吉林省敦化市人民法院
民 事 判 决 书
(2017)吉2403民初1605号
本诉原告（反诉被告）：安图山田锦矿业有限公司。
法定代表人：徐辉，该公司经理。
委托诉讼代理人：聂铭钢。
委托诉讼代理人：王庆武，吉林容善律师事务所律师。
本诉被告（反诉原告）：秦皇岛鑫荣通商贸有限公司。
法定代表人：朱明野，该公司经理。
委托诉讼代理人：于云鑫。
委托诉讼代理人：李星，吉林敖东律师事务所律师。
本诉被告：朱明野，住秦皇岛市。
委托诉讼代理人：于云鑫。
委托诉讼代理人：李星，吉林敖东律师事务所律师。
安图山田锦矿业有限公司诉秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安图山田锦矿业有限公司的委托诉讼代理人聂铭钢、王庆武、秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的委托诉讼代理人于云鑫、李星、朱明野的委托诉讼代理人于云鑫、李星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安图山田锦矿业有限公司向本院提出本诉诉讼请求：
一、判令解除安图山田锦矿业有限公司与秦皇岛鑫荣通商贸有限公司签定的碎石加工合同，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给付拖欠安图山田锦矿业有限公司加工费793135.93元；
二、判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给付已加工完成的未过磅的碎石加工费386157.52元；
三、判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承担给付安图山田锦矿业有限公司已加工完成的未过磅交付的碎石补偿款471836.42元。
四、判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承担逾期给付加工费利息55086.46元；
五、判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给付安图山田锦矿业有限公司停工停产损失93000元；
六、判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给付低于合同数量部分的碎石补偿款939880.40元；
七、判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给付设备拆卸调迁费50万元。
以上合计2445960.80元。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承担本案的诉讼费用。
事实与理由：2014年11月11日，原、秦皇岛鑫荣通商贸有限公司签订一份《碎石加工合同书》，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方为合同的定作方，安图山田锦矿业有限公司为合同的承揽方。安图山田锦矿业有限公司承揽秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方项目的碎石加工，合同的履行地为敦化市大蒲柴镇中交路桥鹤大高速项目ZT06标段沥青、水稳拌合站南100米。合同中详细约定了各自的权利与义务。合同成立后，安图山田锦矿业有限公司依据合同约定按时全面履行了合同义务，因秦皇岛鑫荣通商贸有限公司不按合同约定，于2016年4月14日向安图山田锦矿业有限公司发车停产通知书改变共同约定原碎石生产加工规格，由于秦皇岛鑫荣通商贸有限公司严重违约，致使安图山田锦矿业有限公司无法继续履行合同，故对秦皇岛鑫荣通商贸有限公司提起诉讼，请求人民法院依法公判。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野本诉中辩称：
一、同意解除双方的“碎石加工合同”。解除双方的“碎石加工合同”，系属于安图山田锦矿业有限公司方单方违约。按照合同约定如果秦皇岛鑫荣通商贸有限公司欠安图山田锦矿业有限公司加工费确实存在，后果是由秦皇岛鑫荣通商贸有限公司按约定承担安图山田锦矿业有限公司方的加工费部分的逾期双倍的银行利息。安图山田锦矿业有限公司主张秦皇岛鑫荣通商贸有限公司欠安图山田锦矿业有限公司加工费数额有误，应当以当庭核对的数额为准。
二、而安图山田锦矿业有限公司于2016年4月14日，接到秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的变更生产加工石料规格通知后，未能继续组织生产单方擅自停工、停产，并以其生产加工资金紧张难以周转为由，主张解除合同系属于单方违约，对此所产生后果责任应安图山田锦矿业有限公司方承担。安图山田锦矿业有限公司称依据合同约定按时和依据约定全面履行了合同义务的陈述与事实相驳。对此，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司主张反诉，因其单方违约故意停工、停产、解除合同，已经给秦皇岛鑫荣通商贸有限公司造成巨大的经济损失，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司要求安图山田锦矿业有限公司赔偿损失，见反诉内容。
三、安图山田锦矿业有限公司主张要求秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承担逾期给付加工费利息55086.46元，没有依据。安图山田锦矿业有限公司方因生产设备经常出现故障，生产量根本无法达到合同约定要求，根据双方对帐及结款凭证证明，履行中因生产量不确定及经常发生故障等因素的存在，安图山田锦矿业有限公司并没有按照合同约定及时与秦皇岛鑫荣通商贸有限公司在本月25日对帐、次月2日进行结算。秦皇岛鑫荣通商贸有限公司有对帐名细及付款凭证为证。同时，安图山田锦矿业有限公司主张各项款项计算不准确（主要指经过法院调取项目部的数量有出入、保全以后出售的玄武岩部分吨方比不对），所得出加工费利息也是错的。
四、安图山田锦矿业有限公司主张判令秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给付其停工停产损失93000元，不能成立。理由：按照双方合同六条4项中，只有生产手续、证件、资金、周边关系协调及加工所需的石料不能及时供应、成品无法运出导致停产、停工三天以上，具备条件，并以向安图山田锦矿业有限公司出具的书面材料通知双方签字，导致合同无法履行的。根据本案的事实，安图山田锦矿业有限公司没有事实和证据证实秦皇岛鑫荣通商贸有限公司存在上述情况，而是因安图山田锦矿业有限公司的生产设备老化、经常发生故障而停产，因此安图山田锦矿业有限公司以秦皇岛鑫荣通商贸有限公司未及时支付加工费为由主张，与本约定内容不符。
五、安图山田锦矿业有限公司主张秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承担给付低于合同数量部分的碎石补偿款939880.40元，不能成立。理由：按照合同第六条5项约定：存在此类情况须是秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方原因造成合同无法履行或低于合同数量，方可需要支付低于合同数量部分碎石补偿。但是，安图山田锦矿业有限公司主张该项内容没有充分理由和依据，安图山田锦矿业有限公司主张此项内容不符合相应条件。而且秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方对于法院保全的石料的数量的不确定性，目前根本无法精确计算出生产出准确的碎石和石粉的数量。
六、要求秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给设备调迁费50万元不能成立。安图山田锦矿业有限公司主张该费用不符合合同6.5条中的约定，因导致合同无法履行是因为安图山田锦矿业有限公司擅自停产所致。
综上，请人民法院依法裁判本案。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司向本院提出反诉诉讼请求：1、依法判决安图山田锦矿业有限公司赔偿秦皇岛鑫荣通商贸有限公司各项损失共计1,848,241元。名细如下：
(1)已进场未加工的玄武岩毛石损失计676,552元（已进货毛石14,323立方米、经加工后各种碎石4,300立方米即法院扣押数，剩余毛石料10,023立方米*单价67.5元/立方米，公式14323-4300=10,023立方米）。
(2)未完成合同数量金额1,000,000元(按100,000立方米、单价10元/立方米，本诉秦皇岛鑫荣通商贸有限公司单方停工停产)。
(3)保全损失暂定57000元。冻结存款760,000元（2016年5月11日至2017年8月11日、计15个月、月利率5厘76万*3800元/月*15个月）参照银行利息计算）。
（4）2016年4月14日，擅自停产造成秦皇岛鑫荣通商贸有限公司支付租赁场地租金114,688.00元（第一次租金133512元从停产之日起算八个月计44504元；第二次租费共计210557元，按8个月计算至2017年8月计70184元）。
2、本案发生的诉讼费用等由安图山田锦矿业有限公司承担。
事实与理由：2014年11月11日，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司与安图山田锦矿业有限公司签订了“碎石加工合同书”一份，合同项目为生产、加工、高速公路、铁路、桥涵和建筑用碎石，时间2015年5月1日至鹤大高速竣工时止、数量为最少20万立方米，加工费为碎石每立方米35元、玄武岩38元、石粉20元，规格应满足被告方要求。生产性用电由安图山田锦矿业有限公司方承担，安图山田锦矿业有限公司方工人生活房屋4间*20平方米建设费用各负一半，对加工费结付约定为如秦皇岛鑫荣通商贸有限公司未能及时结算加工费从第二天开始按规定支付银行贷款利息二倍，因一方原因导致合同无法履行或低于合同数量的，应支付对方低于合同数量部分补偿，每立方米10元，其它内容见合同。
合同签订后在履行中，因安图山田锦矿业有限公司投入碎石加工设备经常发生故障，根据安图山田锦矿业有限公司投产初期的承诺，每月加工碎石的生产量可达到每月5万立方米左右，并由安图山田锦矿业有限公司向秦皇岛鑫荣通商贸有限公司出“生产通知”予以确认。然而，在2015年6月1日正式生产后，至2015年8月9日，双方第一次对帐时近二个多月时间，安图山田锦矿业有限公司仅生产出各种碎石22,534.08立方米，月平均生产量仅为11.267.04立方米，据此说明安图山田锦矿业有限公司的生产量由于经常出设备故障造成停产，根本无法在当年度完成合同约定的数量。由于安图山田锦矿业有限公司的产量不能满足中交六标需求，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司不得已只能从社会上购进大约为5万立方米矿石，其中也有从安图山田锦矿业有限公司的另处购进部分。此外，安图山田锦矿业有限公司自已另有石材场，安图山田锦矿业有限公司根本没有将全部力量投入本合同的履行中，且趁机推销自己的产品从中获利，造成秦皇岛鑫荣通商贸有限公司未能及时供货给中交六标。因高速公路工程用花岗岩石用量的减少，2016年度高速公路建设用料主要在路面铺沥青用的玄武岩碎石，为了满足工程用量的需求，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司通过合同购买了3万立方米的玄武岩岩石，已进场近1.5万立方米，剩余部分采石场已开采完毕，相应款项已结算。安图山田锦矿业有限公司2016年4月14日，由于接到秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的更换生产石料规格通知后，故意停工不予生产至今造成原料积压，高速公路用料已另行采购。现安图山田锦矿业有限公司在明知其合同约定的生产量无法完成的情况下，停工停产单方解除合同给秦皇岛鑫荣通商贸有限公司造成具大的经济损失。故此，特提出反诉，请依法裁判。
安图山田锦矿业有限公司反诉中辩称：反诉的诉讼请求及事实与理由不成立，应依法驳回对秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的反诉诉求。1、因为秦皇岛鑫荣通商贸有限公司第一项诉求“已进场未加工的玄武岩毛石”，此毛石仍在现场客观存在，根本没有实际发生损失676522.50元的事实；2、被秦皇岛鑫荣通商贸有限公司第三项诉求“未完成合同数量100000立方米”的诉求理由不成立。秦皇岛鑫荣通商贸有限公司未完成合同约定的数量，完全是秦皇岛鑫荣通商贸有限公司单方终止合同，致使合同约定的数量无法继续履行，责任完全是秦皇岛鑫荣通商贸有限公司过错导致。3、秦皇岛鑫荣通商贸有限公司第四项诉求的理由不成立，碎石保全，不影响被秦皇岛鑫荣通商贸有限公司销售，根本不会发生损失的后果，理由根本不成立，如果保全有误，给对方造成损失，应当另案提起保全有误的损失诉讼，而非在本诉审理；4、停产是应秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的要求，单方改变了碎石加工的规格，是秦皇岛鑫荣通商贸有限公司单方违约，我方不应当赔偿。
安图山田锦矿业有限公司向本院提供的证据有：
证据1.碎石加工合同书一份。
证明：1、秦皇岛鑫荣通商贸有限公司为合同的定作方，安图山田锦矿业有限公司为合同的承揽方；2、安图山田锦矿业有限公司与秦皇岛鑫荣通商贸有限公司约定了“期限、质量、数量、价格、合同的履行地点、双方的权利义务和违约责任的承担等条款的约定”，签订合同的时间为：2014年11月11日。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证无异议。
证据2.生产通知一份，设备清单一份。
证明：1、生产通知单的内容证明安图山田锦矿业有限公司于2015年5月31日，给秦皇岛鑫荣通商贸有限公司下达于2015年6月1日投入生产，生产的碎石规格，及委派一名现场员，对生产的数量签字确认等相关事宜；2、还能证明安图山田锦矿业有限公司为秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方依据合同第五条第1项530万元设备清单调试完毕，安图山田锦矿业有限公司履行了合同第五条第1项的合同义务。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：真实性无异议，对安图山田锦矿业有限公司证明的内容无异议。但生产通知中能反证该设备的生产规格在0.5cm--
4cm内水稳碎石及石粉，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司有权根据生产情况在该规格范围内要求安图山田锦矿业有限公司生产，安图山田锦矿业有限公司设备陈旧经常发生故障并没有如期生产和24小时生产。其中：水稳碎石及石粉指的是花岗岩，商定立方米单价35元。
证据3.授权委托书。
证明：秦皇岛鑫荣通商贸有限公司于2015年6月1日起至2016年6月1日止，授权于云鑫代表秦皇岛鑫荣通商贸有限公司，与安图山田锦矿业有限公司碎石加工合同的生产数量确认和结算工作的代表人。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证无异议。
证据4.生产确认书一份
证明：1、于2015年7月2日，双方同意更改碎石生产规格30毫米方孔筛通过的碎石，碎石生产吨方比为：1.45吨为1立方；石粉吨方比为：1.60吨为1立方；2、本次《生产确认书》为“最终确定变更规格”的特殊约定。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：真实性无异议，对安图山田锦矿业有限公司证明1无异议。但是碎石及石粉1.45吨和1.6吨的吨方比重指的是花岗岩石，不是玄武岩石。生产确认书中的完整内容为：“1、经过双方协商，同意更改碎石生产规格的变动，最终确定变更如下：30毫米方孔筛通过的碎石”。该内容的本意是：秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方根据施工的高速公程进度需要变更碎石规格，双方经过计算根据建高速路路层需要，计算生产碎石的规格和生产出石粉的生产量，选用成本低、产量高，又符合工程要求需要确定生产的筛孔及筛孔形状，即是用方孔，还是长方孔筛子的问题，最终经双方核算决定由安图山田锦矿业有限公司用方孔筛生产碎石。并不是安图山田锦矿业有限公司称“最终确定变更规格”永远不变的意思。因双方的合同2.1中约定“生产期为2015年5月1日至鹤大高速竣工（实际2016年10才竣工）”，2.3中“碎石规格应满足甲方要求”。因此，生产确认书中约定有生产碎石规格不是最终永远不变的，否则秦皇岛鑫荣通商贸有限公司无法完成建路任务，也无法实现合同目的。
证据5.《关于停止生产19-26mm、13.2-19mm碎石的通知》一份。
证明：于2016年4月14日，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司给安图山田锦矿业有限公司的通知内容，完全能证明秦皇岛鑫荣通商贸有限公司单方违反2015年7月2日，《生产确认书》双方确认的“最终确定变更规格”的特殊约定，将30毫米方孔筛变更16mm、11mm、6mm、4mm四种规格，该通知秦皇岛鑫荣通商贸有限公司单方变更碎石规格，已构成违约，致使2015年7月2日在《生产确认书》中达成的最终确定变更的规格的约定的合同无法继续履行，其不能履行的合同责任是秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方，安图山田锦矿业有限公司无过错，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方是合同不能继续履行的违约方。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：对证据本身的真实性无异议，对安图山田锦矿业有限公司证明的问题有异议。秦皇岛鑫荣通商贸有限公司没有违约，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司有权依据建路进度和合同的约定，通知安图山田锦矿业有限公司生产符合秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承建的高速路需要的建路碎石材料。安图山田锦矿业有限公司接到秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的该通知后不予组织生产擅自停产，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司被迫外购石料，造成原料及生产成品积压等损失，是安图山田锦矿业有限公司人为违约所致。此是通知更改的用在建路路面用的玄武岩石子，以前确认的是花岗岩石子。
证据6.秦皇岛弘迈工程有限公司收料单核对汇总表（五份）。
证明：1、该五份证据是经项目经理部和秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方已签字确认（无争议）；2、碎石为78,000.27立方米；加工费：2,472,290.85元。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证无异议。
证据7.中交路桥鹤大高速项目ZT06标段项目经理部进货原始单据（证据来源：该组证据是经安图山田锦矿业有限公司申请由法院调取）。
证明：1、该组证据证明在项目部安图山田锦矿业有限公司已交付给秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的碎石是实际存在的事实；2、碎石为8060.7立方米；价款为282,124.5元。该碎石数量8060.7立方米和价款282,124.5元，已在复印的项目对账单数量一栏内的文字标明。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：该组证据仅能证明安图山田锦矿业有限公司生产的碎石交付建路工地，对于交付的数量双方没有最终对帐确认。安图山田锦矿业有限公司计算碎石8348.58立方米，数量不对，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司核对的数量为8060.70立方米，通过过磅单计算为11688.01吨，比重为1.45，11688.01÷1.45=8060.70立方米，金额8060.70立方米*35元/立方米=282124.50元。（花岗岩），差10076元。
证据8.、现金收据。
证明：1、石粉125立方米；价款2500元。（200吨/1.6吨*20元）2、此收据由秦皇岛鑫荣通商贸有限公司方崔孝雷签名，吨方比为1.6吨，在原审庭审时秦皇岛鑫荣通商贸有限公司对此无异议。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证无异议。
证据9.过磅（收方）单，共计91张。
证明：1、安图山田锦矿业有限公司于7月27日至8月10日，共计交付给秦皇岛鑫荣通商贸有限公司碎石2377.63立方米；价款90,350.11.元（2377.63*38元=90,349.94元）；2、此笔货款在诉讼中经原审法官同意由安图山田锦矿业有限公司交付给秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的碎石,数量以当庭核对一致的为准；
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：对票据的真实性没有异议，对安图山田锦矿业有限公司证明的问题有异议。理由：1、安图山田锦矿业有限公司2015年7月27日至当年8月10日，共计交付秦皇岛鑫荣通商贸有限公司碎石2384.53立方米不能成立，因为玄武岩与花岗岩石子的吨方比重不同，不能按1.45计算，应为1.55，过磅数量为3447.57吨，3447.5吨÷1.55=2224.24立方米，2224.24立方米*38元=84521.07元，所以安图山田锦矿业有限公司计算出的金额90612.14元不能成立。
证据10.（2016）吉2403号民初1207号民事裁定书。
证明：1、在施工现场安图山田锦矿业有限公司为秦皇岛鑫荣通商贸有限公司加工完成的玄武岩碎石，已被该裁定保全；2、碎石6000立方米（经双方共同协商得出数量），价款228000.00元。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：对裁定书本身真实性无异议，对安图山田锦矿业有限公司证明问题有异议，该裁定书中只是估算了现场生产完毕的石料，数量是不准确的，应以实际过磅为准。
证据11.在施工现场安图山田锦矿业有限公司为秦皇岛鑫荣通商贸有限公司加工完成的石粉约8000立方（经双方共同协商得出数量），价款为160，000.00元。
证明：该加工完成的石粉在（2016）2403民初1207号民事裁定书中已保全。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：该估算不准确，应以实际量方为准。
证据12.合同书一份，张军雇佣劳务人员名单、工作日记账四页。
证明：1、该组证据证明张军雇佣人员的人数；2、张军日记账能证明因无石料无因停工，停工的天数31天。并有张军和安图山田锦矿业有限公司代表签字确认。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：对该组证据的真实性有异议，该组证据虽然有签名和文字记载，但安图山田锦矿业有限公司仅凭此据无法证实其真实性。如果存在是安图山田锦矿业有限公司与其之间的事宜，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司不知情，与秦皇岛鑫荣通商贸有限公司无关联。对该组证据应系证人证言，证人应出庭作证，否则不应被法庭采信。
证据13.逾期利息表一份
证明：该利息表依据《碎石加工合同书》第六条第三款，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司没按合同约定的时间结清加工费款应承担的利息。利息为55,086.46元
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野质证称：秦皇岛鑫荣通商贸有限公司质证称：有异议。1、安图山田锦矿业有限公司计算生产及交付的石料数量、金额均错误，必然得到不准确的结果。2、安图山田锦矿业有限公司无证据证明合同款未结算系秦皇岛鑫荣通商贸有限公司原因所致。3、造成停产系因安图山田锦矿业有限公司接到秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的《关于停止生产19-26mm、13.2-19mm碎石通知》后，未及时变更生产石料规格，人为原因停工造成，其后果应承担违约责任，并赔偿秦皇岛鑫荣通商贸有限公司的相应损失。设备调迁费50万元是安图山田锦矿业有限公司违约不应由秦皇岛鑫荣通商贸有限公司承担。
秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野向本院提供的证据有：
证据1.营业执照、居民身份证各一份。
证明：被告秦皇岛鑫荣通商贸有限公司、朱明野的主体资格及信息。
安图山田锦矿业有限公司质证无异议。
证据2.碎石加工合同书一份。
证明：承揽项目为生产加工调整公路铁路桥涵和建筑用碎石，时间2015年5月1日至鹤大高速竣工时止（时间大约2016年年末前），加工费：碎石每立方米35元、玄武岩38元、石粉20元，规格应满足被告方要求。原告方工人生活房屋8间*20平方米建设费用各负一半，原告方负责合同中加工碎石的数量和规格，如未能及时结算加工费从第二天开始按规定支付银行贷款利息二倍。
安图山田锦矿业有限公司质证称：对于碎石加工合同书中的约定内容无异议；虽然合同书中有“碎石规格应满足甲方要求”的约定，但秦皇岛鑫荣通商贸有限公司授权的代表人于云鑫于2015年7月2日在《生产确认书》中，双方同意碎石生产规格30毫米方孔筛通过的碎石，双方确认碎石吨方比为1.45吨为1立方米，石粉吨方比为1.6吨为一立方米。山田锦矿业有限公司质证称：该《生产确认书》约定为合同的“最终确定变更规格”的特殊约定，双方签字盖章，对双方均有约束力。
证据3.关于停止生产19-26.5mm、13.2-19mm碎石的通知。
证明：2016年4月14日，因工程需要被告向原告送达了该通知，要求原告生产加工符合被告工程需要规格的碎石。原告接到被告的该通知后不予组织生产擅自停产，被告被迫外购石料，造成原料及生产成品积压等损失，是原告人为违约所致。
安图山田锦矿业有限公司质证称：该关于停止生产19--
26.5mm碎石的通知，恰恰证明秦皇岛鑫荣通商贸有限公司违反生产确认书中双方签字盖章生效的“最终确定的规格”，即30毫米方孔筛过的碎石规格，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司擅自单方更改双方最终确认的规格的合同约定，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司构成单方根本性违约，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司应承担由此造成碎石加工合同书不能履行的违约民事责任。
证据4.付款名细（加工石料名细表）一张、现金收据二十一张、收料单核对汇总表4张。
证明：被告此前已付原告石料加工费、电费等2,545,973.16元，双方对账确认的石料加工费2,472,290.85元，被告多支付原告73,682.31元的事实。不存在被告违约的事实。原告以被告欠其加工费为由主张低于生产量、逾期付款、停产损失等主张不能成立。
安图山田锦矿业有限公司质证称：对付款明细的真实性无异议。明细中给付安图山田锦矿业有限责任公司的50万元的事实存在，因碎石加工合同书中第六条一项约定“50万元等乙方完成合同总量的最后一个月甲方扣回”，本条第五项对此又约定“合同执行期间，因甲方原因导致合同数量无法进行下去时，甲方向乙方支付设备拆迁费50万元”，结合合同1项、5项，该调迁费是因秦皇岛鑫荣通商贸有限公司单方违约过错，导致合同数量不能继续履行，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司应支付安图山田锦矿业有限责任公司违约不能完成合同数量调迁费50万元是有合同依据的。我方认可的款项以庭审中核对无异议的为准。
证据5.玄武岩毛石供料协议书一份、收料单核对汇总表二张、现金收据四张。
证明：1、被告2016年3月15日，订加工碎石材料3万立方米、支付给卖方资源费19/方、下料及装车费13.5元/方（下料费10.5元/方，装车费3元）、运费35元/方，共计67.50元。2、其中：已进场14323立方米、剩余15,677立方米为未进场。3、剩余15,677立方米为未进场毛石已付给逢亮亮采石场石料款等41.5万元。
安图山田锦矿业有限公司质证称：秦皇岛鑫荣通商贸有限公司进场石料未经继续加工的原因，是秦皇岛鑫荣通商贸有限公司于2016年4月14日给安图山田锦矿业有限责任公司下达《关于停止生产19-26.5mm、13.2-19mm碎石通知》书，单方擅自改变双方于2015年7月2日协商定立的《生产确认书》中约定的30毫米方孔筛通过的碎石规格，《生产确认书》中约定为合同的“最终确定变更规格”，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司构成根本性违约。
证据6.（2016）吉2403民初1207号及1207-1、2、3号裁定书。
证明：（2016）吉2403民初1207民事裁定书裁定，被告用其存放在原告加工厂地内的碎石加工设备及其它房产担保，扣押了原告在中交路桥鹤大高速项目ZT06标段项目经理部的工程款250万元；（2016）吉2403民初1207-1裁定扣押了原告加工厂内的毛石、石粉、碎石子。该二份裁定中规定在扣押一年期间内其中“扣押被告的担保的机器设备期间不准转移、转让”。2017年5月11日和16日，（2016）吉2403民初1207-2和3号裁定“继续扣留原告的中交六标的工程款250万元和加工厂内的毛石、石粉、碎石子，对被告的保全的担保设备变更为由被告妥善保管”。原告如果违约应赔偿被告因此发生的损失。
安图山田锦矿业有限公司质证称：因安图山田锦矿业有限责任公司申请人民法院对秦皇岛鑫荣通商贸有限公司财产保全，该财产所有权在法律上应属秦皇岛鑫荣通商贸有限公司所有，该财产可以变卖后交付法院保管，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司有义务对共保全物保管义务，所产生的费用应由秦皇岛鑫荣通商贸有限公司自负。
证据7.场地租赁合同6张、收据7张。
证明：原告（承租人崔孝雷名义）租赁大蒲柴河的部分村民土地做为碎石加工厂，其中邱宝玉土地3900平方米、张宝良8200平方米、邱文耀3128平方米、邱宝义2573平方米、张宝财14546.8平方米，共计面积32347.8平方米，每平方米6.2元，计：210,557元，除24个月，每月租金8773.21元。
安图山田锦矿业有限公司质证称：因安图山田锦矿业有限责任公司申请人民法院对秦皇岛鑫荣通商贸有限公司财产保全，该财产所有权在法律上应属秦皇岛鑫荣通商贸有限公司所有，该财产可以变卖后交付法院保管，秦皇岛鑫荣通商贸有限公司有义务对共保全物保管义务，所产生的费用应由秦皇岛鑫荣通商贸有限公司自负。
经本院审理查明：
2014年11月11日，（甲方）秦皇岛鑫荣通商贸有限公司与（乙方）安图山田锦矿业有限公司签订了一份碎石加工合同书，合同约定：
甲方：秦皇岛鑫荣通商贸有限公司
乙方：安图县山田锦矿业有限公司;
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就乙方为甲方来料加工碎石等相关事宜，达成以下协议：
一、合同项目：生产、加工，高速公路、铁路、桥涵和建筑用碎石。
二、生产期限、质量、数量及价格：
1、生产期：2015年5月1日至鹤大高速竣工为止。
2、加工数量为最少20万立方米。
3、价格：加工碎石为每立方米35元，加工玄武岩时为每立方米38元，石粉每立方米20元，碎石规格应满足甲方要求。
4、加工后的碎石材质质量以甲方提供的石材母料为准，乙方对碎石内在质量不负责任。乙方对加工后的规格负责。
三、合同中加工地点：吉林省敦化市大蒲柴镇中交路桥鹤大高速项目ZT06标段沥青、水稳拌合站南100米。
四、甲方的权利和义务：
1、甲方负责提供乙方加工碎石的资源和母料，设备安装场地，母料存储场地、碎石存储场地及场地的平整、回填和清理，并承担相关费用。
2、甲方负责办理碎石加工所需的各种许可手续和相关的费用。
3、甲方负责加工后的碎石及石粉的销售、运输及回款。
4、甲方负责加工所需电力和变压器架设到乙方设备附近，低压部分由乙方负责。
5、生产人员所需的生活住所8间×20平米，建设费用双方各负担一半。
6甲方负责协调生产附近生产、生活区的人际关系，并承担因生产上产生的噪音、粉尘对附近生产、生活影响和引发的赔偿。
7、甲方负责加工所需的相关部门证件办理、场地的征地补偿、林业、电力、公安、安全、环保等相关事宜和费用。
8、甲方负责碎石销售过程中的发票和税费。
五、乙方的权利和义务：
1、乙方按甲方加工数量的要求提供一套碎石加工设备及相关工程机械，每套价值530万元（附进场设备清单）。
2、乙方负责组织加工生产所需的所有生产直接费用（人工、水电、机械、维修等费用）。
3乙方负责完成合同中生产的加工数量和规格。
4、乙方负责组织安全生产，在生产中发生的安全事故及其后果和相关费用由乙方负责。
5、乙方负责生产人员和后勤人员的一切生产生活费用。
6、乙方可以按生产进度调整生产作息时间。
7、乙方按甲方付款情况组织生产，因甲方资金问题导致生产数量无法完成时乙方不承担违约责任。
8、乙方负责装车。
六、其他约定：
1、合同签订后，甲方预付乙方碎石加工费10万元，等乙方设备全部调迁进入加工生产场地后，甲方再付乙方40万元碎石加工费，上述50万元等乙方完成合同总量后最后一个月甲方扣回。
2、石料生产结算日为每月25日对账，下个月2日结算，石料的计量以中交路桥鹤大高速项目ZT06标段沥青、水稳拌合站的地称过磅后折方为准，过磅后搅拌站提供的收料小票双方各执一份用于对账结算。
3、甲方必须保证及时给乙方结清加工费，如甲方未按合同结算日约定给乙方结算石料款，至结算日第二天起。甲方应按同期人民银行贷款利率2倍向乙方支付利息。
4、生产中因甲方生产手续、证件、资金、周边关系协调及加工所需的母料不能及时供应和加工后的石料无法及时运出时导致停工停产的，累计3天以上后，甲方需向乙方支付人工工时费每天3000元整，并向乙方出具数量材料通知，双方同时签字，因此导致合同无法履行，由甲方承担责任，乙方做好自身环保工作，对工人加强环保意识教育，并协调甲方处理好周边关系。
5、合同执行期间，因甲方原因导致合同数量无法履行或合同无法进行下去的，甲方需向乙方支付设备拆卸调迁出场费50元，因甲方原因导致合同数量无法履行或低于合同数量的，甲方需向乙方支付低于合同数量部分碎石的补偿，补偿价值为每立方米10元，因乙方原因导致合同数量无法履行或低于合同数量的，乙方需向甲方支付低于合同数量部分碎石的补偿，补偿价值为每立方米10元。
6、生产结束后，甲方负责协助乙方安全撤出生产人员和设备，因甲方原因无法撤出设备导致损失的，由甲方负责，并支付设备搁置费每天300元。
7、合同有效期为甲乙双方全部结清石料和石料款时自动终止。
8、甲乙双方在合同期间出现纠纷的，需经双方友好协商，并签订补充协议，补充协议具有同城法律效力，双方协商不成，需经人民法院解决的，争议的解决地为合同签署地。
9、对不可抗力因素导致合同无法履行的（如战争、地质灾害、项目停建等）双方均不承担责任。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告阳学文与被告刘寿友民间借贷纠纷\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-15\\\\\",\\\\\