合同已无实际履行的必要，且原、被告均表示同意解除合同，故涉案合同实际已经解除。关于工程款，根据合同约定，完成至第三阶段工作量实际包含了道具费用及安装、运费和17%的税金等费用，现因被告原因导致道具至今未安装，故安装、运费及相应税金应予扣除。根据合同附件，安装、运费及税金为81,900元，应予扣除，故被告应付的工程款金额为438,100元。被告应在原告开具工程款发票后予以支付。关于违约金，原告要求被告支付逾期付款违约金符合合同约定，但合同约定违约金标准明显过高，被告对此提出异议要求予以调整，故本院酌情将违约金标准调整为未付款金额的日万分之五。关于违约金的起算时间，因原告未履行开票义务，故本院将违约金的起算时间确定为原告起诉之日，即2015年8月12日。据此，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、原告上海永成展示股份有限公司应于本判决生效后十日内向被告上海景泰建设股份有限公司开具金额为438,100元的工程款发票；二、被告上海景泰建设股份有限公司应于收到上述发票后十日内给付原告上海永成展示股份有限公司工程款人民币438,100元；三、被告上海景泰建设股份有限公司应于本判决生效后十日内给付原告上海永成展示股份有限公司违约金(以人民币438,100元为基数，按每日万分之五为标准，自2015年8月12日起计算至本判决限定的付款期限届满之日止，被告提前清偿债务的，计算至被告实际清偿债务之日止)。负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费9,000元，减半收取4,500元，财产保全费3,120元，合计诉讼费7,620元，由原告上海永成展示股份有限公司负担709元，被告上海景泰建设股份有限公司负担6,911元。被告负担之款应于本判决生效之日起七日内交付本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
代理审判员 周 平
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 李春兰
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。