云南省弥勒市人民法院
民 事 判 决 书
(2017)云2504民初865号
原告：芮小兵，男，1976年12月3日出生，汉族，农民，住泸西县。
委托诉讼代理人：李高成，云南云诚律师事务所律师，代理权限：特别授权。
被告：单永才，男，1966年6月13日出生，汉族，农民，住弥勒市。
原告芮小兵与被告单永才建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告芮小兵及其委托诉讼代理人李高成，被告单永才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告芮小兵向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告赔偿原告经济损失81000元；2.本案案件受理费由被告负担。事实和理由：2014年6月29日，我与弥勒XX广告有限公司签订单立柱制作安装合同书，我承包弥勒XX广告有限公司广昆线石锁高速公路弥勒至石林段的双面单立柱广告排7座，后我将该工程中的基础施工部分分包给被告，并于2014年7月1日签订工程施工承包合同，约定被告应按照施工图纸进行施工，期限为2014年7月1日起至2014年8月1日止，造价为每块15000元，共7块合计105000元。后被告进行施工，但却未按照合同约定完工，直到2014年11月20日才完工，超出合同约定的完工期限111天。按合同约定如被告不能按时完工，每超出一天按1%的违约金扣除，被告的行为未按照合同约定进行履行，造成我不能按时向弥勒XX广告有限公司交付广告牌，给弥勒XX广告有限公司造成数十万的广告牌出租费损失。经多次协商，2017年3月28日，我与弥勒XX广告有限公司协商签订和解协议书，约定因被告不能按时完工，我剩余的81000元工程款被弥勒XX广告有限公司扣留，用于补偿广告牌出租费用损失。我分别于2014年10月30日、2015年2月15日支付被告工程款100000元、10000元，被告的逾期完工给我造成了经济损失，却以我未付清剩余工程款为由将我起诉至弥勒市人民法院，现该案已执行终结为此。为维护我的合法权益，根据相关法律规定，诉至法院，请求支持我的诉讼请求。
被告单永才辩称，原告拿着写好的协议到工地上叫我签字，当时我就提出1个月时间做7块广告牌的基础施工，就算是白天黑夜赶工也完成不了，原告说没事，只是走走过程，整个施工过程是在原告监督指挥下完工，但原告所述的施工图纸我从来没有见过。我按照要求原告要求挖出长3.5米×宽3.5米×高1米的桩洞，再以中心点为圆心以半径0.8米画圆，以这个圆挖深4米，价格是15000元/块。施工完工后，原告叫弥勒XX广告有限公司的人来验收，弥勒XX广告有限公司人员要求每块广告牌桩洞加深1米，经我要求被告同意每块广告牌工程增加7000元工程款，并修改协议，但原告同意增加款项、拒绝修改协议，明确说他不会骗我。后原告带我到第8块广告牌要求进行基础施工，我亦要求增加相应的工程款。在施工过程中，原告负责提供爆破，且周边农作物损害由原告负责赔偿，原告经常炮眼打好3、4天甚至1个星期都不来炸炮。施工过程中，8颗广告牌基础修路5条，投入人力100多人财力1000多元，我带领兄弟们历尽千辛万苦，没有水、电、路，克服一切困难才完工，现原告的起诉无事实依据，我不应该支付原告任何损失。
针对争议事实，原告向本院提供证据：
1.原告的居民身份证复印件1份，欲证实原告的身份情况及诉讼主体资格。
2.单立柱制作安装合同书1份，欲证实原告从弥勒XX广告有限公司承包单立柱制作安装工程，并约定造价、期限等事实。
3.工程施工承包合同1份，欲证实原告将从弥勒XX广告有限公司所承包的单立柱制作安装工程中的基础施工部分分包给被告，并约定造价、期限等事实。
4.弥勒市人民法院(2015)弥民二初字第927号民事判决书1份、收条2份，欲证实原告先后共支付被告110000元工程款及后续问题已经处理完毕的事实。
5.和解协议书1份，欲证实因被告未按照合同约定日期完工致使原告拖延交付广告牌给弥勒XX广告有限公司，经协商，原告将81000元的工程款补偿给弥勒XX广告有限公司，给原告造成经济受损的事实。
被告向本院提供证据：
协议书1份，欲证实原告委托张金洪来爆破施工，但迟迟未动工，才导致未能按时完工。
经质证，原告提交的证据1、3、4，被告无异议；证据2，被告认为其不清楚原告与弥勒XX广告有限公司签订合同的情况；证据5，被告不认可，认为该协议系原告与弥勒XX广告有限公司签订，与其无关。被告提交的证据，原告对真实性、合法性、关联性无异议，但认为仅能证明原告委托张金洪实施爆破工程，不能证实原告欲证明的其他事实。
经举证、质证，当事人无异议的证据，本院予以采信并在卷佐证，对有争议的证据，本院认定如下：原告提供的证据2、5，有被告公司印章，能证实原告欲证明的事实，予以采信。被告提交的证据，能证明原告委托张金洪进行7块广告牌的地桩爆破施工，采信该证据能证明的事实。
本案经审查认定事实如下：2014年6月29日，弥勒XX广告公司（甲方）、原告芮小兵（乙方）签订了单立柱制作安装合同书，约定芮小兵承包广昆线石锁高速弥勒至石林的双面单立柱广告牌7块，工程款共计790000元，广告牌制作、安装交付验收总工期为70天（75天后乙方不能完成工程验收，每超过一天甲方按总工程款的万分之一扣除），并对安装地点、支付方式、双方权利和义务、验收和保养期限、违约责任等进行了约定。2014年7月1日，芮小兵（甲方）和被告单永才（乙方）签订工程施工承包合同，明确工程名称：广昆线石锁高速弥勒至石林段广告牌基础工程施工，规格：根据施工图纸要求或甲方要求，工程期限：2014年7月1日至8月1日，工程造价：15000元/块×7块，合计105000元，双方的权利与义务：甲方负责在施工中向乙方提供爆破材料及技术人员实施爆破，在能够用空压机处理的情况乙方要尽其能力施工，甲方不能耽误乙方施工进展，其余所需施工材料由乙方自行购买，乙方应保质保量的完成工程，及时清理施工现场，保证文明施工，如施工期间发生安全事故与甲方无关，乙方自行承担一切责任，违约：如乙方不能按时完成工程，每超出1天按1%的违约金扣除，并对付款方式等进行了约定。2014年7月5日，单永才开始施工。施工过程中，因弥勒XX广告公司认为桩洞深度不够，每块广告牌桩洞的深度又增加1米，工程款增加7000元，另因其中1块广告牌桩洞无法使用，又增加了1块广告牌的基础施工，但单永才仅做了部分，相应工程款为3000元。2014年11月20日，单永才将广告牌基础工程施工完成。因芮小兵未按时支付工程款，2015年9月24日，单永才向弥勒市人民法院起诉要求芮小兵支付剩余工程款47000元，2015年11月6日，我院作出（2015）弥民二初字第927号民事判决书，判决支持单永才的诉讼请求。后芮小兵向单永才支付了剩余工程款。2017年3月28日，芮小兵和弥勒XX广告有限公司签订和解协议书，将芮小兵所剩余综合工程款项81000元用于补偿广告牌出租费用损失。现芮小兵认为单永才延期交付工程给其造成81000元损失，故起诉来院要求解决。
本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原告将从弥勒XX广告有限公司承租的7块广告牌工程中基础施工部分分包给被告，双方签订了工程施工承包合同中虽明确约定根据施工图纸要求或甲方（即原告）要求施工，但原告未提交该施工图纸，致使本院无法核实双方对桩洞深度的约定。后因增加7块广告牌桩洞的深度1米以及第8块广告牌的部分基础施工，必然导致工程完工时间的延迟，但该延迟的合理期间本院亦无法确认。同时，原告自愿将该总工程量中剩余未付工程款81000元补偿给弥勒XX广告有限公司，该81000元损失对应的是整个广告牌基础、制作、安装的延期，并未就被告基础施工延误导致的损失与地上广告牌制作、安装等工程延误部分进行区分，原告亦未提交证据证实因被告延迟交付而造成的损失情况，故对于原告的诉讼请求，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：
驳回原告芮小兵的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1826元，减半收取计913元，由原告芮小兵负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人人数提出副本，上诉于云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院。
审判员 孙云霞
二〇一七年七月六日
书记员 王海旭