宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
民 事 判 决 书
（2016)宁0302民初2910号
原告：杨成国，男，回族，1971年4月30日出生，小学文化，个体户，住宁夏回族自治区同心县。
被告：宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司，住所地：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇。
法定代表人：王伟，系该公司总经理。
被告：赖军，男，汉族，1970年6月16日出生，小学文化，无业，住宁夏回族自治区吴忠市。
二被告共同委托诉讼代理人：陈少华，系宁夏黄和志律师事务所律师（特别授权）。
原告杨成国诉被告宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司（以下简称豫昇奶牛公司）、赖军建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月26日立案受理后，依法适用普通程序，于2016年11月25日、2017年2月21日公开开庭进行审理。原告杨成国、被告豫昇奶牛公司及其委托诉讼代理人陈少华、被告赖军委托诉讼代理人陈少华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杨成国向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付欠原告工程款2019500元；2.依法判决被告支付所欠工程款两年间的利息费用440000元（工程款2359500元按月息7厘自2014年10月7日计算至2016年10月7日的利息及索要工程款的路费、食宿费等）；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年10月1日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定：原告承建被告宁夏豫昇奶牛养殖场1号、2号、4号牛舍的钢结构工程；工期35天；每平方米价格110元，总工程款2359500元；2015年1月30日前，向原告支付实际完成工程的百分之五十工程款，2015年3月30日向原告付清所有工程款，如被告未向原告支付第一笔工程款，原告有权拍卖被告牛场的草料及设备，被告无条件配合过户牛场的相关土地及手续给接受牛场的第三方，予以支付原告全部工程款。原告按照合同约定完成工程，被告为原告出具验收合格的结算单，但一直未向原告支付工程款。2015年12月，原告通过高闸派出所追讨要回工程款340000元，下欠2019500元至今未付。
被告豫昇奶牛公司、赖军共同辩称，原告诉称签订合同及施工情况属实。被告已付工程款是380000元，不是原告诉称340000元。原告建设施工工程质量不合格，请求法院依法判决。
原告杨成国为支持其诉讼请求，当庭提交以下证据：
一、结算单两份（原件），证明原告施工工程合格，被告予以认可并出具结算单，共欠工程款2359500元，已付340000元；
二、《建设工程施工合同》一份（原件），证明原告施工的宁夏豫昇奶牛养殖公司1、2、4号牛舍钢结构工程款总额、单价的事实；
三、借条一张（原件），证明在施工期间，被告赖军向原告借款200000元，约定与工程款一起支付的事实；
四、黄河农村商业银行借款借据，证明原告向银行贷款来实施涉案工程，贷款产生利息，原告产生利息损失的事实；
五、《变更合同》一份（原件）、照片4张，证明被告辩称的工程质量问题系被告找其他人施工的3#牛舍钢结构立柱所造成的事实；
六、《承诺书》一份，证明在施工结束后，被告承诺付款但一直未付，最后通过农牧局协商被告承诺还款的事实；
七、《还款协议》一份，证明被告于2015年12月23日向原告支付工程款34万元的事实。
被告豫昇奶牛公司、赖军共同对原告提交证据发表以下质证意见：证据一的真实性无异议，证明目的不予认可，该结算单不能证明涉案工程是合格工程；证据二予以认可；证据三不予认可。本案是建设工程施工合同纠纷，若原告与被告赖军存在私人借款关系，原告应另行起诉，且原告诉状及诉请中均未涉及该20万元借款；证据四不予认可；证据五的真实性认可，证明目的不予认可；证据六的真实性认可，关联性及证明目的不予认可；证据七予以认可。
被告豫昇奶牛公司为支持其辩解主张，向法庭提交2016年11月20日拍摄照片17张，证明由原告施工牛棚的钢结构被风吹走，工程质量不合格的事实。
原告对被告提交照片有异议，对证明目的不予认可。之所以出现照片中的情况是因为被告赖军找其他人施工的立柱和底座造成的，与原告无关。
本院对原、被告提交的证据综合分析认定如下：原告提交的证据一、证据二、证据五的《变更合同》、证据七具有合法性，证明内容客观真实且与本案存在关联性，本院予以确认；证据三、证据四、证据五的照片及证据六不能达到原告证明目的，本院不予确认。被告提交的证据不能达到其证明目的，本院不予确认。
经审理查明，2014年10月1日，原告杨成国与被告宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司签订《建设工程施工合同》，约定：工程名称：宁夏豫昇奶牛养殖场工程；工程内容：本牛场项目1#、2#、4#泌乳牛舍钢结构；开工日期2014年10月1日；竣工日期4#牛舍2014年10月20日，2#牛舍2014年10月25日，1#牛舍2014年11月5日；合同价款：每平方米110元；工程款支付：在2015年1月30日前付实际完成工程款的50%在2015年3月30日前付实际完成工程款的100%付清，发包人：宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司（公章），法定代表人：王伟、赖军（签名、捺印），承包人：杨成国（签名、捺印）。2014年12月1日，原告与被告豫昇奶牛生态养殖公司签订《变更合同》：⑴杨成国承包的1#、2#、4#泌乳牛舍钢结构工程，2#、4#已按期交工。1#由于甲方原因对其基础没有完成，造成乙方对1#泌乳牛舍钢结构无法施工，双方协议把1#牛舍变更为3#牛舍，由乙方施工，工期为30天；⑵根据合同变更条款约定：原1#牛舍钢结构因甲方原因导致乙方无法施工。现双方协商将3#牛舍钢结构工程由乙方施工顶1#牛舍钢结构工程。但3#牛舍钢结构工程中的钢立柱、边柱已由甲方施工完毕，乙方只负责3#牛舍钢结构除立柱、边柱以外全部工程施工，但对3#牛舍钢结构的立柱、边柱的材质、工程施工等质量不承担任何责任；⑶1#牛舍钢结构工程中立柱、边柱全部钢材料乙方已采购进场，故约定乙方所采购进场1#牛舍的钢结构立柱、边柱材料移交甲方所有，甲方已施工完毕的3#牛舍钢结构立柱、边柱归乙方3#牛舍工程中计算，由乙方支付甲方四万元顶3#牛舍钢结构立柱、边柱施工工时费；⑷原合同中47.2条约定的边柱150*150*3的镀锌方钢管，中柱100*100*3的镀锌方钢管，因市场没有合同要求型号的镀锌方钢管，故约定边柱变为159*3镀锌圆管，中柱110*3镀锌圆管，其他维持原合同条文不变。甲方：王伟，宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司（公章）、赖军，乙方：杨成国。2014年11月26日，被告豫昇奶牛生态养殖公司给原告出具关于4#、2#棚的结算单，载明”今有杨成国在吴忠市××镇坡宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司承建2#、4#棚泌乳牛舍钢结构工程，在合同期内完成，经验收合格，其中4#棚7950㎡、2#棚5100㎡，合同约定价格每平方米110元，2、4#牛棚合计1435500元整，王伟、赖军（签名），宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司（公章）”。2015年1月5日，王伟给原告出具关于3#棚的结算单，载明”杨成国在吴忠市××镇坡宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司承建3#棚泌乳牛舍钢结构工程，在合同期内完成经验收合格，3#棚8400㎡，合同约定价格每平方米110元，合计924000元整，王伟（签名、捺印）”。被告王伟系宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司法定代表人，被告赖军系宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司股东。综上，原告承包涉案工程的工程款共计2359500元。2015年12月23日，原、被告达成《还款协议》，约定被告于同日先行支付农民工工资34万元，被告按约向原告支付工程款34万元，下欠工程款2019500元至今未付。
上述事实，有本案庭审笔录及本院认定的证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，原告杨成国与被告豫昇奶牛公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，双方当事人应按照合同约定全面、正确履行义务。根据被告给原告出具的结算单可以证明，原告按照合同约定完成了施工且经验收为合格，被告豫昇奶牛公司应按约向原告支付工程款。庭审查明，被告豫昇奶牛公司尚欠原告工程款2019500元未付，故对原告要求被告豫昇奶牛公司支付下欠工程款2019500元的诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告豫昇奶牛公司就工程款2359500元按月息7厘支付自2014年10月7日至2016年10月7日的利息，根据双方合同中对工程款支付方式的约定，本院依法认定被告豫昇奶牛公司应就工程款的50%即1179750元按年利率6%支付自2015年1月30日至2015年3月30日的利息11798元；应就工程款的100%即2359500元按年利率6%支付自2015年3月31日至2015年12月23日的利息103301元；应就下欠工程款2019500元按年利率6%支付自2015年12月24日至2016年10月7日的利息95193元，以上利息合计210292元。原告要求被告豫昇奶牛公司支付追索工程款的路费、食宿费等既无法律依据，也无事实依据，本院不予支持。原告主张被告赖军系被告豫昇奶牛生态养殖公司控股人，要求被告赖军与被告豫昇奶牛公司共同支付所欠工程款及利息的理由不能成立，本院不予支持。被告豫昇奶牛公司辩称已向原告支付工程款380000元，原告认可收到工程款340000元，被告未提交证据证明付款380000元的事实，本院对被告该抗辩理由不予采纳。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、被告宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司欠原告杨成国工程款2019500元及利息210292元，限被告宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司于判决生效后十日内付清；
二、驳回原告杨成国的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费26476元（缓交），由原告杨成国负担1838元，被告宁夏豫昇奶牛生态养殖有限公司负担24638元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。
审 判 长 马丽娟
人民陪审员 任振淼
人民陪审员 李玉娥
二〇一七年三月十四日
书 记 员 马毅伟