湖北省十堰市茅箭区人民法院
民 事 判 决 书
(2015)鄂茅箭民二初字第01436号
原告（反诉被告）：十堰星阳机电科技有限公司。住所地：十堰市白浪开发区台湾路***号。
法定代表人：蔡秀军，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王俊，湖北创佳律师事务所律师。代理权限：承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解。
被告（反诉原告）：丹江口市六里坪新世纪汽车配件厂。经营者：欧世斌，男，汉族，1967年2月28日出生。住所地：丹江口市六里坪镇岗河村*组。
委托诉讼代理人：杨建华，湖北三丰律师事务所律师。代理权限：一般代理。
委托诉讼代理人：熊迎辉，丹江口市新港法律服务所法律工作者。代理权限：一般代理。
原告（反诉被告）十堰星阳机电科技有限公司（以下简称星阳公司）与被告（反诉原告）丹江口市六里坪新世纪汽车配件厂（以下简称新世纪汽配厂）买卖合同纠纷一案，本院于2015年11月2日立案后，新世纪汽配厂提出反诉，本院将本诉与反诉合并审理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。星阳公司的法定代表人及委托诉讼代理人，新世纪汽配厂的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
本诉原告星阳公司向本院提出诉讼请求：1、判令新世纪汽配厂支付货款29万元及违约金43500元（违约金从立案之日起按银行利率1.5%计算至债务履行完毕时止）；2、诉讼费由新世纪汽配厂负担。事实与理由：2014年6月17日，我公司与被告签订《涂装设备工程制造安装合同》，约定我公司向被告提供总价款79万元的设备，我公司负责安装，双方还对违约金等条款进行了约定。合同签订后，我公司按照合同履行了义务。截止目前，被告仍拖欠我公司29万元货款未付。请求支持我公司诉讼请求。
本诉被告新世纪汽配厂辩称，我已按合同约定履行了付款50万元，星阳公司未按约定将设备安装调试到位，构成违约，我不应支付剩余29万元货款；合同未约定违约金，不应当支持。请求驳回星阳公司诉讼请求。
反诉原告新世纪汽配厂向本院提出反诉请求：1、请求解除双方签订的《涂装设备工程制造安装合同》；2、判令星阳公司赔偿因其违约造成的损失203120元；3、反诉费由星阳公司负担。事实与理由：2014年6月17日，双方签订《涂装设备工程制造安装合同》，约定星阳公司在合同生效后80天内完成涂料工程设备安装调试并交付使用，该涂装设备进入安装调试阶段后，由于星阳公司未按照合同约定如期完成设备安装，部分设备质量不符合标准且未安装调试到位，致使我不能正常投入生产使用，造成巨大损失。我已按合同约定支付星阳公司50万元货款，而星阳公司未完全履行合同义务。2014年10月6日，双方签订设备安装补充协议，约定星阳公司应在2014年10月15日前将设备全部安装完毕并交付使用，而星阳公司至今未如约履行。我于2014年12月5日专门函告该公司，要求解决设备存在的问题未果。为减少损失，2015年1月15日、3月9日，我与十堰方平机电设备有限公司签订施工协议，由该公司负责对涂装设备的部分电泳设备及悬链自动线进行改装施工，我共支付方平机电公司各项费用152000元。由于电泳设备质量存在问题且星阳公司安装调试未到位，导致电永船形槽系统的电泳漆（价值5万元）全部报废。至今涂装设备—电泳设备生产线不能正常投入使用，我只能使用喷粉工艺设备生产线生产，导致生产的产品存在质量问题，我背负巨大损失。请求支持我的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、被告新世纪汽配厂对原告星阳公司提交的证据均认为不能证明待证事实。本院认为，星阳公司提交的证据能够证明该公司履行了供货和调试义务的事实，但不足以证明将设备调试合格符合验收标准的事实；2、星阳公司对新世纪汽配厂提交的证据认为，该厂提交的邮寄质量异议书的邮件没有收到；对十堰市方平机电设备有限公司出具的收款收据认为不是合法有效的票据；认为新世纪汽配厂购买电泳油漆的合同与本案争议没有关联性；认为购买密封圈的证据不能证明用于合同所指设备；照片不能反映是新世纪汽配厂的场地。本院认为，新世纪汽配厂提交的邮寄2014年12月1日《关于电泳漆和喷粉自动线所缺少的设备》的《圆通速递详情单》经“十堰圆通”认可收寄，能够证明新世纪汽配厂向星阳公司提出产质量问题的事实；新世纪汽配厂提交的与十堰市方平机电设备有限公司于2015年1月和3月签订的协议及收据能够证明新世纪汽配厂请十堰市方平机电设备有限公司维修电泳设备支付费用152000元的事实；新世纪汽配厂提交的购买电泳油漆、密封圈的费用与本案争议缺乏关联性，照片属静态图像，不能证明待证事实。
本院认为，本案争议的焦点是：1、星阳公司供给新世纪汽配厂的设备是否完成调试，设备是否存在质量问题。本院认为，星阳公司未能提交充分证据证明向新世纪汽配厂供货后将设备调试合格的事实，且2014年12月1日，新世纪汽配厂向星阳公司发出《关于电泳漆和喷粉自动线所缺少的设备》的函，能够证明星阳公司未将设备安装调试合格的事实；2、星阳公司主张支付货款是否成立。本案中，虽然星阳公司未按约将所供设备调试合格，但新世纪汽配厂通过请十堰市方平机电设备有限公司施工维修，解决了设备出现的问题，新世纪汽配厂于2015年3月20日向十堰市方平机电设备有限公司支付最后一笔维修款，该日应视为设备正常使用日。新世纪汽配厂则应当按照合同约定的设备正常使用一年后7天内（即2016年3月27日前）付清星阳公司所欠款项，星阳公司现主张支付剩余货款29万元符合合同约定；3、新世纪汽配厂反诉主张解除合同是否成立。本院认为，虽然星阳公司不能证明将设备调试合格，但之后新世纪汽配厂委托他方对设备进行维修，进行使用，该厂现主张解除合同于法无据；4、星阳公司未能提交完成所供设备调试合格的充分证据，视为未完成合同义务，新世纪汽配厂函告星阳公司后，未得到该公司处理。为减少损失，新世纪汽配厂请其他单位解决设备存在的问题，因此支付的费用152000元，星阳公司应当承担，新世纪汽配厂的该部分反诉请求符合法律规定。
综上所述，本院认为，星阳公司与新世纪汽配厂签订的《涂装设备工程制造安装合同》及《设备安装补充协议》有效。新世纪汽配厂应当向星阳公司支付所欠货款；按照合同约定，新世纪汽配厂应在设备正常使用一年后7天内（即2016年3月27日前）付清所欠款项，该厂未履行义务，按合同约定的比例承担违约金。星阳公司的诉讼请求本院部分予以支持。新世纪汽配厂反诉解除合同于法无据，本院不予支持；星阳公司没有充分证据证明将设备调试至正常使用状态，新世纪汽配厂在函告无果的情况下，为减少损失，委托其他单位维修调整设备属合理行为，因此支付的费用应当由星阳公司承担。星阳公司的反诉请求本院部分予以支持，其他的反诉请求证据不足，依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条、第一百四十二条规定，判决如下：
一、本诉被告丹江口市六里坪新世纪汽车配件厂偿付本诉原告十堰星阳机电科技有限公司设备款290000元，支付违约金（违约金计算方式：按290000元本金计自2016年3月27日起至本判决生效之日止，按年利率1.5%计算）；
二、反诉被告十堰星阳机电科技有限公司偿付反诉原告丹江口市六里坪新世纪汽车配件厂维修设备损失款152000元；
三、驳回本诉原告十堰星阳机电科技有限公司其他诉讼的请求；
四、驳回反诉原告丹江口市六里坪新世纪汽车配件厂其他反诉的请求。
上列应付款项应于本判决生效之日起十日内付清，未按判决指定的期间履行上述义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
本诉案件受理费6303元，反诉费2173元，共计8476元，十堰星阳机电科技有限公司负担3000元，丹江口市六里坪新世纪汽车配件厂负担5476元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在递交上诉状时根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。十堰市中级人民法院诉讼费专户名称：十堰市财政局非税收入汇缴结算户，开户银行：中国农业银行股份有限公司十堰北京路支行；帐号：17×××01。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：十堰市张湾区浙江路66号。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。（本院不再另行送达预交上诉案件受理费通知）
本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书指定履行期间的最后一日起计算。
审判长 何 新
审判员 任先友
审判员 张守强
二〇一六年九月二十六日
书记员 赵梦娇