江苏省苏州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏05民终6527号
上诉人（原审本诉原告、原审反诉被告）：广东五华二建工程有限公司，住所地广东省五华县水寨镇华侨直街174号。
法定代表人：曾庆平，该公司董事长。
委托诉讼代理人：叶平武，该公司员工。
委托诉讼代理人：李志超，太仓市城厢法律服务所法律工作者。
被上诉人（原审本诉被告、原审反诉原告）：群耀实业（苏州）有限公司，住所地江苏省太仓市沙溪镇工业开发区。
法定代表人：陈顺义，该公司董事长。
委托诉讼代理人：孟祺煌，该公司员工。
委托诉讼代理人：沈自强，江苏至誉律师事务所律师。
上诉人广东五华二建工程有限公司（以下简称“五华二建公司”）因与被上诉人群耀实业（苏州）有限公司（以下简称“群耀实业公司”）建设工程施工合同纠纷一案，不服江苏省太仓市人民法院（2015）太民初字第00602号民事判决，向本院提出上诉。本院于2016年8月15日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人五华二建公司上诉请求：撤销原判，改判被上诉人立即支付上诉人原材料差价2535941.55元，驳回被上诉人的反诉请求，被上诉人承担本案一、二审诉讼费。事实与理由：1、原审法院未考虑施工期间原材料、人工费用大幅上涨的事实，成本上涨幅度远超过上诉人所能承受的范围。被上诉人此前同意补差80万元，仍不能弥补上诉人的损失。2、合同工期经协商并经依法备案的效力，高于未经备案合同的效力，因此，涉案四五车间工程不存在延期，上诉人不承担违约责任。3、太仓市建筑质量监督站分别在2008年3月28日及同年5月曾因工程未办理《建设工程施工许可证》为由二次责令工程停工，从而导致上诉人中途多次停工，以待交涉后才能复工。施工许可证的签发时间为2008年5月23日，比照合同约定的开工时间整整延后220天，竣工时间应当相应顺延，还需要加上一审中双方确认的增加项目65天。另外，施工期间续签、补签协议导致工程量、工程价款、施工工期等不断增加或调整，被上诉人负责人频繁撤换、调动，以及相关手续交接、洽谈对工期都有客观影响。
被上诉人群耀实业公司答辩称：服从一审判决。
五华二建公司向原审法院起诉请求：判令被告支付工程款3214177.61元（含合同结欠价款606363.1元、增加项目工程款71872.96元，钢筋等原材料价格上涨成本差价2535941.55元），本案诉讼费用由被告承担。
群耀实业公司向原审法院反诉请求：判令被告支付违约金1508000元并承担诉讼费用。
原审法院认定事实：2007年10月18日，原告五华二建公司与被告群耀实业公司签订建设工程施工合同一份，约定：被告将其车间四、五工程发包给原告施工，工程内容为土建、水电、消防；合同工期为开工日期2007年11月，竣工日期2008年3月，合同工期总日历天数150天，合同价款1368万元。合同专用条款第13.1条约定，因雷电、暴雨、台风、下雪及气温太低影响工程质量的工期顺延。专用条款第23.2条约定，本合同价款采用包工包料、固定价格方式确定。专用条款第26条约定，工程款（进度款）支付方式和时间为收到每月已完工程量的报告14天内。该合同中还约定了其他事项。2008年1月9日，双方又签订建设工程施工合同一份，约定：被告将其车间一、二工程发包给原告施工，工程内容为土建、水电、消防、钢构；合同工期为开工日期2008年1月11日，竣工日期2008年6月，合同价款1690万元。合同专用条款中除约定工程款按进度支付外，其余条款均未填写。本案审理中，原、被告确认上述两份合同均是为办理备案所签。被告实际以另行签订合同、补充协议，签发签呈单、内部工作联络函等形式将车间四、五及车间一、车间二工程发包给原告施工，在履行合同过程中，又就部分工程内容进行了增加、变更。双方建立合同关系的具体情况如下：
（一）车间四、五及相关工程。
1、2007年10月17日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-07-006的《建设工程施工合同补充条款》一份。其中第一条关于工程项目约定：工程名称为群耀实业公司车间四、五建设工程；承包范围及内容为参照苏州立诚建筑设计院有限公司设计图纸施工（装修标准参照附表），工程建筑面积车间四9571平方米，车间五12076平方米；工程总造价为1368万元，其中车间四造价635万元，车间五造价733万元，均为含税价，合约签订后不再因材料或人工等各项价格变动而调整总价；承包方式为包工、包料、包机械设备、包安全生产、包质量、包工期等一次性包定（今后不论材料涨价或降价均不对工程造价作任何调整，如工程变更则对变更部分之工程造价按成本价作相应调整，但此调整非对材料之涨价或降价的调整；如工程变更部分未包含在预算报价中，则须经双方协商定价后工程变更方予施行；工程变更及议价时间不在总工期内计算，工期得顺延）。第三条关于工程期限约定：根据国家工期定额和使用需要，车间四总工期为90日历天，车间五总工期为120日历天，以上工期均自2007年10月8日开始，含国家法定节假日在内，承包人需于约定工程期限前完成主体含外墙瓷砖部分，并保证室内交予建设方进行机械安装，以承包商开出竣工报告书并经甲方认可签章方予确认；如因天灾等不可抗自然灾害或工程款不能如期支付或工程变更导致停工，需经甲方委派之代表人及监理单位签字，工期方得相应延长；非属上列原因拖延工期，由拖延之日起由乙方负责支付监理工程师工资每日200元，且需支付每日5000元予甲方作为工程延误之损失赔偿，并且当工期拖延超过60日时，甲方有权无条件解除本合同并向乙方索取赔偿。第六条关于付款方式约定：乙方按下列规定请求付款必须先开出请款单，甲方据此审核达到规定条件后15日内付款（乙方请款时需备齐相关凭证及发票）：1、材料、机械、工人进场后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%。2、完成基础承台混合土后，乙方开出请款单经甲方派驻工地代表确认工程量完成后，支付总工程款的10%。3、每完成一层楼板或层面板时，乙方开出请款单，经甲方派驻工地代表确认工程量完成后，支付工程款的20%（依此方式二层共支付40%）。4、全面砌完墙体时，乙方开出请款单，经甲方派驻工地代表确认工程量完成后，支付总工程款的10%。5、装饰工程全部完成后，乙方开出请款单，经甲方派驻工地代表确认工程量完成后，支付总工程款的15%。6、办好竣工验收手续，甲方收到太仓市建委认可的工程验收合格证，及档案馆受理竣工验收工程资料后，乙方开出请款单，经甲方办理行政手续代表确认完成后，付总工程款的10%，留总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。7、包修期满后，如无发现质量问题，并该工程所建厂房已办妥房产证，甲方将剩余保证金付给乙方，如届时尚未办妥房产证，则按本合同第八条第六款规定，待完成政府部门验收合格取得房产证后支付给乙方。第八条第六款约定：为保证本工程的厂房能够顺利办理房产证，从工程总款中暂留5%的包修保证金暂不支付乙方（待办好房产证且保修期届满二项条件均满足时方予支付），如因乙方原因无法办理房产证或因此产生新的费用，或发生本合同第五条第六款的保修责任费用，则保证金作为赔偿金或费用扣除；保证金不足以赔偿或支付的部分，甲方有权向乙方追偿；非因乙方原因未能办理房产证者，甲方应于包修期截止日起15日内退还包修保证金。该合同中还约定了其他事项。
2、2008年1月28日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-003的《建设工程施工合同补充条款》一份。其中第一条关于工程项目约定：工程名称为群耀实业公司车间四、五连廊建设工程；承包范围及内容为参照苏州立诚建筑设计院有限公司设计图纸施工（装修标准参照附表），工程建筑面积51平方米；工程总造价为17万元（含税价），合约签订后不再因材料或人工等各项价格变动而调整总价；承包方式为包工、包料、包机械设备、包安全施工、包质量、包工期等一次性包定（今后不论材料涨价或降价均不对工程造价作任何调整，如工程变更则对变更部分之工程造价按成本价作相应调整，但此调整非对材料之涨价或降价的调整；如工程变更部分未包含在预算报价中，则须经双方协商定价后工程变更方予施行；工程变更及议价时间不在总工期内计算，工期得双方协议）。第三条关于工程期限约定：根据国家工期定额和使用需要，车间四、五连廊须于2008年3月18日前完成，该工期含国家法定节假日在内，竣工日以承包商开出竣工报告书并经甲方部门经理、监理认可签名及盖甲方、监理公章方予承认；如因天灾等不可抗拒自然灾害或工程变更导致停工，需经甲方委派之代表人及监理单位签字，工期方得相应延长；非属上列原因拖延工期，由拖延之日起由乙方负责支付监理工程师工资每人每日200元，且需支付每日5000元予甲方作为工程延误违约金，并且当工期拖延超过60日时，甲方有权无条件中止或解除本合同并向乙方索取赔偿。第六条关于付款方式约定：乙方按下列规定请求付款必须先开出请款单，并经甲方派驻工地代表及监理方确认工程量，甲方据此审核达到规定条件后15日内付款（乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方补齐后再行付款）：1、材料、机械、工人进场后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%计17000元，但需保留总工程款的5%计8500元充抵施工保证金，于所有工程完工合格验收后15日内支付乙方。2、车间四、五连廊工程主体完成时支付该工程款的65%计110500元。3、装饰工程全部完成后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%计17000元。4、办好竣工验收手续，甲方收到太仓市建委认可的工程验收合格证，及档案馆受理竣工验收工程资料后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%计17000元，留总造价的5%计8500元作为包修保证金，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期一年，包修期间如发现质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除，如有不足甲方有权向乙方追偿。5、包修期满后，如无发现质量问题，并该工程所建厂房已办妥房产证，甲方将剩余保证金付给乙方，如届时尚未办妥房产证，则按本合同第八条第六款规定，待完成政府部门验收合格取得房产证后支付给乙方。第八条第六款约定：为保证本工程的厂房能够顺利办理房产证，从工程总款中暂留5%的包修保证金暂不支付乙方（待办好房产证且保修期届满二项条件均满足时方予支付），如因乙方原因无法办理房产证或因此产生新的费用，或发生本合同第五条第六款的保修责任费用，则保证金作为赔偿金或费用扣除；保证金不足以赔偿或支付的部分，甲方有权向乙方追偿；非因乙方原因未能办理房产证者，乙方依第六条规定请款。该合同中还约定了其他事项。
3、2008年2月29日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-007的《车间四、五阳光雨棚工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定工程名称为群耀实业公司车间四、五阳光雨棚建设工程，承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量、工期及造价约定：1、以甲方确认之图纸为依据施工。2、阳光雨棚安装工程（含照明）建筑面积约为530平方米，所有钢制结构配件均需经过热镀锌处理，雨棚排水管接至排水沟中。3、施工工期为15个日历天（自2008年3月1日至2008年3月15日止），若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金，并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。4、此工程含税总造价16万元，单价约每平方米301.89元，由于工程量系估算，乙方请款时得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。5、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。6、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即152000元。2、满一年保修期且乙方无未完成的保固工程后15天内，甲方支付余款5%，即8000元；3、乙方请款时应附发票，否则甲方得扣留该期工程款，至乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
4、2008年7月21日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-008的《车间四地面混凝土及注塑机区域加强工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定工程名称为群耀实业公司车间四地面混凝土加强及注塑机区域加强工程，承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、车间四原设计地面采用C10混凝土垫层，在垫层上铺上金刚砂地面，现变更为200厚碎石垫层石硝碾压找平，150厚C20混凝土，在C20混凝土上做金刚砂地面（不含注塑机区域）。车间四除注塑机区域地坪变更追加165000元，注塑机区域用250厚C30无收缩钢筋混凝土内配双层双向，注塑机区域加固地坪40万元，所有工程以甲方确认之图纸及设计标准为依据施工。2、本合同施工工期包含在甲、乙双方的车间四工程工期内，不另加计工期。本合同施工工期以前述车间四工程全部完工日期为完工日。若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以含税总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金。并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。3、此工程含税总造价565000元，由于工程量系估算，乙方请款时甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。4、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。5、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即536675元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即28250元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
5、2008年7月21日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-016的《车间五地坪加固工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定工程名称为群耀实业公司车间五地坪加固工程，承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、车间五原设计C10混凝土垫层，在垫层上铺上金刚砂，现更改为200厚碎石垫层石硝碾压找平，150厚C20混凝土，在C20混凝土上做金刚砂，以甲方确认之图纸及设计标准为依据施工。2、施工工期为30个日历天（自2008年1月1日至2008年1月31日止）。若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金。并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。3、此工程含税总造价28万元，由于工程量系估算，乙方请款时，甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。4、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。5、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即266000元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即14000元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
6、2008年7月21日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-017的《车间四、五周边道路工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定工程名称为群耀实业公司车间四、五周边道路工程，承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、总工程量估算为车间四、五周边道路约10066平方米，路牙砖铺设长度约1050米。2、具体做法为350毛石垫层，灌M2.5水泥砂浆，后以10公分厚渗6%水泥石粉垫层，200厚C25混凝土面层。详见施工图纸。3、施工工期为120日历天（自2008年1月1日至2008年4月30日止）。若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金。并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。4、此工程含税总造价合计1344896元，其中车间四、五周边道路工程单价每平方米131元，造价1318646元，路牙砖铺设单价每米25元，造价26250元。由于工程量系估算，乙方请款时，甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。5、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。6、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即1277651.2元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即67244.8元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
7、2009年1月5日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-020的《车间五建设工程消防增加工程合同》一份。其中约定，双方就乙方承建的车间五工程施工建设项目因送苏州消防报审未能通过，根据苏州市公安局消防支队出具的审核意见书要求，需对车间五的水电安装系统和消防喷淋系统增加工程量，双方据此达成如下补充协议：一、甲、乙双方就车间五建设工程原已签订工程施工合同，合同编号为GM-07-006，依据苏州市公安局消防支队出具的审核意见书要求，对车间五的消防喷淋系统增加消防设施工程造价18万元（含税）。二、车间五水电系统和消防喷淋系统增加工程项目、工程量、单价清单及汇总表详见本协议附件。三、付款条件：1、增加工程完工后并经甲方及监理验收合格后一个月内支付85%；2、经政府消防相关主管单位完成整体消防验收合格后支付10%；3、自验收合格日起保固期一年后支付5%尾款，针对甲方支付该项增加工程价款部分，乙方需于请款前提供足额之发票等凭证，否则甲方得扣留第一条之价款，待乙方交付发票后，甲方再行支付。四、乙方承诺并保证依工期及约定之施工要求及质量完成相关建筑工程的施工，除本补充协议所变更内容，其他事项仍依原合同履行。
8、被告于2008年4月17日签发编号为GM-038的签呈单一份，主要内容为追加车间四低压配电房、空压机房土建工程，价款为35000元（含税）。
（二）车间一、二及相关工程。
1、2008年1月28日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-001的《建设工程施工合同条款》一份。其中第一条关于工程项目约定：工程名称为群耀实业公司车间一及车间一、二连廊建设工程；承包范围及内容为参照苏州立诚建筑设计院有限公司设计图纸施工（装修标准参照附表），工程建筑面积车间一12076平方米，车间一、二连廊51平方米；工程总造价为870万元，其中车间一造价852万元，单价每平方米705.53元，车间一、二连廊造价18万元，均为含税价，合约签订后不再因材料或人工等各项价格变动而调整总价；承包方式为包工、包料、包机械设备、包安全施工、包质量、包工期等一次性包定（今后不论材料涨价或降价均不对工程造价作任何调整，如工程变更则对变更部分之工程造价按成本价作相应调整，但此调整非对材料之涨价或降价的调整；如工程变更部分未包含在预算报价中，则须经双方协商定价后工程变更方予施行；工程变更及议价时间不在总工期内计算，工期得双方协议）。第三条关于工程期限约定：根据国家工期定额和使用需要，车间一总工期为130日历天，自2008年1月11日至2008年5月20日，车间一、二连廊须于2008年6月10日前完成，以上工期均含国家法定节假日在内，承包人需于约定工程期限前完成主体含外墙瓷砖部分，并保证室内交予建设方进行机械安装，竣工日以承包商开出竣工报告书并经甲方部门经理、监理认可签名及盖甲方、监理公章方予承认；如因天灾等不可抗拒自然灾害或工程变更导致停工，需经甲方委派之代表人及监理单位签字，工期方得相应延长；非属上列原因拖延工期，由拖延之日起由乙方负责支付监理工程师工资每人每日200元，且需支付每日5000元予甲方作为工程延误违约金，并且当工期拖延超过60日时，甲方有权无条件中止或解除本合同并向乙方索取赔偿。第六条关于付款方式约定：乙方按下列规定请求付款必须先开出请款单，并经甲方派驻工地代表及监理方确认工程量，甲方据此审核达到规定条件后15日内付款（乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方补齐后再行付款）：1、材料、机械、工人进场后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%，计87万元，但需保留总工程款的5%计435000元充抵施工保证金，于所有工程完工合格验收后15日内支付乙方。2、完成基础承台混合土后，乙方开出请款单，甲方支付工程款的15%，计1305000元。3、完成一层楼板或层面板时，乙方开出请款单，甲方支付工程款的20%，计174万元。4、完成钢结构屋面安装时，乙方开出请款单，甲方支付工程款的20%，计174万元。5、全面砌完墙体时，乙方开出请款单，甲方支付工程款的10%，计87万元。6、装饰工程全部完成后，乙方开出请款单，甲方支付工程款的10%，计87万元。7、办好竣工验收手续，甲方收到太仓市建委认可的工程验收合格证，及档案馆受理竣工验收工程资料后，乙方开出请款单，付总工程款的10%计87万元，留总造价的5%计435000元作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除，如有不足甲方有权向乙方追偿。8、包修期满后，如无发现质量问题，并该工程所建厂房已办妥房产证，甲方将剩余保证金付给乙方，如届时尚未办妥房产证，则按本合同第八条第六款规定，待完成政府部门验收合格取得房产证后支付给乙方。第八条第六款约定：为保证本工程的厂房能够顺利办理房产证，从工程总款中暂留5%的包修保证金暂不支付乙方（待办好房产证且保修期届满二项条件均满足时方予支付），如因乙方原因无法办理房产证或因此产生新的费用，或发生本合同第五条第六款的保修责任费用，则保证金作为赔偿金或费用扣除；保证金不足以赔偿或支付的部分，甲方有权向乙方追偿；非因乙方原因未能办理房产证者，乙方依第六条规定请款。该合同中还约定了其他事项。
2、2008年1月28日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-002的《建设工程施工合同条款》一份。其中第一条关于工程项目约定：工程名称为群耀实业公司车间二建设工程；承包范围及内容为参照苏州立诚建筑设计院有限公司设计图纸施工（装修标准参照附表），工程建筑面积12076平方米；工程总造价为838万元（含税价），单价每平方米693.94元，合约签订后不再因材料或人工等各项价格变动而调整总价；承包方式为包工、包料、包机械设备、包安全施工、包质量、包工期等一次性包定（今后不论材料涨价或降价均不对工程造价作任何调整，如工程变更则对变更部分之工程造价按成本价作相应调整，但此调整非对材料之涨价或降价的调整；如工程变更部分未包含在预算报价中，则须经双方协商定价后工程变更方予施行；工程变更及议价时间不在总工期内计算，工期得双方协议）。第三条关于工程期限约定：根据国家工期定额和使用需要，总工期为120日历天，自2008年2月11日至2008年6月10日，以上工期含国家法定节假日在内，承包人需于约定工程期限前完成主体含外墙瓷砖部分，并保证室内交予建设方进行机械安装，竣工日以承包商开出竣工报告书并经甲方部门经理、监理认可签名及盖甲方、监理公章方予承认；如因天灾等不可抗拒自然灾害或工程变更导致停工，需经甲方委派之代表人及监理单位签字，工期方得相应延长；非属上列原因拖延工期，由拖延之日起由乙方负责支付监理工程师工资每人每日200元，且需支付每日5000元予甲方作为工程延误违约金，并且当总工期或各阶段工期拖延超过60日时，甲方有权无条件中止或解除本合同并向乙方索取赔偿。第六条关于付款方式约定：乙方按下列规定请求付款必须先开出请款单，并经甲方派驻工地代表及监理方确认工程量，甲方据此审核达到规定条件后15日内付款（乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方补齐后再行付款）：1、材料、机械、工人进场后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%，计838000元，但需保留总工程款的5%计419000元充抵施工保证金，于所有工程完工合格验收后15日内支付乙方。2、完成基础承台混合土后，乙方开出请款单，甲方支付工程款的15%，计1257000元。3、完成一层楼板或层面板时，乙方开出请款单，甲方支付工程款的20%，计1676000元。4、完成钢结构屋面安装时，乙方开出请款单，甲方支付工程款的20%，计1676000元。5、全面砌完墙体时，乙方开出请款单，甲方支付工程款的10%，计838000元。6、装饰工程全部完成后，乙方开出请款单，甲方支付工程款的10%，计838000元。7、办好竣工验收手续，甲方收到太仓市建委认可的工程验收合格证，及档案馆受理竣工验收工程资料后，乙方开出请款单，甲方支付总工程款的10%计838000元，留总造价的5%计419000元作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除，如有不足甲方有权向乙方追偿。8、包修期满后，如无发现质量问题，并该工程所建厂房已办妥房产证，甲方将剩余保证金付给乙方，如届时尚未办妥房产证，则按本合同第八条第六款规定，待完成政府部门验收合格取得房产证后支付给乙方。第八条第六款约定：为保证本工程的厂房能够顺利办理房产证，从工程总款中暂留5%的包修保证金暂不支付乙方（待办好房产证且保修期届满二项条件均满足时方予支付），如因乙方原因无法办理房产证或因此产生新的费用，或发生本合同第五条第六款的保修责任费用，则保证金作为赔偿金或费用扣除；保证金不足以赔偿或支付的部分，甲方有权向乙方追偿；非因乙方原因未能办理房产证者，乙方依第六条规定请款。该合同中还约定了其他事项。
3、2008年6月8日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM-08-004的《车间一、二阳光雨棚工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司车间一、二阳光雨棚建设工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量、工期及造价约定：1、以甲方确认之图纸为依据施工。2、阳光雨棚安装工程（含照明）建筑面积约为530平方米，所有钢制结构配件均需经过热镀锌处理，雨棚排水管接至排水沟中。3、本合同施工工期包含在甲、乙双方的车间一及车间二工程工期内，不另加工期。本合同施工工期以前述车间一及车间二工程全部完工日期为完工日。若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价1%向甲方逐日计付逾期违约金，并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。4、此工程含税总造价19万元，单价约每平方米358.49元。由于工程量系估算，乙方请款时得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。5、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。6、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即180500元。2、一年保修期满且乙方无未完成的保固工程后15天内，甲方支付余款5%，即9500元。3、乙方请款时应附发票，否则甲方得扣留该期工程款，至乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
4、2010年4月6日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM2010-004的《车间二首层照明追加工程施工合同》一份。其中第一条关于工程名称、地点约定：工程名称为群耀光电科技（苏州）有限公司车间二首层照明追加工程；工程地点为太仓市沙溪镇经济开发区群耀光电科技（苏州）有限公司厂区。第二条关于工程内容、承接范围及工期约定：工程内容为车间二首层照明追加工程施工；工期总共10日历天，自2010年1月15日至2010年1月25日。第三条关于工程价款及承包方式约定：工程含税总造价为15000元；承包方式为包工、包料、包质量、包工期、包废弃物清运、包功能性达到、包竣工验收合格。第五条关于工程价款支付和结算约定：1、乙方施工工程完成并经甲方及监理验收合格后支付含税工程总价款15000元；2、乙方请款时需备齐相关凭证及工程发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
5、2010年6月1日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM2010-033的《车间一二卸货平台加宽、车间二地面局部加固、车间二新增行车柱及牛腿工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为车间一二卸货平台加宽、车间二地面局部加固、车间二新增行车柱及牛腿建设工程；工程范围为参照甲方的要求及提供的设计图纸施工及乙方提供的工程报价单。第二条关于工程造价及承包方式约定：车间一二卸货平台加宽工程含税造价为30万元，车间二地面局部加固及车间一二地面加固水电改造工程含税造价为28万元，车间二新增4个行车柱及14根牛腿建设工程含税造价为55000元，本合同全部工程含税总造价为635000元；合同签订后，除合同内明文之事由外，乙方不得再以任何理由或借口（包括但不限于因计价项目少估、材料或人工等各项价格变动）要求调涨单价或总价；承包方式为包工、包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包清运废弃物等一次性包定，工程变更则对变更部分之工程造价按原承包价之成本价计算，但此工程造价的变更并非对材料或人工成本之涨价或降价的调整，如工程变更部分之工程造价未包含在预算报价中，则须经双方协商定价后工程变更方予施行；工程变更及议价时间不在总工期内计算，工期得双方另行协议确定。第五条关于工程期限约定：根据国家工期定额和使用需要，乙方须于2010年7月31日前完成施工并通过验收。第十条关于付款方式约定：乙方按下列规定请求付款必须先开出请款单，并经甲方派驻工地代表及监理方确认工程量，甲方据此审核达到规定条件后15日内付款（乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方补齐后再行付款）：1、工程全部完工并办好竣工验收手续后，乙方开出请款单，甲方自2010年8月19日起算10日内支付含税总工程款的95%，计603250元。2、乙方留含税总工程款的5%计31750元作为保修保证金，包修期一年，自2010年9月1日起算，包修期间如发现质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除，如有不足甲方有权向乙方追偿。该合同中还约定了其他事项。
6、2010年4月1日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM2010-069的《车间二室内升降机地坑及车间一、二码头升降平台地坑施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司车间二室内升降机地坑及车间一、二码头升降平台地坑；工程地点为群耀实业公司厂区；承包方式为包工、包料、包机械设备、包安全生产、包质量、包工期、包验收合格、包废弃物清运及包施工目的达成等一次性包定，本工程采总价承包制，为包死价，今后不论材料或人工有涨价或降价之情事（包括但不限于因计价项目少估、材料或人工等各项价格变动），均不对工程单价或总价作任何调整；车间二室内升降平台地坑2个，每个2500元，合计5000元，车间一码头升降平台地坑1个，车间二码头升降平台地坑2个，每个3800元，合计11400元，以上合计总造价为16400元（含税）。第六条关于付款方式约定：本工程进度达下列付款条件时，乙方应填写请款单经甲方人员及（或）监理公司确认工程进度符实后，甲方则以下列约定办理付款：1、本工程全部竣工且经甲方核定验收后，由甲方于60日内支付乙方全部工程款16400元。2、乙方请款时需先备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方补正后再行支付。该合同中还约定了其他事项。
7、2010年11月20日，原、被告签订以被告为甲方，原告为乙方，编号为GM2010-071的《车间一前处理隔间工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司车间一前处理隔间工程；工程地点为群耀实业公司厂区；承包方式为包工、包料、包机械设备、包安全生产、包质量、包工期、包验收合格、包废弃物清运及包施工目的达成等一次性包定，本工程采总价承包制，为包死价，今后不论材料或人工有涨价或降价之情事（包括但不限于因计价项目少估、材料或人工等各项价格变动），均不对工程单价或总价作任何调整；本工程总造价为42000元（含税）。第六条关于付款方式约定：1、本工程进度达下列付款条件时，乙方应填写请款单经甲方人员及（或）监理公司确认工程进度符实后，甲方则以下列约定办理付款：本工程全部竣工且经甲方代表林本源协理签字验收完成之日起30日内，甲方支付乙方总工程款之95%，计39900元；保修期满后如未发生安全事故及未发现工程质量问题，甲方于10日内支付剩余尾款2100元（保修期自全部工程验收完成后次日起算），保修期内如发生乙方依本合同应负担之各项费用时，甲方得径行自尾款中予以扣除，尾款不足时甲方有权向乙方索偿。2、乙方请款时需先备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方补正后再行支付。该合同中还约定了其他事项。
8、被告于2008年4月17日签发编号为GM-037的签呈单一份，主要内容为群耀实业公司车间一、二基础砼等级变更，价款为7万元。
9、被告于2008年4月24日签发编号为GM-041的签呈单一份，主要内容为车间一、二地面变更追加，价款为30万元。
（三）其他增加工程及变更项目
1、2007年10月30日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-07-005的《建设工程施工合同补充条款》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司厂区围墙工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、根据甲方提供之图纸进行施工，包括土方开挖、回填、基础、砌体、内外墙面粉刷、装面、勾缝、方通管栏杆焊装、油漆表面等项目。2、工期为45个日历天，自2007年10月8日至2007年11月21日。3、工程含税总造价为32万元，合每米造价306.06元，合约签订后不再依材料或人工等任何因素之涨跌而调整合约总价。第三条关于付款方式约定：1、工程进度达付款条件时，乙方写请款单经甲方及监理公司确认后交甲方作验收。2、材料进场后10日内支付总造价的20%。3、主体工程完工验收合格后30天内支付总造价的30%。4、工程全部竣工验收合格后30天内支付总造价的45%。5、包修期满后支付尾款5%，自全部工程验收合格次日起包修期为一年，包修期内如发生本合同第六条第8款之费用，甲方将从尾款中扣除，尾款不足支付该费用时，甲方有权向乙方索偿。该合同中还约定了其他事项。
2、2008年7月21日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-009的《厂区道路工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司厂区道路工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：总工程量估算为道路工程约17638平方米，路牙砖铺设约4582米；此工程含税总造价为2327815元，道路工程单价每平方米117.5元，路牙砖铺设每米25元，由于工程量系估算，乙方请款时，甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算；以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即2211424.25元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即116390.75元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
3、2008年4月11日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-010的《厂区、车间弱电管道安装施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司车间厂区弱电管道安装工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：总工程量含上管含挖沟，预埋两条PVC管，总长度约为4216.44米，内穿18号铁线，共43个检查井，详见施工图纸；此工程含税总造价为10万元，由于工程量系估算，乙方请款时，甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算；以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款95%，即95000元。2、留含税总造价5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即5000元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
4、2008年2月29日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-011的《车间一、二、四、五周边排水管安装施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司车间一、二、四、五周边排水管安装工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、总工程量含土方开挖、土方回填、排水管垫层、排水管安装，200混凝土管148米，300混凝土管394米，400混凝土管1033米，500混凝土管555米，600混凝土管304米，800混凝土管18米，方形雨水口46个，圆形雨水井87个，圆形污水井33个，可过车化粪池2个。2、施工工期为30个日历天，自2008年3月1日至2008年3月30日止，若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金，并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。3、此工程含税总造价为83万元，由于工程量系估算，乙方请款时得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。4、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。5、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即788500元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即41500元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
5、原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-012的《改围墙外装为文化砖工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司改围墙外装为文化砖工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、本工程每平方公尺含税造价为31元，具体施工详见施工图纸。2、施工工期为90日历天，自2008年1月1日至2008年3月30日止，若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金，并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。3、此工程含税总造价69750元，由于工程量系估算，乙方请款时，甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。4、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。5、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即66262.5元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即3487.5元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
6、2008年7月21日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-013的《围墙基础追加工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为群耀实业公司围墙基础追加工程；承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格。第二条关于工程量及造价约定：1、具体施工详见施工图纸。2、施工工期为90日历天，自2008年1月1日至2008年3月30日止，若因乙方因素逾期未能完工，每逾期一日乙方以总造价的1%向甲方逐日计付逾期违约金，并且当因乙方因素逾期超过30个工作日时，甲方得无条件解除本合同，同时乙方不得免除逾期责任。3、此工程含税总造价为21万元，由于工程量系估算，乙方请款时甲方得以经甲方及监理签字确认之实际工程量结算。4、以上造价为包死价，今后不论材料涨价或降价均不对工程单价作任何调整。5、乙方以甲方及监理核准之图纸为准施工，因图纸变更、设计增加或减少内容以及变更签证单增加或减少的内容按照本合同附件工程报价比例为追加减工程造价（变更签证单须经甲方及监理两方签认后方可生效）。第四条关于付款方式约定：1、工程全部完工经甲方及监理验收合格后15天内，甲方支付工程总款的95%，即199500元。2、留含税总造价的5%作为包修保证金，包修期一年，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期间如发现非人为造成的质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除。3、包修期满后，如无发现质量问题且乙方无未完成的保固工程后，甲方将剩余5%保证金即10500元付给乙方。4、乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方得扣留该期工程款，乙方交付发票后，甲方再行支付。该合同中还约定了其他事项。
7、2008年6月15日，原、被告签订以被告为甲方、原告为乙方，编号为GM-08-019的《消防水池及泵房建设工程施工合同》一份。其中第一条关于工程概况约定：工程名称为消防水池及泵房建设工程；工程范围为参照甲方同意的苏州立诚建筑设计院有限公司设计图纸施工，工程建筑面积370平方米。第二条关于工程造价及承包方式约定：工程造价为75万元（含税价），合约签订后不再因材料或人工等各项价格变动而调整总价；承包方式为包工、包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包清运废弃物等一次性包定。第十条关于付款方式约定：1、本工程主体及装饰工程全部完成，乙方开出请款单后15日内，甲方支付该工程款的85%，计637500元。2、全部工程完工经甲方及监理验收合格办好竣工验收手续，甲方收到太仓市建委认可的工程验收合格证及档案馆受理竣工验收工程数据后，乙方开出请款单后15天内，甲方支付工程总款的10%，计75000元。3、甲方留总造价的5%计37500元作为包修保证金，自工程办理竣工验收合格次日起算，包修期一年，包修期内如发现质量问题，由乙方派人维修，如乙方收到甲方通知三天内未派人维修，甲方有权请人维修，费用从保修金中扣除，如有不足甲方有权向乙方追偿。4、包修期满后，无尚未改善完毕的质量问题，亦无发现其他质量问题，并该工程所建厂房已办妥房产证，乙方开出请款单后15日内，甲方将剩余保证金付给乙方，如届时尚未办妥房产证，待完成政府部门验收合格取得房产证后支付给乙方。5、乙方按上列约定请求付款必须先开出请款单，并经甲方派驻代表及监理方确认工程量，甲方据此审核达到规定条件后15日内付款，乙方请款时需备齐相关凭证及发票，否则甲方有权待乙方备齐后再行付款。该合同中还约定了其他事项。
8、被告于2008年12月19日签发编号为GM-059的签呈单一份，主要内容为追加群耀实业公司厂区道路工程，因原材料价格上浮，对未施工厂区道路','2018-10-09
19:28:08',0,'web',NULL),(19651904,'9d725ab9-2534-48b9-8205-c1445dca5f2b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：63次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"839\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2018）黑0921执69号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"七台河市\",\"法院省份\":\"黑龙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"9d725ab9-2534-48b9-8205-c1445dca5f2b\",\"案件名称\":\"申请执行人王秀华与被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司、夏金龙民间借贷纠纷一案裁定书\",\"法院名称\":\"勃利县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"勃利县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在执行申请执行人王秀华与被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司、夏金龙民间借贷纠纷一案中，申请执行人依据已经发生法律效力的（2017）黑0921民初915号民事调解书于2018年2月6日向本院申请执行，本院在执行过程中，未查出被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司及法定代表人夏金银有可供执行的银行存款、房屋、车辆。2018年2月8日本院对夏金龙的工资收入予以冻结，直至满足本案标的时止，同日，夏金龙自行给付申请执行人人民币4.5万元，2018年6月18日王秀华与夏金龙自行达成和解协议，同意用夏金龙的工资由法院扣划进行给付，直至满足本案标的时止。因本案系长期执行案件，故申请人王秀华同意案件终结执行，不同意对勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司及法定代表人夏金银、夏金龙纳入失信被执行人名单、限制消费\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1530201600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"申请执行人王秀华与被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司、夏金龙民间借贷纠纷一案裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"申请执行人王秀华与被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司、夏金龙民间借贷纠纷一案裁定书
（2018）黑0921执69号\");$(\"#hidDocID\").val(\"9d725ab9-2534-48b9-8205-c1445dca5f2b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"申请执行人王秀华与被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司、夏金龙民间借贷纠纷一案裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）黑0921执69号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"勃利县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"839\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"勃利县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-06-22\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"王秀华,勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司,夏金龙\" }],LegalBase:
[]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请执行人王秀华与被执行人勃利县森鑫木制工艺品有限责任公司、夏金龙民间借贷纠纷一案裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-29\\\\\",\\\\\