重庆市高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）渝高法民终字第00394号
上诉人（原审原告）：重庆第六建设有限责任公司，住所地重庆市九龙坡区白市镇中心街17-21号。
法定代表人：牟正发，该公司总经理。
委托代理人：姜丹书，重庆智模律师事务所律师。
委托代理人：王延顺。
上诉人（原审被告）：重庆赵李房地产开发有限公司，住所地重庆市巴南区李家沱迁建村。
法定代表人：赵静，该公司董事长。
委托代理人：何洪涛，重庆坤源衡泰律师事务所律师。
委托代理人：王露，重庆坤源衡泰律师事务所律师。
上诉人重庆第六建设有限责任公司（以下简称第六建设公司）与上诉人重庆赵李房地产开发有限公司（以下简称赵李房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，重庆市第五中级人民法院于2014年10月14日作出（2013）渝五中法民初字第00605号民事判决，第六建设公司、赵李房地产公司均对该判决不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月3日公开开庭审理了本案，第六建设公司的委托代理人王延顺、姜丹书，赵李房地产公司的委托代理人何洪涛、王露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院审理查明：2008年7月28日，赵李房地产公司（甲方）与第六建设公司（乙方）签订《重庆市亲和佳苑一期总承包工程施工合同》，约定：1.工程项目。1.1a）工程范围为总平面图中一期A、B、C、D组团A、B1、B2、B3、C1、D栋主体结构及附属房屋，总建筑面积约14万平方米。2.合同、文件等解释顺序。3.法定责任、通知、费用和收费。4.业主驻工地负责人及相关权利和责任。5.材料、货物和操作工艺应符合规定、测试和检查。6.专利权税与专利权。7.施工负责人。8.业主代表进入工地现场的权利。9.工程监督。10.承包商驻工地代表及其他人员。11.承包商工作。12.工程造价。12.1执行文件：重庆市99全统基础定额、重庆市建设工程费用定额及有关文件，“99土建定额”不足部分采用其它专业定额，安装工程执行2000年《重庆市安装工程单位基价表》及有关文件规定。重庆市造价站发布的取费及调价文件截止2006年11月30日，自2006年12月1日起造价站发布的取费及调价文件本合同不予执行。12.2工程造价计算：根据12.1条的文件编制施工图预（结）算。人工工日按综合用工36元／工日调差（其中在该句“日”与“按”间划掉“价差”二字，并盖章予以确认）。其中土建工程在税前按直接费下浮10%；安装工程按总价下浮10%，其中未计价材料、按实结算费用、税金不下浮。定额管理费由甲方直接向政府有关部门缴纳，乙方不再计取；安全、文明施工增加费已包含在合同价中，由承包商自行安排费用。总包配合费由专业分包单位按专业分包工程造价的2%计取，由甲方扣除后向总包单位代缴。签证计工、零星借工综合（普工、技工）按36元／工日计取，除税金外不再计取其他费用。12.3材料结算价格。a）定额中规定调差的材料结算价格均由甲方根据同期市场行情认质认价。b）甲限材料及指定分包工程造价的价差允许按实调整；c）材料采保费的计取：承包方自购材料的采保费不计取。甲供材料采保费按材料价格的0.3%计取。甲供设备不计采保费。12.4工程承包价的确定：a）本工程采用总承包方式，承包商负责总承包施工管理，并对不含入总包的项目提供照管，总包照管费已纳入各专业分包单位的配合费中。b）施工图预算书于图纸会审后三十天内送达业主。预算价格可按同期价格调整表或业主限价，装饰、安装的未计价材料按业主认可价格执行。c）在不影响进度款支付的前提下，甲乙双方于承包商施工图预算书送达业主60个工作日内将预算核对完毕，核对后的预算即为本合同的正式合同价。d）工程包干部分：i.除设计变更及签证外，承包价以甲乙双方核对后的施工图工程量及对应定额项目为准，结算不作调整。ii.承包商在签订本合同前已清楚并考虑到了工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计、业主要求等诸项因素，并已考虑施工技术、安全维护、文明施工、为业主提供配合等措施。iii.施工组织中（含设计变更及增加工程）的下列费用，已由承包商在施工图预算中包干费和其它取费中考虑，不再计取另外费用。包括：（业主销售的需要或后期开发、总平及景观工程施工等引起的）临建搬迁、场地平整、材料二次搬运、业主划定区域内施工临时道路的铺设及修复、施工及生活用品临时水电线路拉接、场外租地及交通费、合同工期内赶工引起的各种材料设备的损耗及增加（含周转材料等）、其他保证合同工期措施费、各类机械设备进出场的场外往返运输、一次安拆及基础费用、各类固定模板用对拉螺杆制定及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水、成品保护、工地保安、安全挡板、停水停电措施、施工场地清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）、基坑及场地排水（不包括排地下水）、施工噪音环保、防洪防风措施、维持交通增加、特殊工程技术培训、上市政道路行驶增加费、不可预见费及风险包干费、其他施工技术措施费（不包括基础施工技术措施费）等所发生的所有费用和按规定应计入施工图预算包干费的项目。设计变更及签证工程中发生的以上措施费亦由承包商在总价中包干考虑。iv.地下水排水台班按实签证，台班费用按定额台班价包干收取，除税金、定管费外不再计取其它任何费用。v.预制构件按现场预制计算。e）可调整部分：i.材料调差：乙供由业主限价的材料、设备部分按业主限价调差；ii.现场签证：所有追加设计变更及签证，承包商应分类统一编号，全部按业主认可为准，按定额项目套入，并按合同约定标准取费。12.5现场签证（含设计变更签证、增加工程签证）。13.实际竣工和缺陷保修责任。13.8开工日期：2008年10月26日（暂定，以业主书面通知进场时间为准）。13.9竣工验收：2010年4月26日（暂定。工期为18个月，依开工日顺延）。13.13以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经业主确认，工期相应顺延，业主不承担包括承包商窝工停工费等在内的其它责任（若下列原因是承包商造成的，则工期不能顺延）。a）业主在开工前三天不能按合同约定条件交出施工场地，接通施工用水用电的；b）业主分包工程比甲、乙双方以及分包工程承建商约定的合理工期滞后一周以上。c）一次设计变更导致施工图工程量增加超过预算总金额10%以上者。d）按本合同定义的不可抗力。e）工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）。f）上述情况发生后3天内，承包商就延误的内容，向业主提出书面报告，经业主确认并盖章，承包商保留原件作为延期凭证。g）非本条列出的各种原因，工程未按合同工期要求完成，承包商承担违约责任。14.分段竣工。15.工程施工质量管理及中间验收。16.工地现场管理。17.转让和分包。18.指定分包商。19.指定供货商。20.独立施工承包商。21.证书和付款。21.3工程款支付①预付款，本工程无预付款。②工程进度款。总承包商在按合同要求提交合格之履约保证书且开工后按进度节点完成之当月30日或业主规定日期上报所完工程量申请书（一或三份）估算师／监理工程师在接到上述报表3天内，向业主书面证实他认为应支付予承包商的款项数额同时抄送总承包商。工程进度款按下列进度节点支付：a）首次付应在工程完成至基础到正六层；有地下车库则应在工程完成至基础、地下车库到正三层。按预算部核定的进度报量的70%支付。b）以后每完成十层承包商进行一次报量，按预算部核定的进度报量的70%支付。c）工程竣工验收合格后支付至累计完成量的85%。d）甲方预留部在收到乙方报送的经审核的、完整的结算资料之日起四个月内对工程造价进行审核并提交审核结果，甲乙双方共同办理完成工程结算后付至工程总造价的97%。e）扣留已完成永久工程中甲供材料的金额；f）扣除业主直接支付予分包商之款项；g）扣除以前已支付的款额；h）扣除承包商应支付与必须支付予业主之款项。根据造价工程师确定之数额三日内业主／总承包商无异议时，业主代表发出中期付款证书予总承包商，而在中期付款证书发出后的15天内，进行拨款。③竣工后付款。工程竣工后，业主在7天内支付至累计完成量的85%。④保留金的支付。保留金为工程造价金额之3%。竣工验收合格一年后20天内支付保留金额的16.67%（工程造价金额的0.5%）。竣工验收合格后两年20天内且承包商已完成全部修复及提交保证书后，支付保留总额的33.3%（工程造价金额的1%）。竣工验收合格五年后20天内支付剩余的保留金予总承包商。⑤结算后尚有余款，在签证结算证书后扣除承包商按合同规定向业主偿还之债务或任何款项后支付。⑥所有保修款在结算时均不计利息。22.履约保证金。22.1本工程履约保证金按承包商所承包工程的建筑面积乘以100元／平方米计。本合同签订之日付至甲方指定账号。22.2保证金在形象进度完成至正十八层（有地下车库者完成至正十五层）时由承包商提请保证金退付申请（保证金退付均按栋为单位），甲方在收到申请后三日内退付履约保证金总额的50%；工程主体完工封顶结构交验后由承包商提请保证金退付申请，甲方在收到申请后三日内退付剩余保证金（保证金总额的50%）。22.3保证金均不计息。22.4违约责任。如果甲乙双方签订合同之日起三月内由于甲方原因不能交付施工场地，导致乙方不能进入现场施工，自2008年10月26日起至2008年11月26日止甲方应以乙方所缴纳履约保证金金额为基数按同期银行年贷款利率的3倍月利率向乙方支付保证金利息；自2008年11月26日起甲方应以乙方所缴纳履约保证金金额为基数按同期银行年贷款利率的4倍月利率向乙方支付保证金利息。23古物古迹......39配合销售包装。附录：1.材料管理制度。1.10材料、设备限价（限价价格中已含采购保管费）。2.设计变更制度。3.竣工验收及工程移交制度。4.竣工结算制度。4.1承包商在工程竣工后30天内向业主递交竣工结算报告及完整的结算资料由工程部审核完毕后转交合同预算部，预算部自签收之日起四个月内（含承包商与业主的核对时间）将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。5.违约及索赔制度。5.1合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及政府有关政策，由违约方承担。5.4损失的计算方法：直接损失加间接损失、再加上国家商业银行贷款利率计算的利息。5.6业主原因造成进度款支付拖延30天以上者，业主应按照应付款的银行同期贷款利率支付滞纳金。6.新工艺、新技术、新材料制度。
2008年10月26日，赵李房地产公司与第六建设公司达成《会议纪要》，内容为：“一、第六建设公司：1.我方已按照合同约定做地所有进场准备，各种材料、人工、机具设备已全准备到位，计划今天进入现场施工。2.我方投入大量的物力、财力、人力。公司领导高度重视。3.根据双方签订的合同，2008年10月26日应移交全部场地，现不能全部交付使用，我方按6栋做的准备工作，现合同条款已发生了变化，造成了我方施工被动，请贵公司明确分段交付时间，我方的人力、物力、财力做相应调动。4.我方要求赵李房地产公司将房屋移交时间表，安排出时间双方协调有关事宜。并且于2008年10月29日前书面回复第六建设公司。二、赵李房地产公司：1.拆迁许可证2008年10月27日可以正式下发，拆迁完毕后，先移交2栋房。2.后面4栋赵李房地产公司拿出移交时间表。3.2008年10月29日正式回复第六建设公司，确定建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、质检部门召开协调会的具体时间。4.在未办理施工许可证的情况下，第六建设公司施工导致的政府罚款、处罚的一切责任均由赵李房地产公司承担。”
2008年11月15日，赵李房地产公司与第六建设公司又达成《会议纪要》，内容为：“1.达到开工条件的前提下，建设单位移交施工场地给施工单位进场施工，第一次移交两栋，具体进场时间定在2008年11月30日；第二次移交其他未移交的四栋，时间定在2009年4月1日。2.赵李房地产公司承诺履约保证金1200万元具体退还时间在施工方施工至第一次移交的两栋达到第十一层时退还1200万元的50%。其余未退还部分在第一次移交的两栋主体结构完成7天内退还完毕。赵李房地产公司会上还承诺第二次移交的四栋房屋施工承建任务仍由第六建设公司施工，但该部分不再按原合同支付该四栋的履约保证金。3.赵李房地产公司明确“亲和佳苑”A组团（两栋）所用钢材全部甲供。4.第六建设公司于2008年11月20日左右对第2条涉及问题答复赵李房地产公司。”
2008年11月22日，第六建设公司向赵李房地产公司发出《工作联系函》，称：“一、双方于2008年11月15日召开了“亲和佳苑项目一期工程”工作联系会议，针对此次会议内容第2条精神，我司商讨后原则上同意按此处理方案执行。二、我司希望贵司尽快提供给我司第一次移交两栋的经审查后用于施工的图纸，以便我司有充分时间组织工程实施前的相关工作，也只有把前期工作准备充分了才更能保障工程施工质量、进度等。三、我司希望通过此次合作，能建立长期友好合作之关系，更为达到互利共赢之目的，保持长期友好通话、愉快合作。”
2009年7月28日，第六建设公司向赵李房地产公司提出“亲和佳苑一期工程C1、B3栋”《单位（子单位）工程开工报告》。
2010年8月31日，赵李房地产公司向第六建设公司发出《重庆市建设工程直接发包通知书》，确定第六建设公司为“亲和佳苑二期（B组团A1、B1、B2栋）”项目的承包人。同日，重庆市巴南区城乡建设委员会在“亲和佳苑二期（B组团A1、B1、B2栋）”的《重庆市建设工程施工直接发包情况确认书》上审批“同意备案”。
2011年3月9日，第六建设公司向赵李房地产公司提出“亲和佳苑二期（B组团A1、B1、B2）”《单位（子单位）工程开工报告》，称“条件已具备，申请开工”。赵李房地产公司审批“同意开工”。
2011年5月4日，第六建设公司“亲和佳苑工程项目部”向赵李房地产公司报送了《工程施工形象进度完成申报表第一次》、《第一次进度付款申报明细》及《工程进度预结算书》。《工程施工形象进度完成申报表第一次》载明：土建部分已完成B1、B2栋基础工程及基础到正14层主体结构、地下车库及人防部分的基础工程；水电安装部分已完成B1、B2栋基础到正14层及车库部分预埋预留。《第一次进度付款申报明细》载明：要求支付第一次进度款19876954.05元。《工程进度预结算书》载明，人工费价格按照36元／工日计算。
2012年12月31日，“亲和佳苑二期（B组团A1、B1、B2栋）”取得《建设工程竣工验收意见书》，载明“工程竣工验收合格。”
2013年1月19日，第六建设公司向赵李房地产公司报送了亲和佳苑二期B组团A1、B1、B2栋的结算书。
2013年6月24日，赵李房地产公司向第六建设公司寄送了亲和佳苑二期B组团A1、B1、B2栋工程的竣工结算审核报告。第六建设公司不同意赵李房地产公司的造价审核意见，双方在之后的协商中因对工程造价结算分歧较大，终未达成一致意见。
2013年7月8日，第六建设公司向一审法院提起诉讼。
在审理过程中，第六建设公司于2013年11月6日向一审法院提出申请，要求对“亲和佳苑二期A1、B1、B2栋”工程进行造价鉴定。
一审法院依照鉴定程序，于2013年11月6日依法委托重庆华禹工程审价事务所进行鉴定。重庆华禹工程审价事务所于2014年4月18日作出重华禹所基鉴（2014）第009号鉴定报告。一审法院组织第六建设公司、赵李房地产公司及鉴定机构就鉴定报告进行了质证，赵李房地产公司与第六建设公司对鉴定报告均提出了异议。鉴定机构根据开庭质证核实的情况，对鉴定报告进行了修正和调整，在保留双方存在的分歧并计算出争议造价基础上，以《重华禹所基鉴（2014）第009号鉴定报告》、《工程造价补充鉴定意见书》、《工程造价补充鉴定意见书的说明》等内容形成最终鉴定结论：
一、人工工日按（定额人工基价＋36元／工日）计算。1.工程量无争议部分，不下浮工程造价为91275744.18元；下浮后工程造价为84097590.65元。2.措施费等，不下浮工程造价为759308.83元；下浮后工程造价为695677.39元。3.安全文明施工增加费，按渝建发（2006）177号文合格标准计算为440072.13元。
二、人工工日按综合用工36元／工日计算。1.工程量无争议部分，不下浮工程造价为83600717.21元；下浮后工程造价为77131619.28元。2.措施费等，不下浮工程造价为718277.42元；下浮后工程造价为658749.14元。3.安全文明施工增加费，按渝建发（2006）177号文合格标准计算为440072.13元。
其中，鉴定机构在鉴定报告中对双方争议的问题进行了说明，经总结如下：
一、鉴定工程量
由于双方对合同理解存在分歧，措施费等工程量双方未予核对，以鉴定方工程量计算工程造价。
二、双方争议事项
（一）人工价差调整。第六建设公司认为，合同第12.2条约定的“人工工日按综合用工36元／工日调差”的意思非常清楚，无论是行业内部还是鉴定机构，均一致理解为“定额基价18元／工日＋调差价36元／工日”，即人工工日综合单价为54元／工日。赵李房地产公司认为，合同第12.2条原文“人工工日按综合用工36元／工日调差”上在“日”和“按”间划掉了“价差”二字，由此可以清楚地反映该条款中的36元并非人工价差，否则应保留“价差”二字，现予以划掉，足以说明36元／工日即为调整后的人工单价。并且，合同履行过程中，第六建设公司报送的进度款签证单、进度款预结算书中的人工价格均是按综合用工36元／工日计算的，亦足以证明双方的真实意思表示是按综合用工36元／工日计算。鉴定机构认为，鉴定的结算原则按综合用工54元／工日计算，但因双方对合同条款的理解存在分歧，而对合同条款的解读属于法律界定的范畴，鉴定机构无权作出判定，故分别按综合用工36元／工日和综合用工54元／工日进行造价，由法院裁决。
（二）造价下浮。第六建设公司认为，合同第12.1条约定执行重庆市1999年全统基础定额、费用定额及配套文件。合同第12.2条“土建工程在税前按直接费下浮10%”的约定在重庆市1999年定额费率表中无依据，因此，合同第12.2条关于土建下浮的约定与合同第12.1条矛盾，下浮不成立。即使要下浮，合同约定的直接费仅指“基价直接费”，且根据合同第12.3条“定额中规定调差的材料结算价格均由甲方根据同期市场行情认质认价”及渝建发（2003）231号99定额综合解释A.16条“由发包单位指定采购（包括定价）或购买的建筑材料、设备等，承包单位（施工单位）在编制预（结）算时，可不再执行因承接工程时的上浮和下浮比例”之规定，还应扣除甲方认质认价的材料价格，即按“基价直接费-
定额基价材料费”下浮。赵李房地产公司认为，合同中明确约定“土建工程在税前按直接费下浮10%”。重庆市建设工程费用定额（1999）中明确规定直接费指“施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费”，所以土建造价下浮范围是清楚明确的，应按税前直接费下浮10%。鉴定机构认为，由于双方对合同条款的理解存在分歧，而对合同条款的解读属于法律界定的范畴，鉴定方无权作出判定，鉴定机构根据各方意见分别作出下浮造价，由法院裁决。
（三）挖孔桩中风化层石方定额分类。第六建设公司认为，根据双方签字确认的工程量和项，中风化层为砂岩，一、二期属于同一项目，二期深度比一期深，一期为普坚石，二期也应套普坚石相关定额。赵李房地产公司认为，挖孔桩中风化层石方的极限压碎强度达不到普坚石强度，应套次坚石相关定额。鉴定机构认为，根据本工程基础现场收方资料，结合本工程经原、被告双方、监理签字的竣工图，桩基持力层为中风化泥层、中风化粉质砂岩或中风化砂岩，竣工图反映，经现场监理见证取样，检测了岩石单轴抗压强度。由于根据该检测结果分析，岩石的极限压碎强度达不到普坚石强度，故挖孔桩中风化层石方套次坚石定额。
争议工程造价差为：1.人工按“定额人工基价＋36元／工日”计算。（1）不下浮造价（不含材料采保费）为781762.34元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为712108.75元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少69653.59元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为19943.05元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为49710.54元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为761819.29元；（4）在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为714760.03元。（5）在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为712395.14元。2.人工按综合工日36元／工日计算。（1）不下浮造价为584696.74元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为534749.75元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少49946.99元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为19943.03元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为30003.96元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价（不含材料采保费）为564753.71元。（4）在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为537401.01元。（5）在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为535036.13元。
（四）二期基础土石方取费类别争议
第六建设公司认为，A、B1、B2及人防、车库、圆弧车道、异形车道基础土石方取费类别应按一个工程类别计算。根据重庆99定额说明规定工程平整场地后挖方总量在3000立方米以上的土石方工程，应按土石方工程取费。
赵李房地产公司认为，根据重庆99定额规定，基础土石方取费类别应按单位工程划分。
鉴定机构认为，根据重庆99费用定额说明，各类房屋建筑、构筑物，一个单位工程平整场地后土石方挖方总量在三千立方米以内的土石方工程、桩基工程等按土建工程类别取费，单位工程平整场地后土石方挖方总量在三千立方米以上的土石方工程按土石方工程类别取费。A、B1、B2及人防、车库、圆弧车道、异形车道基础土石方按单位工程划分，土石方在三千立方米以内，应按土建工程类别取费。
争议工程造价差为：1.如挖孔桩中风化层石方属次坚石。（1）人工按“定额人工基价＋36元／工日”计算。Ⅰ.不下浮造价差（不含材料采保费）为388308.43元；Ⅱ.在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为386425.32元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少1883.11元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为0.08元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为1883.03元；Ⅲ.在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为388308.35元；Ⅳ.在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为388308.28元；Ⅴ.在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为388308.28元。（2）人工按综合工日36元／工日计算。Ⅰ.不下浮造价差（不含材料采保费）为388308.04元；Ⅱ.在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为386424.96元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少1883.08元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为0.04元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为1883.04元；Ⅲ.在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为388308.00元；Ⅳ.在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为388307.96元；Ⅴ.在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为388307.93元。
2.如挖孔桩中风化层石方属普坚石。（1）人工按“定额人工基价＋36元／工日”计算。Ⅰ.不下浮造价差（不含材料采保费）为501557.08元；Ⅱ.在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为499088.39元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少2468.69元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为0.02元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为2468.67元；Ⅲ.在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为501557.06元；Ⅳ.在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为501557.07元；Ⅴ.在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为501557.09元。（2）人工按综合工日36元／工日计算。Ⅰ.不下浮造价差（不含材料采保费）为501557.11元；Ⅱ.在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为499088.36元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少2468.75元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为0.02元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为2468.73元；Ⅲ.在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为501557.09元；Ⅳ.在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为501557.12元；Ⅴ.在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为501557.10元。
（五）剪力墙分布筋中拉筋工程量按梅花形布置或双向布置计算争议
第六建设公司认为，梅花形布置也是双向布置的一种，在实际施工过程中，监理、业主要求实际按梅花形布置施工，应按梅花形布置计算拉筋工程量。
赵李房地产公司认为，施工图设计为双向布置，甲方未要求、也未出设计变更通知采用梅花形布置，应按双向布置计算拉筋工程量。
鉴定机构认为，施工图设计为双向布置，赵李房地产公司未要求使用梅花布置，第六建设公司实际施工中使用梅花形布置，应在施工中向赵李房地产公司提出按梅花形布置计算工程量并经赵李房地产公司签字确认。本次鉴定中，第六建设公司未提供赵李房地产公司要求剪力墙拉筋按梅花形布置及按梅花形计算工程量的鉴定资料，鉴定方按双向布置计算剪力墙拉筋工程量。
梅花形布置与双向布置的造价差为：1.人工按“定额人工基价＋36元／工日”计算。（1）不下浮造价差为122927.62元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为112501.37元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少10426.25元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为395.28元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为10030.97元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为122532.34元。
2.人工按综合工日36元／工日计算。（1）不下浮造价差为120024.75元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为109888.78元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少10135.97元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为395.28元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为9740.69元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为119629.47元。
（六）天棚不抹灰，采用优质清水模板的费用补偿
第六建设公司认为，经审批后的施工组织设计采用了优质模板，加大了模板投入和人工打磨，并达到了天棚抹灰的效果，因此，应套用天棚抹灰子目或补偿7元／平方米。
赵李房地产公司认为，施工图设计未要求使用清水模板，甲方也未提出使用清水模板，不应补偿。
鉴定机构认为，甲方未对补偿费用进行签证，应不予补偿。
该项涉及天棚面积35704平方米，按7元／平方米计算，争议造价差为：1.不下浮造价为396579.71元；2.在税前按直接费下浮10%造价（不含材料采保费）为356921.73元，较不下浮造价减少39657.98元，系“独立费”下浮金额；3.在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价（不含材料采保费）为396579.71元；4.在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为396579.71元；5.在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为396579.71元。
（七）外墙保温材料耗量增加补偿争议
第六建设公司认为，根据设计变更通知单，工程外墙保温作法取消基层底糙抹灰，导致保温材料耗量增加，应按5元／平方米予以补偿，并按实计算打灰饼的计时工。
赵李房地产公司认为，保温材料按核定的包干价结算，不应再另行考虑耗量增加补偿及工效降低费用。
鉴定机构认为，二期工程未出具关于外墙保温取消基层底糙抹灰的设计变更，外墙保温材料按被告方核定的包干价结算，不存在外墙保温材料耗量增加补偿费用。
（八）现场施工道路、水平防护、建筑物垂直封闭计算争议
第六建设公司认为，应按施工方案、定额、现场照片和相关配套文件规定予以计算。
赵李房地产公司认为，按合同约定，塔吊和施工电梯的安拆及场外运输、塔吊和施工电梯的基础、现场施工道路、水平防护、建筑物垂直封闭等属于工程包干部分，不应计算。
鉴定机构认为，现场施工道路、水平防护、建筑物垂直封闭为安全文明施工按实计算费用，未经甲方签字认可的，不予计算。争议工程造价差为：1.人工按“定额人工基价＋36元／工日”计算。（1）不下浮造价（不含材料采保费）为100575.67元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为92427.33元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少8148.34元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为1046.23元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为7102.11元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为99529.44元；（4）在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为97625.69元；（5）在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为93715.46元。
2.人工按综合工日36元／工日计算。（1）不下浮造价为91660.98元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为84404.11元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少7256.87元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为1046.23元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为6210.64元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价（不含材料采保费）为90614.75元；（4）在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为89602.47元；（5）在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为85692.24元。
（九）材料采保费的计算争议
第六建设公司认为，合同虽然约定为承包方自购材料的采保费不计取，但合同签订在前，核价在后，甲方核价单上明确为工地价格，根据渝建发（2003）231号99定额综合解释A.17条规定，应计取采保费。
赵李房地产公司认为，合同有明确约定，不计材料采保费。
鉴定机构认为，合同第12.3条明确不计材料采保费。
争议工程造价差为：1.工程量无争议部分。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为1220684.57元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为1098616.08元，较不下浮造价（材料采保费）减少122068.49元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为1220684.57元。2.措施费等。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为11364.19元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为10227.73元，较不下浮造价（材料采保费）减少1136.46元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为11364.19元。3.挖孔桩中风化层石方按普坚石与按次坚石差异。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为157.21元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为141.51元，较不下浮造价（材料采保费）减少15.7元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为157.21元。4.基础土石方（属次坚石）按土建工程取费与按土石方工程取费差异。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为1033.71元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为930.34元，较不下浮造价（材料采保费）减少103.37元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为1033.71元。5.基础土石方（属普坚石）按土建工程取费与按土石方工程取费差异。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为1355.31元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为1219.78元，较不下浮造价（材料采保费）减少135.53元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为1355.31元。6.剪力墙拉筋梅花布置。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为2352.94元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为2117.65元，较不下浮造价（材料采保费）减少235.29元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为2352.94元。7.现场施工道路、水平防护、建筑物垂直封闭。（1）不下浮造价差（材料采保费）金额为1177.94元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（材料采保费）金额为1060.15元，较不下浮造价（材料采保费）减少117.79元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（材料采保费）为1177.94元。
（十）高温补助费用
第六建设公司认为，高温补助属于安全文明施工按实计算费用，应根据渝建发（2007）163号文件，统计高温天数和人数按实进行计算。
赵李房地产公司认为，施工中第六建设公司未提供发放高温补助的相关依据，不应计算。
鉴定机构认为，第六建设公司未提供施工过程中发放高温补贴的凭据，也未见向赵李房地产公司提出支付高温补助费的资料，双方也未对高温天气下施工的人数进行按实签证，无依据计算。
（十一）措施费（即铁马凳及垫铁等措施钢筋、塔吊及施工电梯的安拆与场外运输、塔吊及施工电梯的基础、剪力墙及砼挡墙对拉螺栓（片）等）计算争议
第六建设公司认为，由于赵李房地产公司未按合同约定一次性提供施工图，导致施工方无法编制预算。根据99定额中砼分部计算规则中钢筋项第3条，铁马凳、垫铁等措施钢筋应计算。塔吊、施工电梯的安拆及场外运输、基础；剪力墙、砼挡墙对拉螺栓（片）等属于实际发生项目，应按经审批的施工组织设计、定额和相关配套文件规定予以计算。
赵李房地产公司认为，根据合同第12.4条约定，上述费用已由承包商在施工图预算包干费和其它取费中考虑，不再计取。同时合同约定，施工图预算书于图纸会审后三十天内送达业主。双方在60个工作日内将预算核对完毕，核对后的预算即为合同的正式合同价。因此，工程施工长达4年时间，施工方从未提交施工图预算书，按合同约定的时间，早超过时限。
鉴定机构认为，本工程并未如合同约定形成“核对后的预算即为本合同的正式合同价”。鉴定机构根据现有送鉴资料无法判定施工图预算包干费未形成的原因，另双方也并未对施工图预算包干费未形成的责任及应承担的后果作出相关约定，而上述项目又属于工程施工中实际发生的内容，鉴定机构将造价予以单列，由法院裁决。
争议工程造价差为：1.人工按“定额人工基价＋36元／工日”计算。（1）不下浮造价为759308.83元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为695677.39元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少63631.44元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为13049.29元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为50582.15元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价差（不含材料采保费）为746259.54元；（4）在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为734474.96元；（5）在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为715551.79元。
2.人工按综合工日36元／工日计算。（1）不下浮造价为718277.42元；（2）在税前按直接费下浮10%造价差（不含材料采保费）为658749.14元，较不下浮造价（不含材料采保费）减少59528.28元，其中基价直接费（扣除材料费）下浮金额为13049.29元，“基价直接费（材料费）＋人材机价差＋独立费”下浮金额为46478.99元；（3）在税前按基价直接费（扣除材料费）下浮10%造价（不含材料采保费）为705228.13元；（4）在税前按（基价直接费-
基价材料费-材料价差-按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为697546.69元；（5）在税前按（基价直接费-材料价差-
按实计算费用）下浮10%造价差（不含材料采保费）为678623.53元。
（十二）安全文明施工增加费争议
第六建设公司认为，双方未形成合同价，安全文明施工增加费为政府规定的强制性费用，应予计算，且工程为合格工程，应以此计算该笔费用。
赵李房地产公司认为，合同第12.2条约定“安全、文明施工增加费已包含在合同价中，由承包商自行安排费用”。因此，不应另外计算。
鉴定机构认为，双方对合同条款理解存在分歧，因安全文明施工增加费为政府规定强制性费用，鉴定机构按合格工程计算该笔费用，由法院裁决。
争议工程造价差为：按渝建发（2006）177号文合格标准计算安全文明施工增加费为440072.13元。
在诉讼中，第六建设公司于2014年5月7日向一审法院提出增加诉讼请求，要求赵李房地产公司承担因其原因引起亲和佳苑A、B1、B2栋工程迟延开工和迟延竣工造成的价差损失（暂定100万元，最终以法院判决为准）。因第六建设公司提出的该项诉讼请求，超过一审法院规定的举证期限，一审法院未予受理，告知第六建设公司另案起诉。
另查明：1.庭审中，第六建设公司与赵李房地产公司对已付工程款69188807元予以确认。2.庭审中，第六建设公司、赵李房地产公司、重庆华禹工程审价事务所均确认，合同中约定的税前直接费下浮10%，扣除人工费与认质认价的材料，本案工程直接费中没有其他应下浮项目。
第六建设公司向一审法院提起诉讼，请求：一、判令赵李房地产公司支付第六建设公司工程欠款3000万元（最终以鉴定机构鉴定为准）；二、所欠工程款从2013年5月20日起按照同期银行贷款利率支付利息；三、本案诉讼费由赵李房地产公司承担。
一审法院认为，第六建设公司与赵李房地产公司签订的《重庆市亲和佳苑一期总承包工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容也不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人应按约履行。本案的争议焦点为：一、争议工程的结算造价；二、第六建设公司的请求是否成立。
一、争议工程的结算造价
（一）人工价差调整争议
一审法院认为，双方对合同第12.2条“人工工日按综合用工36元／工日调差”的理解产生分歧，应结合合同条款文义、合同的其他约定及实际履行情况等综合予以评定。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨某与王某离婚纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-09-23\\\\\",\\\\\