呼和浩特市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2017)内01民终599号
上诉人（原审被告）：内蒙古长融房地产开发有限公司。
法定代表人：王继，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李昕睿，慧聪律师事务所律师。
委托诉讼代理人：朱旦，慧聪律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：李慧贤，住呼和浩特市。
委托诉讼代理人：刘利军，内蒙古典和律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王倩，内蒙古典和律师事务所律师。
原审被告：呼和浩特春华景致房地产开发有限责任公司。
法定代表人：曹明星，该公司董事长。
上诉人内蒙古长融房地产开发有限公司（以下简称长融公司）因与被上诉人李慧贤、原审被告呼和浩特春华景致房地产开发有限责任公司（以下简称春华景致公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服呼和浩特市新城区人民法院（2015）新民一初字第00390号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月23日受理本案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人长融公司的委托诉讼代理人朱旦、被上诉人李慧贤的委托诉讼代理人王倩到庭参加诉讼，春华景致公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼本案现已审理终结。
长融公司上诉请求：一、请求二审法院依法判决驳回李慧贤诉讼请求；二、判令一、二审案件受理费全部由李慧贤负担。事实和理由：长融公司2013年7月4日即通知李慧贤接收房屋，李慧贤始终拒绝收房，损失应由其自行承担，一审法院认定李慧贤2015年2月12日收房，之间相差588天，已经涵盖了一审法院认定违约时间584天。
李慧贤辩称，涉案房屋至今没有通过质检验收。根据双方当事人合同约定，李慧贤有权拒绝领受该房屋，相应的责任应由长融公司承担。故请求二审法院判决驳回上诉人的上诉请求，维持原判。
春华景致公司未向本庭提交答辩意见。
李慧贤向一审法院起诉请求：一、判令长融公司向李慧贤支付违约金162844元；2、判令春华景致公司承担连带支付责任；3、一审案件受理费由长融公司和春华景致公司负担。
一审法院认定事实：2010年8月4日，李慧贤与长融公司签订了《商品房买卖合同》，约定李慧贤购买长融公司开发的位于呼和浩特市××区西侧、机场高速路北侧水岸小镇11（B7）幢1单元1101号商品房，建筑面积138.85平方米，总购房款人民币567202元。合同第八条约定：出卖人应当在2012年6月29日前交房。李慧贤按照约定全部付清了购房款，长融公司未按照合同约定时间交付房屋。另外，双方在合同中约定，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备交付条件，并符合合同约定的商品房交付买受人使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、商品房建造工地临近的市政工程建设导致商品房无法进行正常施工的；3、政府管制、征用或规划变更等政府行为导致无法正常进行开发建设的；4、施工中遇到异常恶劣天气，地震等不可抗力原因的；5、因非出卖人原因，有关政府部门延迟发出有关批准的文件的。合同第九条同时约定：出卖人逾期交房的违约责任，逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起45天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之叁的违约金。合同签订后，李慧贤依约向长融公司支付了购房款。长融公司至今未向李慧贤交付房屋。另查明，长融公司委托内蒙古公鉴房地产估计有限公司对其开发建设的的位××区的住宅房地产进行市场租赁价格评估，该公司于2015年3月25日出具《房地产估价报告书》，结论为：以2015年3月19日为时间点,估价对象住宅房地产租赁价格分别为3-10层每天每平方米0.60元、11-21层每天每平方米0.61元、22-25层每天每平方米0.62元、26层每天每平方米0.59元。以上事实有商品房买卖合同、收据、政府文件、评估报告、当事人陈述等加以证明，一审法院予以采信。
一审法院认为，李慧贤与长融公司签订的《商品房买卖合同》，是双方当事人真实意思表示，内容合法，应受法律保护。李慧贤按合同约定履行了交付购房款的义务，但长融公司未按合同约定日期将房屋交付李慧贤，构成违约，应承担违约责任。本案的争议焦点为：一、物业费、采暖费是否补偿了李慧贤，该笔费用是否可以折减长融公司的违约责任；二、春华景致公司是否应当对长融公司的债务承担连带责任；三、长融公司抗辩的民航工程、市政道路工程、供排水工程、热力管网工程的理由是否构成不可抗力，即是否可以视为合同约定的长融公司的免责事由；四、李慧贤与长融公司的合同中约定的违约金是否过高。针对争议焦点一，物业费、采暖费是否补偿了李慧贤，该笔费用是否可以折减长融公司的违约责任。依照双方之间的合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当以书面通知买受人办理交付手续并签署交接单。李慧贤直到现在也没有接到长融公司发出的书面收房的通知，长融公司亦没有证据证明其已经书面通知李慧贤收房，（实际交房日期）也没有证据证明其代李慧贤交纳任何费用，故长融公司的该项抗辩理由一审法院不予采纳。针对争议焦点二，春华景致公司是否应当对长融公司的债务承担连带责任。根据我国公司法的规定，有限责任公司属于企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。故根据合同的相对性原则，长融公司应当对延迟交房的违约行为承担相应的违约责任，春华景致公司与长融公司均是独立的法人，应当各自独立承担债务。李慧贤并没有证据证明被告之间人员和财产的混同，故李慧贤的该项诉讼请求一审法院不予支持。关于争议焦点三，长融公司抗辩的民航工程、市政道路工程、供排水工程、热力管网工程的理由是否构成不可抗力，即是否可以视为合同约定的长融公司的免责事由。长融公司抗辩水岸小镇项目在建设过程中，因小区建筑物超高，影响呼和浩特白塔国际机场而被责令停止施工及火车东客站市政工程道路建设影响施工，导致工程延期。依据合同中约定，如遇商品房建造工地临近的市政工程建设导致商品房无法进行正常施工的；政府管制、征用或规划变更等政府行为导致无法正常进行开发建设的，长融公司可据实予以延期，故长融公司主张白塔国际机场航道停工275天（2011年9月7日至2012年6月7日）、火车东客站市政修路停工98天（2010年8月10日至2010年12月25日），共计373天的抗辩理由成立，在长融公司的违约天数中应予以扣减。长融公司迟延交付房屋，其中合理扣减373天，一审法院予以支持。关于争议焦点四，李慧贤与长融公司的合同中约定的违约金是否过高。对于调整违约金、违约责任，《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定：”当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”根据上述法律规定可知，我国法律确定的违约损害赔偿责任系以填补损失为基本原则。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定：”约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。””当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的\'\'过分高于造成的损失\'\'。””当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失百分之三十为标准适当减少。”鉴于本案系因逾期交房引起的房屋买卖合同纠纷，对于出卖人延期交房，直接后果是导致买受人不能按期居住该房屋，则此期间的实际利益损失，以买受人需要租赁房屋居住，所发生的房屋租赁费为替代利益损害赔偿较为符合实际，亦符合日常经验法则的判断标准。综合买受人的实际损失及合同履行情况、当事人过错程度等因素。以同地段同类型房屋租赁费的1.3倍为违约金的计算标准，较为公平、合理，亦符合法律及相关司法解释的规定。李慧贤购买的房屋为”水岸小镇”11（B7）幢1单元1101，建筑面积138.85平方米，《房地产估价报告书》认定的同地段同类型房屋租赁费为0.61元/天/m2，故长融公司应向李慧贤支付的违约金为64303元[0.61元/天/m2×138.85m2×（957-373）×1.3倍]（截止到2015年2月12日），并以此计算方式计算违约金直至实际交房之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、长融公司于本判决生效后10日内支付李慧贤违约金人民币64303元（截止到2015年2月12日），并按照上述计算方式计算违约金直至实际交房之日止；二、驳回李慧贤的其他诉讼请求。案件受理费减半收取1778元（原告已预交），由李慧贤承担1074元，由长融公司承担704元。
二审中，各方当事人均未提交新的证据。经二审审理，本院对一审法院查明的事实予以确认。
本院认为，双方当事人二审中的争议焦点是：涉案房屋是否具备交付条件以及交付日期应当如何认定的问题
根据本院已审理的类似案件并作出的生效判决中所认定的相关事实，涉案房屋已具备交付条件，在上述审理的其他涉及”水岸小区”业主的案件中，大部分业主亦已如期或延期接收了”水岸小区”所购房屋。涉案房屋交付的实质要件和形式要件已经齐备，而李慧贤起诉过程中已经明确知晓涉案小区的其它房屋已经实际交付的事实，故李慧贤应及时与长融公司办理相关的交房手续并接收房屋。考虑本案的实际情况以及长融公司未及时履行通知交房义务的事实，本院将涉案房屋的交付日期酌定为本判决生效之日，即给予李慧贤相应的准备期间，李慧贤应在此期间内及时与长融公司办理房屋交接手续，长融公司亦应予以积极配合。
关于交房时间的认定问题，长融公司主张已于2013年7月4日通知李慧贤接收房屋，李慧贤对此不予认可，而长融公司并未就其履行通知义务的情况提交证据予以证明，故本院对其该项上诉理由不予支持。
综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律基本正确。相关事实导致违约金的计算方式应重新依法予以认定，本院对此予以变更。依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条第一款，《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款、第一百一十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百七十条第一款第（二）项，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下：
一、维持呼和浩特市新城区人民法院（2015）新民一初字第390号民事判决第二项，即”驳回原告李慧贤的其它诉讼请求。”；
二、变更呼和浩特市新城区人民法院（2015）新民一初字第390号民事判决第一项，即：”被告内蒙古长融房地产开发有限公司于本判决生效后10日内支付原告李慧贤违约金人民64303元（截止到2015年2月12日），并按照上述计算方式计算违约金直至实际交房之日止”为”上诉人内蒙古长融房地产开发有限公司于本判决生效后10日内支付被上诉人李慧贤违约金人民币64303元（截止到2015年2月12日），并按照上述计算方式计算违约金直至本判决生效之日止。”
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审案件受理费1778元（内蒙古长融房地产开发有限公司已预交），由内蒙古长融房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 马国民
审判员 鄂晓红
审判员 孙 昊
二〇一七年三月二十日
书记员 乌日汗