福建省漳浦县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）浦民初字第3791号
原告（反诉被告）：天威保变（合肥）变压器有限公司，住所地安徽省合肥市。
法定代表人：朱荣，董事长。
委托诉讼代理人：张秀友，安徽天禾律师事务所律师。
被告（反诉原告）：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地漳浦县。
法定代表人：黄耀智，董事长。
委托诉讼代理人：林占锦，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
原告（反诉被告）天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称天威变压器公司）与被告（反诉原告）腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下简称腾龙公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年7月30日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。天威变压器公司的委托诉讼代理人张秀友、腾龙公司的委托诉讼代理人林占锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天威变压器公司向本院提出诉讼请求：1.判令腾龙公司立即支付天威变压器公司货款4581000元；2.判令腾龙公司赔偿天威变压器公司逾期付款损失（以4581000元为基数，自起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮30%为标准计算至付清全部款项时止）。事实和理由：2010年6月10日，天威变压器公司与腾龙公司签订《热电厂启、备/高压变压器买卖合同》，该份合同约定腾龙公司向天威变压器公司采购1台热电厂启、备变压器及2台热电厂高压变压器，合同总金额为6900000元；2011年3月23日，天威变压器公司与腾龙公司签订《220KV热电厂主变压器买卖合同》，该份合同约定，腾龙公司向天威变压器公司采购热电厂220KV主变压器、备品备件及专用工具，合同总金额为5500000元；2011年5月3日，天威变压器公司与腾龙公司签订《热电厂厂用高压变压器买卖合同》，约定腾龙公司向天威变压器公司采购热电厂厂用高压变压器一台，合同总金额为1560000元。上述合同签订后，天威变压器公司依约交付符合质量约定的变压器并安装调试运行，经腾龙公司验收合格后已经交付使用多年，但是腾龙公司自天威变压器公司交付完全部设备以来，仅陆续付款9379000元，尚欠货款4581000元未支付，经天威变压器公司多次催要，腾龙公司至今仍未支付。
腾龙公司辩称：1、腾龙公司与天威变压器公司签订编号为A10PEE005A、A11PEE080A、A11PEE111A的三份买卖合同，其中第八条对货款的支付方式作出明确约定，然而天威变压器公司请求支付货款的条件尚未成就：（1）A11PEE080A及A11PEE111A合同项下货物正在安装调试，未试运行及验收，（2）A11PEE080A合同项下货款60%发票未收到，（3）双方未签署最终验收证书，（4）天威变压器公司交付的货物具有重大的质量瑕疵，（5）质保期未过；2、天威变压器公司存在逾期交货、交付货物存在严重质量问题等在先的违约行为，天威变压器公司逾期交货，应承担支付违约金的法律责任，根据合同第十条的约定天威变压器公司应向腾龙公司支付违约金1396000元，该款项应在各合同项下货款中抵扣；天威变压器公司交付货物存在严重的质量瑕疵应向腾龙公司承担赔偿损失等违约责任；3、腾龙公司未依约支付货款系付款条件不成就、依法行使抗辩权，因而不存在逾期付款问题，天威变压器公司关于逾期付款利息的主张没有事实与法律依据。鉴于天威变压器公司请求支付货款条件不成就，且交付货物存在严重质量瑕疵。腾龙公司对此已提出反诉。
腾龙公司向本院提出反诉请求：判令天威变压器公司立即向腾龙公司支付逾期交货违约金1396000元（其中，编号为A10PEE005A合同项下逾期交货违约金为690000元；编号A11PEE080A合同项下逾期交货违约金为550000元；编号A11PEE111A合同项下逾期交货违约金为156000元）。事实和理由：天威变压器公司与腾龙公司签订了本案讼争的三份合同，合同均对货物价款、交货时间、付款条件及方式、质量、质保期及违约责任等作出明确约定，其中约定若天威变压器公司逾期交货，违约金按合同总价每日3‰计算，最高不超过合同总价的10%。《热电厂启、备/高压变压器买卖合同》（合同编号：A10PEE005A），天威变压器公司应于2010年12月10日交货，实际交货日期为2012年10月17日，逾期交货677天，相应违约金为6900000元×10%=690000元；《220KV热电厂主变压器买卖合同》（合同编号A11PEE080A），天威变压器公司应于2011年9月31日交货，实际交货日期为2013年5月18日，逾期交货595天，相应违约金为5500000元×10%=550000元；《热电厂厂用高压变压器买卖合同》（合同编号A11PEE111A），天威变压器公司应于2011年8月3日交货，实际交货日期为2013年5月7日，逾期交货643天，相应违约金为1560000元×10%=156000元，上述三份合同违约金合计1396000元。
天威变压器公司对腾龙公司的反诉辩称，1、天威变压器公司已经按照合同约定的时间生产制造货物，因腾龙公司工程进度的原因，腾龙公司要求延期供货，根据双方签订的合同第三条约定，天威变压器公司根据腾龙公司传真件的要求延时供货，延期交货系腾龙公司要求所致；2、天威变压器公司至本案开庭前，均未收到过腾龙公司关于天威变压器公司交付货物存在质量问题的通知，根据合同法158条的规定，天威变压器公司不存在违约的行为，3、合同约定的违约金按合同总价每日3‰计算过高，达到年利率100%，请求将违约金标准降低到同期同类银行贷款利率。天威变压器公司不存在违约行为，故腾龙公司的反诉请求依法应予驳回。
当事人围绕各自的诉辩主张依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对天威变压器公司提供的天威变压器公司的营业执照副本及组织机构代码证复印件、腾龙公司的工商信息查询及组织机构代码证复印件、2010年6月10日签订的《热电厂启、备/高压变压器买卖合同》、2011年3月23日签订的《220KV热电厂主变压器买卖合同》、2011年5月3日签订的《热电厂厂用高压变压器买卖合同》、发货清单、《产品运行情况调查表》、增值税专用发票、2015年1月16日中国人民银行支付系统专用凭证复印件；腾龙公司提供的编号A10PEE005A《热电厂启、备/高压变压器买卖合同》及相应的产品发货（装车）清单五份、编号A11PEE080A《220KV热电厂主变压器买卖合同》及相应的产品发货（装车）清单两份、编号A11PEE111A《热电厂厂用高压变压器买卖合同》及相应的产品发货（装车）清单两份等证据，经到庭当事人庭审质证，真实性均无异议，本院予以确认并在卷佐证，作为本案查明事实的依据。对有争议的证据和事实本院认定如下：1、天威变压器公司提供的交货传真函件，腾龙公司对其真实性存有异议，但根据合同约定，交货时间并没有确定的具体日期，具体的交货日期根据腾龙公司的需要来确定，而腾龙公司未提供证据证明其在交货期满前有指定交货日期或交货期满时进行过催告，故天威变压器公司提供的交货传真函件可以作为本案认定事实的依据。2、天威变压器公司提供的担保业务申请书及银行保函，腾龙公司对其真实性存有异议，但该银行保函均有加盖中国工商银行股份有限公司合肥寿春路支行的公章，故对其真实性本院予以认定，可以作为本案的定案依据。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年6月10日，天威变压器公司与腾龙公司签订《热电厂启、备/高压变压器买卖合同》（合同编号：A10PEE005A），合同约定：腾龙公司向天威变压器公司采购1台热电厂启、备变压器及2台热电厂高压变压器，合同总金额为6900000元，交货日期为“合同生效后6个月内（如需方要求延迟供货，需方须以电报或传真的形式书面通知对方），以货物运抵工程现场的时间为准，此日期或需方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据”。合同签订后，腾龙公司通知天威变压器公司于2011年12月10日将货物运抵现场，天威变压器公司于2011年12月16日运抵腾龙公司施工现场，腾龙公司尚欠天威变压器公司该合同项下货款345000元；2011年3月23日，天威变压器公司与腾龙公司签订《220KV热电厂主变压器买卖合同》（合同编号A11PEE080A），合同约定：腾龙公司向天威变压器公司采购热电厂220KV主变压器、备品备件及专用工具，合同总金额为5500000元，交货日期为“合同生效后6个月内（如需方要求延迟供货，需方须以电报货传真的形式书面通知对方），以货物运抵工程现场的时间为准，此日期或需方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据”。合同签订后，腾龙公司通知天威变压器公司于2012年10月8日将货物运抵现场，天威变压器公司于2012年10月17日运抵腾龙公司施工现场，腾龙公司尚欠天威变压器公司该合同项下货款3300000元；2011年5月3日，天威变压器公司与腾龙公司签订《热电厂厂用高压变压器买卖合同》（合同编号A11PEE111A），合同约定：腾龙公司向天威变压器公司采购热电厂厂用高压变压器一台，合同总金额为1560000元，交货日期为“合同生效后3个月内（如需方要求延迟供货，需方须以电报货传真的形式书面通知对方），以货物运抵工程现场的时间为准，此日期或需方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据”。合同签订后，腾龙公司通知天威变压器公司于2013年5月5日将货物运抵现场，天威变压器公司于2013年5月18日运抵腾龙公司施工现场，腾龙公司尚欠天威变压器公司该合同项下货款936000元。腾龙公司合计尚欠天威变压器公司本案讼争的三份合同项下的货款共计4581000元。
另查明，本案讼争的三份合同签订后，天威变压器公司均依约向腾龙公司开具了相应的见索即付的银行保函，上述合同也均约定了迟延交货责任：“因供货方原因迟延交货，需方按合同总价的3‰/天计算依据向供方收取违约金，违约金累计最高不超过合同总价的10%，违约金从需方应支付的合同款中扣除”。
本院认为,天威变压器公司与腾龙公司之间签订的买卖合同合法有效，应当受到法律保护，双方当事人应当依照合同的约定全面履行自己的义务。天威变压器公司向腾龙公司交付讼争合同项下设备和相应的增值税发票后，至本案天威变压器公司起诉时已过质保期，腾龙公司仍未依约支付货款。腾龙公司提出A11PEE080A及A11PEE111A合同项下货物正在安装调试，未试运行及验收，双方未签署最终验收证书的辩解意见，但未提供证据证明货物未试运行及验收是由于天威变压器公司过错所造成，腾龙公司也未提供任何催告天威变压器公司，敦促其进行安装调试的相关证据予以证明，应承担举证不能的不利法律后果，且天威变压器公司在合同履行过程中均有向腾龙公司出具见索即付的保函，如果天威变压器公司怠于履行合同义务，腾龙公司即可依保函向银行索赔，但腾龙公司均未提出索赔。故即使存在部分设备未进行安装调试，也应归责于腾龙公司，不能作为拒不支付货款的理由，因此，对于腾龙公司提出的本案货款支付尚未成就的主张，缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。天威变压器公司请求判令腾龙公司立即支付货款4581000元的主张，有事实根据和法律依据，依法应予支持。对于腾龙公司反诉请求判令天威变压器公司向腾龙公司支付逾期交货违约金1396000元（其中，编号为A10PEE005A合同项下逾期交货违约金为690000元；编号A11PEE080A合同项下逾期交货违约金为550000元；编号A11PEE111A合同项下逾期交货违约金为156000元）的主张，双方在讼争合同中均有约定：“（如需方要求延迟供货，需方须以电报货传真的形式书面通知对方），以货物运抵工程现场的时间为准，此日期或需方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据”，腾龙公司提供的证据并不能证明其全部反诉主张，但根据天威变压器公司提供传真件及送货单表明，合同编号为A10PEE005A的《热电厂启、备/高压变压器买卖合同》中，腾龙公司通知天威变压器公司于2011年12月10日将货物运抵现场，天威变压器公司于2011年12月16日运抵腾龙公司施工现场，该批货物逾期交货6天，逾期交货违约金应为6900000元×3‰×6天=124200元；合同编号为A11PEE080A的《220KV热电厂主变压器买卖合同》中，腾龙公司通知天威变压器公司于2012年10月8日将货物运抵现场，天威变压器公司于2012年10月17日运抵腾龙公司施工现场，该批货物逾期交货9天，逾期交货违约金应为5500000元×3‰×9天=148500元；合同编号为A11PEE111A的《热电厂厂用高压变压器买卖合同》中，腾龙公司通知天威变压器公司于2013年5月5日将货物运抵现场，天威变压器公司于2013年5月18日运抵腾龙公司施工现场，该批货物逾期交货13天，逾期交货违约金应为1560000元×3‰×13天=60840元，上述三笔违约金合计333540元，且该三笔违约金均在合同总价10%的范围内，故天威变压器公司提出合同约定的违约金按合同总价每日3‰计算过高的辩解，缺乏事实根据和法律依据，本院不予采纳。双方在合同中约定“违约金从需方应支付的合同款中扣除”，故腾龙公司反诉请求中333540元违约金的部分，有事实根据和法律依据，可以在应付货款中直接予以抵扣，其余部分的反诉请求缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。天威变压器公司与腾龙公司虽没有约定逾期付款违约金或者利息，但根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”。因此，天威变压器公司主张腾龙公司自起诉之日起至还清欠款之日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮30%计付逾期付款利息，有事实根据和法律依据，依法应予支持。天威变压器公司主张以应收货款4581000元为计算利息的基数，但根据双方的合同约定，逾期交货违约金可以在应付货款中直接予以抵扣，故计算利息的基数应调整为：应收货款4581000元-逾期交货违约金333540元=4247460元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一、二款、第一百五十九条、第一百六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：
一、腾龙芳烃（漳州）有限公司应支付天威保变（合肥）变压器有限公司货款4581000元；
二、天威保变（合肥）变压器有限公司应支付腾龙芳烃（漳州）有限公司逾期交货违约金333540元；
三、上述两笔款项对抵后腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效后十日内支付天威保变（合肥）变压器有限公司货款4247460元，并自起诉之日（2015年7月30日）起至付清欠款之日止以4247460元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率的130%计付逾期付款利息；
四、驳回天威保变（合肥）变压器有限公司的其他诉讼请求；
五、驳回腾龙芳烃（漳州）有限公司的其他反诉诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费43448元，由天威保变（合肥）变压器有限公司负担2668元，腾龙芳烃（漳州）有限公司负担40780元；反诉案件受理费8682元，由天威保变（合肥）变压器有限公司负担3151.5元，腾龙芳烃（漳州）有限公司负担5530.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
审 判 长 黄钢生
代理审判员 刘晓毅
人民陪审员 姚佳惠
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 林旭东
附：相关法律条文：
1、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
3、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条第四款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付延迟履行金。